湖南省常宁市人民法院 民 事 判 决 书 （2021）湘0482民初630号 原告：邹某某，男。 被告：衡阳市某某某某装饰工程有限公司。 法定代表人：颜某，总经理。 委托诉讼代理人：谭某某，该公司工程部经理。 原告邹某某与被告衡阳市某某某某装饰工程有限公司（简称：某某公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年2月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告邹某某，被告法定代表人颜某及委托诉讼代理人谭某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告邹某某向本院提出诉讼请求：被告向原告62538元。【自2020年3月23日—2020年7月23日明细如下：1、家具费用24200元(含采保费10%)；2、智能家居12188元(含采保费10%）；3、工程卫生清洁及下楼费用800元；4、电视背景墙瓷砖铺贴费用400元；5、全屋窗帘费用3500元；6、3个卧室门洞修复项目未做费用500元；7、合同违约金8150元(2020年7月23号至2021年1月9号，违约金50元/天，减去国庆假期8天，计163天)；8、在合同期间因施工进度材料不到位，多次自驾车往返某某衡阳分公司20余次所产生的油费以及过路费误工费共计9200元；9、自2020年7月23日至2021年1月9号所产生的房租费用600元/月，共计3600元。】事实及理由：衡阳市某某某某装饰工程有限公司未能履行合同的各项事项，合同施工期间以各种理由推脱材料供应不上而导致停工，延误工期收尾，项目全部由原告找工人完成，家具由原告自行购买，造成原告巨大的经济损失。 被告某某公司答辩，1、双方装饰装修合同关系认可；2、家具和智能家居是公司活动的赠送品，是参考价，合同中并不包括，被告不认可；3、卫生费、瓷砖费用认可；4、窗帘费不认可；5、三卧室门洞修复费用认可；6、违约金需根据实际工时计算；7、油费、过路费、房租费不认可。 经审理查明，被告某某公司发布装修宣传海报，其中898元/平方智能整装包括全房硬装181项、23件全房家具、全房灯饰、厨房电器，原告邹某某为其购买的常宁锦绣江南B-706房的室内装修，于2019年12月22日由其岳父李冬桥代为支付1万元抢定被告公司的年终优惠价，于2020年1月15日支付被告公司活动定金和电器包共3万元，于2020年3月20日，在被告公司办公地，双方签订了被告公司提供的标示“某某装饰”的《室内装修施工合同》，约定：第一条工程承包方式为乙方（被告）包制安部分+主材+软装。第四条乙方义务4.5工程完工后乙方负责清扫施工现场。第五条工程说明5.1本合同工程款一经确认，所配材料、品牌、型号、工艺、施工项目等所有项目原则上不允许变更；5.2工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。第七条工程延误7,1以下甲方（原告）原因造成工期延误，工期应当顺延:(5)因甲方原因变更设计、增加施工项目；（9)因不可抗力因素(如自然灾害)等原因，工期应当顺延；7.2对以下原因造成工期延误，工期不顺延：（1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延。第八条工程验收及保修8.1工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后2日内组织验收,填写工程验收单;8.2双方未办理验收于续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。第九条工程款及支付方式9.1合计总造价(不含税）优惠后99266元，甲方签订合同日第一次支付49600元；木工进场前一天第二次支付30000元；油漆进场前一天第三次支付17800元；工程竣工验收第四次支付1866元。所有工程变更增加工程款甲方签字确认时支付100%。第十条违约责任10.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手读，并赔偿对方相应经济损失；10.4甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金50元;10.5由于乙方原告致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金50元。第十四条其他约定事项（手写）预算采用898元/平方套餐，预算总价129266元，参加2019合伙人活动，交3万抵3万，优惠后合同款99266元，窗帘由设计师及业务员赠送。合同附件《材料配置表》标明了瓷砖、木地板、洁具、橱柜、五金、家具、厨房、电器感恩礼包、智能家居、集成吊顶灯具、其他材料、业主自购（标注“业主自购”）等装修项目，原告签名的被告公司订单中列明：“家具一口价22530元，智能家居11080元舒适型套餐”。合同签订后，原告支付了第一期工程款19600元，被告公司安排人员施工，并完成原告增加的装修项目，计工程款为7684.4元（含10%采保费）。李冬桥于2020年8月29日为原告代付第二期工程款3万元，同年10月28日代付工程进度款7421元，原告共支付工程款97021元，被告公司认可原告支付的工程款为97521元。截止2020年10月28日，因被告公司延迟工期，原告欠付工程进度款9429.4元（99266元+7684.4元-97521元）的原因，双方产生矛盾，原告多次驾车往返衡阳与被告交涉，被告公司采购部经理屈丽华代表被告公司于2020年10月2日在合同上手写补充说明：本工程于11月18日保质保量交房。但被告公司仍有部分工程未完成，双方也未结算和整体验收。2020年12月31日，被告公司软装部提交退还原告家具款11000元的付款审批单，原告签名确认，但原告未收到此款。之后，原告自行完成家具、电视背景墙瓷砖铺贴（400元）、3个卧室门修复（500元）、工程垃圾清除（800元）、窗帘（3500元）的装修项目，于2020年阴历12月初6入住。 上述事实，有原、被告的陈述，原告提交的被告公司的《室内装修施工合同》、收据、订购单、付款审批单，被告提交的验收手册、预算书、《材料配置表》、工程变更单、交款收据等所证实，经审查，可以采信。 本院认为，原、被告签订的《室内装修施工合同》符合法律规定，合法有效，双方应全面履行合同义务。原告未依合同约定付齐工程进度款，被告未完成全部装修工程，均存在违约，双方应承担相应的违约责任，但被告未完成家具和智能家居的装修，影响原告如期乔迁和对居家舒适的期望值，违约责任较大。原告主张的背景墙瓷砖铺贴费、卧室门修复费、工程垃圾清除费共计1700元，被告认可，本院予以支持。合同约定涉案窗帘由第三人设计师及业务员赠送，第三人未予赠送，根据合同相对性原则，第三人的违约责任应由被告承担，原告该项主张本院予以支持。涉案装修工程的承包方式是被告全包，家具和智能家居装修工程包含在合同附件《材料配置表》内，被告未完成该两项工程，应承担违约责任。因双方就家具款的退还达成一致意见，被告应赔偿原告的家具款11000元和智能家居费用12188元（含10%采保费）。因双方均违约，故对原告主张违约金的请求本院不予支持。因被告延误工期，原告多次驾车往返衡阳与被告交涉，本院酌情确定原告的损失为1500元，由被告赔偿70%即1050元。原告主张误工损失和租房损失，没有证据证实，本院不予支持。综上，被告应赔偿原告损失29438元（1700元+3500元+11000元+12188元+1050元），减去原告欠付的工程款9429.4元，被告实际赔偿原告损失20008.6元。因双方的法律事实发生在民法典实施前，根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款规定民法典实施前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十五条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百二十条之规定，判决如下： 一、被告衡阳市某某某某装饰工程有限公司自本判决生效后十日内赔偿原告邹某某的损失20008.6元； 二、驳回原告邹某某的其他诉讼请求。 如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费1362元，减半收取681元，由原告邹某某负担454元，被告衡阳市某某某某装饰工程有限公司负担227元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省衡阳市中级人民法院。 审判员  雷晓铁 二０二一年四月十五日 书记员  杨 晶                            校对责任人:雷 晓 铁 打印责任人:杨 晶                相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第六十五条当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十三条第一款当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。