福建省厦门市同安区人民法院民 事 判 决 书（2016）闽0212民初1140号原告王为顺，男，1961年8月27日出生，汉族，住福建省厦门市思明区。被告厦门风腾装饰设计工程有限公司，住所福建省厦门市同安区城南路大唐世家三期65#2412室。法定代表人何金奖。原告王为顺与被告厦门风腾装饰设计工程有限公司（以下简称风腾公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年3月29日立案受理，依法适用简易程序于2016年5月12日、2016年6月14日公开开庭进行了审理。原告王为顺到庭参加诉讼。被告风腾公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭应诉。本案现已审理终结。原告王为顺诉称，王为顺与被告风腾公司于2015年3月15日签订装修工程施工合同，约定由风腾公司对王为顺位于厦门市同安区xx室进行装修，合同总价为人民币（币种，下同）173600元，工期180天。王为顺已经支付给风腾公司装修工程款136000元（含代为垫付10000元给泥水班组），但风腾公司中途无故停止装修。风腾公司实际完成的项目为装修合同约定的泥水部分（63894.2元）、水电部分（20300元，其中有4000元水电工人工资未付）和增项部分。完成的增项部分包括水泥捣板9600元、敲打墙上马赛克1200元、楼梯门口墙砖地砖铺设756元。故风腾公司应返还王为顺多支付的工程款34249元及代垫款10000元。风腾公司未按期完成装修，应按合同约定向王为顺支付违约金29000元。风腾公司经王为顺多次催促，仍未继续履行装修义务，王为顺有权解除装修合同。故王为顺起诉，请求判令：1、解除王为顺与风腾公司双方签订装饰装修合同；2、风腾公司返还王为顺多支付的工程款34249元及代垫款10000元；3、风腾公司向王为顺支付逾期违约金29000元；4、本案诉讼费用由风腾公司承担。被告风腾公司未提交书面答辩意见。经审理查明，2015年3月15日，原告王为顺（甲方）与被告风腾公司（乙方）签订《装饰装修工程施工合同条款》，合同约定：工程地址为xxx室，包工部分包料。从2015年3月15日开工，工程总天数180天。工程价款156000元。合同第六条“工程工期”约定，如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的0.1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。《装饰装修工程施工合同条款》附有《预算单》，其中泥水部分工程款为63894.2元，水电部分工程款为20300元，木作部分工程款为42529.5元，油漆涂料项目工程款为15288元，安装工程的工程款为1200元。上述5部分合计为“工程直接费”，金额为143211.7元。工程管理费按“工程直接费”的7%计取。设计管理费按“工程直接费”的3%计取。工程总价按“工程直接费+工程管理费+设计管理费”计算为157532.37元。双方在《预算单》中约定工程总价实际按156000元收取。合同签订后，风腾公司开始进场施工。施工过程中，双方于2015年7月7日对工程增项进行协商后，确认增项部分工程款为12600元。截至2015年7月7日，王为顺共计向风腾公司支付工程款126000元。风腾公司施工过程中无故停止施工。王为顺经与风腾公司交涉，双方于2015年9月13日就工程进度签订《进度表》，约定于2015年12月15日之前工程全部完工，如有违约，10天内一天支付违约金200元，超过10天则一天支付违约金300元。但此后风腾公司仍未完成施工。风腾公司实际完成的工程包括泥水部分（63894.2元）、水电部分（42529.5元）以及增项部分（水泥捣板9600元、敲打墙上马赛克1200元、楼梯门口墙砖地砖铺设756元）。因风腾公司未恢复施工，王为顺经交涉未果，遂于2016年3月29日向本院提起诉讼。本院于2016年4月11日向风腾公司送达起诉副本等应诉材料。以上事实，有原告王为顺举示的装饰装修合同、增项单、收据、转账凭证、进度表、本院现场勘查笔录及照片以及庭审笔录为证，经庭审当庭举证、质证，并经本院审查、审核，可予以认定。本院认为，原告王为顺与被告风腾公司签订的装饰装修合同是双方真实性意思表示，未违反法律、行政法规强制性规定，应认定为合法有效。合同双方当事人均应依照合同约定履行。但风腾公司中途无故停止施工，经延长工期后仍未能按期施工完毕，已经构成根本违约。故王为顺请求解除双方之间的装饰装修合同关系，符合法律规定，本院依法予以支持。双方之间的装饰装修合同关系依法于起诉状送达之日即2016年4月11日解除。合同解除后，对于王为顺多支付的工程款，风腾公司应予以退还。风腾公司完成的装修工程所对应的工程款包括泥水部分工程款为63894.2元、水电部分工程款为20300元，工程管理费（63894.2元+20300元）×7%=5893.6元，设计管理费（63894.2元+20300元）×3%=2525.83元，增项部分工程款11556元。上述各项工程款合计104169.63元。王为顺已经支付给风腾公司工程款126000元，故风腾公司应向王为顺退还工程款为21830.37元（126000元－104169.63元）。风腾公司未按期完成施工，应当按约定支付违约金。双方在《进度表》中约定工程应于2015年12月15日完工，故违约金应自2015年12月16日起算至合同解除之日2016年4月11日，按每日300元计算。王为顺主张风腾公司支付违约金29000元，未超过合同约定，本院依法予以支持。至于王为顺称其替风腾公司垫付工人工资10000元以及风腾公司尚有水电工程的工资5000元未支付，因属于另一法律关系，依法应另案处理。风腾公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭应诉，也没有提交书面异议及相关证据，视为自愿放弃诉讼权利，依法可以缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告王为顺与被告厦门风腾装饰设计工程有限公司之间的装饰装修合同关系自2016年4月11日起解除；二、被告厦门风腾装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起五日内退还原告王为顺工程款人民币21830.37元，并支付违约金人民币29000元；三、驳回原告王为顺的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费人民币1636元，适用简易程序减半收取人民币818元，由原告王为顺负担人民币251.76元，由被告厦门风腾装饰设计工程有限公司负担人民币566.24元，款均限于本判决生效之日起五日内缴纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。审判员  林振泰二〇一六年六月二十四日书记员  洪晓君附本案适用法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。执行申请提示：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。