山东省济南市章丘区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)鲁0181民初4553号 原告：阳文勇，男，1959年10月30日出生，汉族，居民，住山东省济南市历下区。 委托诉讼代理人：刘彪，山东舜天律师事务所律师。 被告：济南喜来乐悦华置业有限公司，住所地山东省济南市章丘区圣井街道圣园社区。 法定代表人：吕天奎，总经理。 委托诉讼代理人：王璇，山东洞察律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李松，山东洞察律师事务所实习律师。 原告阳文勇与被告济南喜来乐悦华置业有限公司（以下简称喜来乐置业公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告阳文勇的委托诉讼代理人刘彪、被告喜来乐置业公司的委托诉讼代理人王璇、李松到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阳文勇向本院提出诉讼请求：1.判令喜来乐置业公司赔偿逾期交房损失暂计1万元；2.诉讼费、评估费、保全费等费用由喜来乐置业公司承担。诉讼过程中，阳文勇变更第一项诉讼请求为判令喜来乐置业公司赔偿逾期交房损失35343.78元。事实和理由：2017年7月6日，阳文勇与喜来乐置业公司签订《商品房买卖合同》（以下简称合同），约定阳文勇购买喜来乐置业公司开发的房屋一套。合同签订后，阳文勇按合同约定支付了购房款。根据合同约定，喜来乐置业公司应于2018年5月1日前，将取得开发项目《综合验收备案证明》的房屋交付阳文勇使用，但喜来乐置业公司直至2020年6月才通知阳文勇收房。喜来乐置业公司存在逾期交房的违约行为且拒不赔偿阳文勇逾期交房的损失。为维护阳文勇的合法权益，特向法院起诉，请判如所请。 喜来乐置业公司辩称，第一、阳文勇要求赔偿逾期交房损失没有事实及法律依据，根据双方签订的合同，喜来乐置业公司已按合同约定支付了逾期交房违约金。喜来乐置业公司要求返还因受政府政策原因导致停工期间的违约金，公司保留该项权利。第二、喜来乐置业公司对延期交房无过错。喜来乐置业公司与阳文勇在签订合同后到交付前，因受政府政策影响(重度污染天气停工、秋冬季全市建设项目扬尘治理工作、高考、初三学业水平考试期间禁止施工)，共计停工226天，这是因政策或环境等因素，政府临时制定的措施，并非喜来乐置业公司能预见到的。根据合同第八条交付期限的约定，遭遇不可抗力，出卖人可延期交房。因此，上述期间不应计算延期交房时间。第三、房地产销售具有地域性，应当遵循章丘区的市场规律。近年来，因受政府政策、环境等因素的影响，章丘区的房地产销售出现了大量逾期交房纠纷，违约金均在房屋买卖合同约定的基础上进行调解或者判决(部分案件在约定违约金的基础上下调违约金数额，部分案件依据合同约定计算违约金)。结合章丘房地产情况及判例，喜来乐置业公司约定的违约金比例是符合本地市场规律的。该违约金系在综合了地域、房价等因素的基础上双方自愿约定，故阳文勇的诉求有违诚实信用的原则。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 双方当事人无异议的证据：阳文勇提交合同1份、购房发票3份、收款收据1份、收房通知书1份,用于证实双方买卖合同关系，阳文勇按合同约定履行了付款义务及房屋交付情况，喜来乐置业公司对上述证据均无异议，本院依法予以采信。 双方当事人有异议的证据，本院认定如下： 阳文勇提交下列证据：1.（2020）鲁01民终183号、（2018）鲁01民终8493号、（2020）鲁01民终8107号民事判决书3份，拟证实喜来乐置业公司主张政府停工等原因造成其无法施工而免责的事由不成立；按照合同的约定逾期交房违约金过低，应予以调整；2.贝壳二手房网站碧桂园凤凰城、诺贝尔城联排别墅租金价格截图两份，拟证实房屋租金价格应以3500元为参考。3.房地产估价报告1份，拟证实同地段同类型房屋每平方的日租金价格是0.37元。经质证，喜来乐置业公司认为第一组证据的判决书无参考价值；对第二组证据的关联性不予认可，对第三组证据有异议，认为评估结果不符合市场行情。经审查，阳文勇提交的第一组证据系生效法律文书，对此作为有效证据予以认定；第二组证据系中介拟交易的网上价格，评估部门已对租金价格已进行了评估，对其关联性，本院不予认定；第三组证据系经同类型同地段另案当事人申请，本院委托山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司对逾期交房期间（2018年5月2日至2020年6月30日）房屋每日每平方米的平均租金价格进行评估，程序合法，本院予以采信。 喜来乐置业公司提交下列证据：1.重污染天气、扬尘治理通知、政府停工通知、停工统计表及停工证明、施工日志一宗，拟证实喜来乐置业公司因天气原因、政策原因停工226天，应从违约天数中扣除（自2016年11月13日至2019年4月26日）；2.58同城网上查询信息截图，拟证实别墅的出租价格，评估价格过高。经质证，阳文勇认为第一组证据中天气停工表系喜来乐置业公司单方制作；政府停工通知系打印件，对证据真实性及证明目的不予认可；对施工日志真实性及证明目的均不认可，双方签订的合同中未约定政府的停工文件系延期交房的免责事由，另外即便上述证据是真实的，喜来乐置业公司未依合同约定向阳文勇履行告知义务，不能成为免责事由；同时，喜来乐置业公司已按合同约定向部分业主支付从2018年5月2日至2020年6月初的违约金，说明其认可全部违约天数，现又主张因天气原因免责，有违诚信。对第二组证据真实性及证明目的均不予认可。经审查，第一组证据重污染天气提供统计表系喜来乐置业公司后期单方制作，对其真实性及证明目的不予认定；喜来乐置业公司虽提交政府停工通知等证据，但其未按合同约定向阳文勇履行告知义务，对其证明目的不予认定。第二组证据系拟交易的网上价格，评估部门已对租金价格已进行了评估，对该组证据的关联性本院不予认定。 根据当事人陈述及审查确认的证据，本院认定事实如下: 2017年7月6日，阳文勇与喜来乐置业公司签订合同，合同编号为销售（字）201721283886，约定由阳文勇购买喜来乐•御景湾一区4#楼商品房一套，房号101，用途为住宅，建筑层数为地上3层，面积183.23平方米，单价12063元，总价2210369元。合同第八条关于房屋交付期限的约定：出卖人应当在2018年5月1日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备《综合验收备案证明》，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用……；但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可以据实予以延期：遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知买受人的。合同第九条关于出卖人逾期交房的违约责任约定：除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，逾期超过120日后，买受人有权解除合同…买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之零点一的违约金。 合同签订后，阳文勇共交付房款2210369元，房款已付清。2020年5月30日，喜来乐置业公司通知阳文勇于6月3日办理收房手续。2020年6月3日，阳文勇补交房屋面积1.54㎡的款项18577元。喜来乐置业公司未按合同约定60日内告知阳文勇延期交房。 2020年6月3日，喜来乐置业公司出具付款凭证，向阳文勇支付逾期交房违约金16887元，凭证记载：合同金额2210369元、赔偿比例0.1/10000、违约天数764天，备注：喜来乐•御景湾一期别墅交房违约金确认（2018年5月1日至2020年6月2日）。 经山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司评估，喜来乐•御景湾一区同地段同类型房屋自2018年5月2日至2020年6月30日的日租金价格0.37元/㎡。 本院认为，阳文勇与喜来乐置业公司签订的合同，系当事人真实意思表示，合法有效，双方均应恪守诚信，合面履行合同义务。本案当事人争议焦点为：一、逾期交房的天数是否应扣除因天气、政府政策等原因停工的天数，二、违约金是否过低，是否应予调整。 关于焦点一，根据双方签订的合同，出卖人应当在2018年5月1日前，将具备条件的商品房交付买受人使用，逾期则按照约定向买受人支付违约金。2020年5月30日，喜来乐置业公司通知阳文勇于2020年6月3日前办理收房手续，6月3日应视为交房日。阳文勇主张逾期交房时间为2018年5月2日至2020年6月3日，共计764天，本院予以确认。喜来乐置业公司主张因天气、政府政策等原因应扣除相应的停工天数，但其未按合同约定向业主履行延期交房的告知义务，该项抗辩意见，本院不予采信。 关于焦点二，合同第九条约定逾期交房违约金标准为已交付房款每日万分之零点一，按合同约定违约金为16887元（2210369元×764天×0.00001）。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条规定，商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。依据山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司出具的估价报告，阳文勇在逾期交房期间2018年5月2日至2020年6月2日的住宅租金损失为52230.78元（764天×0.37㎡×184.77㎡)]。喜来乐置业公司逾期交房长达764天，按合同约定的违约金数额为16887元，约定数额过分低于该损失。阳文勇要求调整违约金数额，符合法律规定，本院应予支持。扣除喜来乐置业公司已经支付的违约金16887元，喜来乐置业公司仍需支付阳文勇违约金35343.78元（52230.78-16887）。 综上所述，喜来乐置业公司应赔偿阳文勇违约金35343.78元。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下： 济南喜来乐悦华置业有限公司于本判决生效之日起10日内支付阳文勇逾期交房违约金35343.78元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费342元，由济南喜来乐悦华置业有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。 审 判 员  宋 伟 二〇二一年四月六日 法官助理  陈锐剑 书 记 员  谢义彬