河北省张北县人民法院民 事 判 决 书（2016）冀0722民初155号原告梁存举，男，1956年6月14日出生，汉族，农民，住河北省尚义县。委托代理人梁满（原告之子），1982年9月27日出生，汉族，农民，住河北省尚义县。委托代理人忻龙明（原告舅舅），1949年7月4日出生，汉族，干部，住河北省怀安县。被告湖南兴华建设工程有限公司，住所地湖南省湘潭市建设南路葩金路**，组织机构代码证18471424-2.法定代表人苏淦生，公司董事长。委托代理人吴鹏飞，公司职员。被告湖南兴华建设项目部，住所地张北县大西湾乡小学院内。负责人杨海龙。委托代理人贾鹏，河北鸿义律师事务所律师。被告万全县鑫新建筑安装有限责任公司，住所地万全县孔家庄镇工业界**。负责人杨海龙。原告梁存举与被告湖南兴华建设工程有限公司（以下简称湖南兴华公司）、湖南兴华建设项目部（以下简称湖南兴华项目部）、万全县鑫新建筑安装有限责任公司（以下简称万全鑫新公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告梁存举及其委托代理人梁满、忻龙明和被告湖南兴华公司的委托代理人吴鹏飞、被告湖南兴华项目部的委托代理人贾鹏到庭参加了诉讼，被告万全鑫新公司经合法传唤未到庭。本案现已审理终结。原告梁存举诉称，原告与被告湖南兴华公司及湖南兴华项目部负责人杨海龙签订钢筋施工合同，按照合同约定原告组织农民工为二被告张北县乡辖区施工完成了24个风电大机坑（风机基础）、1个风电小机坑（风电基础）及相应配套工程等，被告应付工程款593484元，其中按合同约定的每吨钢筋为455元，使用了1094.328吨，共计497919.24元。按合同第八条约定，每施工一吨钢材，奖励20元，共应奖励21886.56元。杨海龙与原告口头约定，套丝机每吨补助25元，1094.328吨，补助27358.2元；由于甲方原因，甲方答应100#机坑绑补助9000元（按日工算），拆补助7000元，计16000元；绑丝补助每斤补2元，每捆100斤重，共23.5捆，计4700元。在施工期间，因开发商不能按时足额给付甲方工钱，甲方让乙方停工，答应给机坑看护人员补助共计6720元；正常夜班下夜补助共6900元；甲方还承诺给乙方设备及转运费12000元。上列各项，甲方应给乙方593484元，减去已给付的80000元和甲方直接给乙方开支的215153元，甲方实欠乙方298331元。在施工过程中，完全按照甲方提供的图纸和技术质量要求，工程质量达到优质，已开始发电，但拖欠乙方农民工工资，多次催要也不给。项目部所在的公司答复，说与杨海龙签的合同，公司没有盖章，是无效的，在催要过程中，湖南兴华公司张北风电工程负责人证实，杨海龙又挂靠了万全鑫新公司，应向其催要所欠工程款。为此，请求：1、三被告支付所欠工程款298331元；2、被告承担诉讼费。被告湖南兴华公司辩称，1、我公司与原告没有签订合同，不应承担民事责任；2、原告的钢筋组施工合同没有我公司公章，杨海龙也不是我公司员工和项目负责人，我公司也没有授权杨海龙以公司名义对外签订合同，杨海龙的行为所产生的后果与我公司无关；3、我公司没有参与大唐张北乌登山风电场四期工程的施工，此工程由被告万全鑫新公司承包施工，杨海龙系该公司在这个项目上的负责人，故我公司不应对本案承担民事责任。因此应驳回对我公司的起诉。被告湖南兴华项目部辩称，第二被告应为杨海云，没有湖南兴华项目部，且负责人也不是杨海龙，杨海云与原告存在合同关系，与其他二被告没有关系。钢筋每吨455元，约定交工时间为2014年11月28日，实际交工时间为2015年10月8日,每延迟一天，给付违约金500元，原告迟延交付给杨海云造成的损失，大于杨海云所欠其工程款，因此杨海云已不欠其工程款；合同约定的每吨奖励20元，也因为迟延交付而不具备给付条件，原告主张的其他奖励杨海云没有和其约定过，所有的奖励内容都包括在合同里面，因此请求驳回原告的诉讼请求。被告万全鑫新公司未答辩。经审理查明，2014年10月29日，原告（乙方）和兴湖南华项目部（甲方）签订了《钢筋组施工合同》，甲方的实际签字人为杨海龙（云），乙方以包机械、包辅料纯包工的方式，承包了甲方分包的大唐张北乌登山风电场四期工程风机基础等工程的施工，工作范围为：风机基础范围内所有图纸明确的基础（包括增减部分）和配套工程（箱变）中的钢筋安装及制作施工、预埋铁件制作与安装施工、配合避雷施工任务。含材料的运转；因制作场地变动时的机械设备及材料的运转等一切相关的工作项目；混凝土保护块的浇筑等。承包单价按455元/吨计算，包括承包工作范围内规定的所有费用、钢筋焊接、对焊接长、焊条、绑丝费用及安全文明施工费，包括本班组材料看守费用，包括材料钢材的转动费。承包范围以外的外借用工、普工和技术工种综合单价为92元/工日，按实际用工计算。乙方在保证工程进度及质量，文明施工，满足合同中的各项条款，甲方给予乙方20元/吨奖励，在竣工结算中计算，如乙方无故每推迟一天罚款500元。2015年1月24日，中国能源建设集团湖南火电建设有限公司（以下简称湖南火电）、湖南兴华公司、万全鑫新公司在石家庄召开大唐张北乌登山风电场四期工程协调会议，认为因工期紧张，业主方采用边招标边施工的方式，推迟了四期工程的招标工作，造成湖南火电与万全鑫新公司无法签订正式合同并支付进度款。为解决农民工工资，达成一致意见：1、湖南兴华公司与湖南火电结算大唐张北乌登山风电场一、二、三期工程款；2、四期工程2014年10月至2014年12月31日前完成的工程量，由湖南火电与万全鑫新公司签订临时施工协议工程量结算金额按河北大唐公司与湖南火电结算金额下浮5%结算（钢筋等未使用的材料暂不结算）；3、湖南火电付万全鑫新公司四期工程进度款2000000元，万全鑫新公司必须解决四期所有的农民工工作等问题；4、2015年4月份，如湖南火电未中标该四期工程，湖南火电将协同万全鑫新公司与河北大唐公司协调处理四期其他未解决事宜。杨海云作为万全鑫新公司的代表，在会议纪要上签字。2015年3月15日，万全鑫新公司与湖南火电签订了关于大唐张北乌登山风电场四期工程道路、风机基础等建筑工程施工专业分包合同。原告签订合同后，开始组织施工，2015年10月8日完工，经湖南火电公司项目部审计，单个2.0风机基础图纸钢筋用量为39.6吨，单个1.5风机基础图纸用量为37.6吨，本工程内共计2.0风机基础24个，1.5风机基础1个，钢筋用量共计988吨，已付298153元（包括贾友彪的3000元）。上述事实由原、被告陈述、原告和杨海龙签订的《钢筋组施工合同》、会议纪要（湖南火电、湖南兴华公司、万全鑫新公司）、湖南火电与万全鑫新公司签订的施工合同、造价员侯秉芳出具的证明、湖南火电乌登山项目部出具的证明等证据予以证实。本院认为，被告万全鑫新公司分包了湖南火电公司承包的大唐张北乌登山四期工程，原告通过被告万全鑫新公司的项目负责人杨海云分包了部分施工项目，工程完工并交付使用，原告主张工程欠款，被告万全鑫新公司应予给付。被告湖南兴华公司及其项目部与原告所主张的四期工程欠款无事实和法律关系，因此原告主张该二被告承担责任，无依据，不予支持。原告主张的每吨20元的奖励，属合同约定，应予支持。原告主张的其他奖励及费用，无证据佐证，不予采信。原告主张的所完成工程量与总承包方及造价员核定的不符，应以核定数为准，即988吨。被告万全鑫新公司经传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，视为其放弃了质证和论辩的权利，本院遂依据原告的陈述及现有证据缺席裁判。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第一百零七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：被告万全县鑫新建筑安装有限责任公司于本判决生效后三日内给付原告梁存举工程款171147元（988*455+20*455-298153）；如未按本判决指定的期间履行给付义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5775元，由被告万全县鑫新建筑安装有限责任公司负担3723元，原告负担2052元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于河北省张家口市中级人民法院。如在上诉期满的次日起七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  侯剑兵人民陪审员  李小娟人民陪审员  刘志贵二〇一六年六月十四日书 记 员  赵福星附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。