河南省三门峡市湖滨区人民法院民 事 判 决 书（2021）豫1202民初194号原告：三门峡市远洋装饰有限责任公司（自然人投资或控股），住所地：三门峡市建设路东段（家电市场内）。统一社会信用代码：91411200775142784J。法定代表人：郭建平，系公司总经理。委托诉讼代理人：郭百峡，河南蓝剑律师事务所律师，代理权限为一般代理。被告：杨晓霞，女，1985年11月16日出生，汉族，住河南省三门峡市湖滨区。委托诉讼代理人：潘松强，河南新砥柱律师事务所律师，代理权限为特别授权。原告三门峡市远洋装饰有限责任公司（以下简称远洋公司）与被告杨晓霞装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告远洋公司的法定代表人郭建平及委托诉讼代理人郭百峡，被告杨晓霞的委托诉讼代理人潘松强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告远洋公司向本院提出诉讼请求：1.请求人民法院依法判令被告立即支付拖欠原告的工程款60000元及拖欠期间的损失8400元（该损失是2018年4月15日开始到起诉时，并请求按年利率6%计算至欠款支付之日止）。2.判令被告承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：2018年3月15日，原、被告经协商，由原告承包建设被告的“DoctorZhu一站式课外教育管家”的教室改造装修工程，合同约定：原告设计施工，工程原告采取包工，包料；工期30日，工程固定价235000元；工程款在合同签订之日付5万元，按工程进度水电完工付10万元，吊顶、隔断完成在支付5万元，剩余款项工程竣工一次性支付。事实上，2018年4月18日竣工验收并已经实际使用，被告之后陆陆续续支付部分工程款，现在仍然拖欠工程款60000元不能支付，被告的行为是明显的违约行为，给原告造成很大的经济损失，故原告诉至法院。被告杨晓霞答辩：1.答辩人不欠被答辩人工程款，被答辩人称“2018年4月18日，竣工验收”与事实不符。合同第六条第二款“工程竣工2日内由乙方提出竣工验收申请报告，甲方收到验收申请报告后组织相关部门和人员对工程进行全面的验收”。截止目前，被答辩人并没有向答辩人提出竣工验收申请报告，被答辩人将工程施工到一半后，拒绝履行合同约定的义务，答辩人多次要求被答辩人履行合同，答辩人明确告诉被答辩人剩余工程自己找人完成，剩余费用不再支付。到起诉前，被答辩人没有向答辩人主张过剩余工程款的问题。2.答辩人的损失，被答辩人应当赔偿，合同第八条违约条款第三项“由于一方的违约或过错造成合同不能履行或不能完全履行，责任方应当赔偿对方相应的损失，违约金赔付标准按工程总价1%”。2018年5月份，被答辩人都没有完成电线、网线等工程，双方合同第一条第三项工程内容：附《工程量清单》，答辩人应当提供，扣除被答辩人没有施工的部分，答辩人并不欠被答辩人工程款。反而，被答辩人逾期一个多月交工，答辩人找人继续装修，直接导致答辩人晚开业两个月，答辩人支付的员工工资、房租、营业损失合议8万余元，被答辩人应当赔偿，合同约定的总工程款1%的违约金，即2350元，被告人应当赔偿。综上所述，被答辩人违约在先，依法应当驳回被答辩人的诉讼请求，答辩人的损失，被答辩人应当赔偿。本院经审理认定事实如下：2018年3月15日，原告远洋公司（乙方）与被告杨晓霞（甲方）签订《装修、装饰工程承包合同》，约定：“甲方将位于三门峡市湖滨区五源路中段的DoctorZhu一站式课外教育管家改造装修工程发包给乙方承包；工程造价为贰拾叁万伍仟元整（235000.00元）；承包方式为包工包料；竣工日期为开工后30日内完工……第六条工程质量与竣工交工验收，2.工程竣工2日内由乙方提出竣工验收申请报告，甲方收到验收申请报告后即组织相关部门和人员对工程进行全面的验收。验收标准为（GB50210-2001）《装饰、装修工程质量验收规范》，（GB50222-95）《建筑内部装修设计防火规范》。3.未经交工验收，而由甲方单方面使用者，则视为交工验收合格。第七条，付款方式及结算方式，1.合同签订之日甲方付伍万元作为预付款给乙方。计50000.00元。2.开工后按工程进度分期支付工程款：水电改造完成后，甲方支付乙方工程款拾万元整（计100000.00元）；吊顶、隔断完工后，甲方支付工程款伍万元整（计50000.00元）;工程竣工验收后，一次性付清余款三万五千元整（计35000.00元）。第八条违约责任，3.由于一方的违约或过错造成合同不能履行或不能完全履行，责任双方应赔付对方的相应的损失。违约金的赔付标准按工程总价：1%计取。第十条、1.补充条款：1.优惠伍仟元，合同总价”。被告杨晓霞在甲方处签名，原告远洋公司在乙方处加盖公章，师文明在乙方处签名。合同签订后，原告进行了施工。2018年3月17日，被告支付原告5万元装修首付款；2018年3月23日给原告员工师文明转款800元；2018年3月28日给原告员工师文明转款1500元；2018年4月19日，被告支付原告装修二期工程款10万元；2018年4月24日，被告支付原告工程款2万元；2018年5月2日给原告员工师文明转款2000元；2018年5月17日给原告员工师文明转款10000元。涉案工程已投入使用。另查明：1、2018年3月23日早上10点24分，被告杨晓霞与原告员工师文明微信聊天记录载明：杨晓霞：你给我交了吧，我给你转钱。师文明：这个不行吧，我不太知道流程，你知道不。杨晓霞：报车牌号就行了。师文明：不用行车证和驾驶证。杨晓霞：驾驶证又不扣分要这干啥呢，你问一下给我说。师文明：好的。11点48分的微信聊天记录载明：师文明：终于整完了。杨晓霞：辛苦啦。2、根据原、被告双方提交的微信聊天记录可得出：工程未按合同约定的日期完工，原、被告双方均有责任。本院认为：原告远洋公司与被告杨晓霞签订的《装修、装饰工程承包合同》，系双方真实意思表示，未违反法律、法规的强制性规定，合同合法有效。当事人均应遵循诚实信用原则，严格按照合同约定行使权利、履行义务。原告远洋公司对被告位于三门峡市湖滨区五源路中段的DoctorZhu一站式课外教育管家进行了装饰装修。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工之日。”本案中，双方均未提交涉案工程竣工验收的材料，但是被告已经投入使用，根据上述规定视为涉案工程已竣工，被告应当支付工程款。关于工程款的数额，根据合同约定，优惠后的工程款总额为230000元。关于被告支付工程款的情况：对于被告已支付17万元这一事实，双方均无异议。对于2018年3月23日被告转给师文明的800元，与同日被告和师文明的微信聊天记录互相印证，可以证实800元为处理违章款项。对于2018年3月28日的1500元、2018年5月2日的2000元、2018年5月17日的10000元，总计13500元，原告不能提供证据证实上述款项为其他用途，故本院认定13500元为被告已支付工程款。综上，被告还应支付原告工程款230000元-170000元-13500元=46500元。关于原告主张的利息，因其对未按期完成工程施工有一定的责任，故对其要求利息的主张不再予以支持。综上所述，原告诉讼请求，部分于法有据，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项之规定，判决如下：一、被告杨晓霞支付原告三门峡市远洋装饰有限责任公司工程款46500元，限于本判决发生法律效力之日起十日内履行。二、驳回原告三门峡市远洋装饰有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费760元（已减半收取），由原告三门峡市远洋装饰有限责任公司负担240元，由被告杨晓霞负担520元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省三门峡市中级人民法院。审判员  赵云霞二〇二一年四月十四日书记员  霍兆玮