江苏省无锡市锡山区人民法院 民 事 判 决 书 （2013）锡法民初字第0684号 原告谈富祥，男，汉族。 委托代理人丁永伟（受谈富祥的特别授权委托），江苏荆溪律师事务所律师。 被告李峰勇，男，汉族。 被告姜金跃，男，汉族。 委托代理人毛源明（受上述二被告的共同特别授权委托），江苏沁园春律师事务所律师。 被告中交第二航务工程局有限公司，住所地湖北省武汉市东西湖区金银湖路**。 法定代表人王世峰，该公司总经理。 被告中交第二航务工程局有限公司第六工程分公司，，住所地湖北省武汉市南京路** 负责人杨志刚，该公司总经理。 委托代理人吴自闯（受上述二被告的共同特别授权委托），该公司员工。 原告谈富祥与被告李峰勇、被告姜金跃、被告中交第二航务工程局有限公司（以下简称中交公司）、被告中交第二航务工程局有限公司第六工程分公司（以下简称中交公司六分公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2013年11月14日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。原告谈富祥及其委托代理人丁永伟、证人史某，被告李峰勇、被告姜金跃的共同委托代理人毛源明，被告中交公司、被告中交公司六分公司的共同委托代理人吴自闯到庭参加诉讼。本案因鉴定而延长审限。本案现已审理终结。 原告谈富祥诉称：中交公司是承建京沪高铁土建六标段常州市武进区郭家村大桥的施工单位，其下属中交公司六分公司在施工中把第一作业区分包给李峰勇、姜金跃进行灌注桩施工，李峰勇出面找到其，要求带两台G×××××型桩工机械设备提供劳务分包作业，并签订了劳务合同；2008年4月初李峰勇声称工期很紧催促其进场，进场后发现作业面不具备“三通一平”的条件无法施工，其要求退场，李峰勇不同意；至10月初该灌注桩作业方才开始，其要求解决误工、机械闲置等经济损失问题时，各被告都承诺在工程结束时解决相关赔偿问题；2009年2月8日李峰勇等就误工期签字确认，2009年6月28日工程结束，2010年2月12日被告支付部分劳务费；因被告的原因导致其进场后产生设备闲置、人员误工等经济损失，按照合同法第112条的规定，被告应当赔偿，现请求依法判令被告共同赔偿经济损失300000元：工人的工资2008年4月12日至2008年9月5日共146天，六个人是按100元一天计算，八个人是按80元一天计算，计181040元，房租损失2008年4月至9月，一个月房租900元加水电200元，6个月计6600元，闲置费2008年4月至9月，146天计116800元，合计304440元，其诉讼请求要求赔偿300000元。 被告李峰勇、被告姜金跃辩称：根据原告与两被告的约定，进场以后停留期间的损失不应由两被告承担；本案是施工合同赔偿纠纷，原告进场后由于没有正常施工过错不是两被告造成的，不应承担赔偿责任；原告的主张缺乏事实依据，综上，请求驳回原告的诉请。 被告中交公司、被告中交公司六分公司辩称：其与原告之间没有合同关系和事实关系，不具有赔偿责任；原告的主张缺乏事实依据，请求驳回原告的诉请。 经审理查明：一、2008年4月12日谈富祥携带两台G**－20型打桩机械到达位于常州市武进区的郭家村京沪高铁工地，实际于2008年10月开工建设，两台设备投入运转。2009年2月8日姜金跃、李峰勇作为甲方、谈富祥作为乙方，后补签订了“劳务合同”一份，约定施工内容为自备钻机进场定位、埋护筒、泥浆排放、钻孔、清渣、放测孔器、协助下钢筋笼、填写完整原始施工纪录、灌注下水砼、移位等涉及成孔所属的一系列作业；工程地点为京沪高速铁路常州段郭家村高铁大桥灌注桩工程；合同对其他事项作了相应的约定，合同内容系打印，由上述三人签字。在合同书后面空白处，由姜金跃书写：谈老板2008．4月12日－9月5日进场停留时间由项目部负责补助，甲方协助乙方申请补贴，如项目部申请补贴到位（款项），甲方不扣留此款，全额补贴乙方，甲方只负申请、协助，不负进场停留费用。姜金跃、谈富祥在上述手写文字右边再次签名。2009年7月上述打桩工程结束，谈富祥的劳务费现已经结清。 二、谈富祥向李峰勇、姜金跃主张上述“进场停留”时间的费用未果，于2012年12月31日起诉被告赔偿经济损失300000元，2013年3月20日本院一审判决驳回谈富祥的诉讼请求，谈富祥不服上诉，2013年7月17日二审法院裁定撤销一审判决，发回本院重审。 三、诉讼中，经本院审判人员现场调查，原租赁房屋所在地村民已经拆迁搬走，当地一日用品店业主陈述：当时老谈来这里打桩，他租了这里的房子，和几个工人一起住，我有时送米、油过去，所以认识；房东叫胡伟华，老婆叫胡小琴；总的居住时间有一年多。对此，李峰勇、姜金跃认为真实性、合法性没有异议，但不能证明原告具体的用工、租房以及时间等；中交公司、中交公司六分公司认为真实性没有异议，关联性有异议。庭审中，证人史某陈述：大概是2008年，当时我是帮原告整理机器的，机器在潘家坝轴承厂，姓李的9号给原告打电话，要求原告4月12日进场到常州，以后具体情况不清楚，我没有去常州。被告对证言提出异议：证人曾受雇于原告，证人说没有听到电话内容，又说知道这个内容，说明是传来之言，是伪证，不具有效力。谈富祥提供的2009年5月20日李峰勇、张志忠、李浩琦、陈惠民、陶刚出具的证明载明：朱宗振等17人在京沪高铁常锡澄段无工作计量。对此，谈富祥表示没有计量就是没有开工；李峰勇、姜金跃认为是开工后这17个人没有在工地上干活；中交公司、中交公司六分公司认为没有工作计量不能说明停工的事实，上面内容没有涉及原告。 四、诉讼中，经当事人申请并同意，本院委托江苏方正工程造价事务所有限公司对涉案争议的“机械闲置损失及人员误工损失的价格”等进行鉴定，2014年11月28日作出方正司鉴（2014）007号司法鉴定报告书，计量鉴定结论为：经鉴定，以上涉案项目的工程造价为216908元，其中：误工费大工每天90元，计算6人146天，为78840元，小工每天70元，计算8人146天，为81760元；房租及水电费每月1100元计算5个月，为5500元；机械闲置费参照机械台班定额，为50808元，合计216908元。本院将鉴定报告书送达各当事人征询意见，并经庭审质证，谈富祥对鉴定意见没有异议；李峰勇、姜金跃认为合法性没有异议，对于误工费原告始终没有提供相应证据证明其已经雇佣6名以上工人，且支付了相应的报酬，对于房租和水电费，原告也没有证据证明其确实租用了房屋并缴纳了房租费，对机械闲置费没有异议；中交公司、中交公司六分公司认为合法性没有异议，鉴定报告所列损失与其无关。 以上事实，由原告提供的劳务合同、现场照片、房屋租赁合同、胡家村村民的证明、工资发放表、江苏地基工程总公司苏州分公司的证明、协议书、2009年5月10日证明，鉴定报告书，本院调查笔录，以及当事人陈述笔录等在卷为佐证。 本院认为：本案中当事人的主要争议是对于谈富祥进场后至开工期间的经济损失由谁承担。谈富祥提供的证据、证人不足以证明李峰勇通知其开工的时间，但是谈富祥提供的劳务合同在打印体后由姜金跃另外手写了相关内容，该内容涉及双方重要的合同权利义务，且已经提及谈富祥实际停留的时间、申请补贴等事实，该部分权利对应的主体是谈富祥应无争议，该内容虽有李峰勇、姜金跃协助向“项目部”申请、不负进场停留费用等内容，但“项目部”没有在合同上签字，李峰勇、姜金跃未能提供其与“项目部”关于该项赔偿的约定的证据，也未能提供其协助申请的证据，根据合同相对性原则，在谈富祥因该合同关系实际产生该项损失的情况下，李峰勇、姜金跃应当承担相应义务。谈富祥未签订书面合同即带领工人及携带设备进驻工地，未能采取积极措施沟通及减少实际损失，对自身损失的产生及扩大亦有一定的过错，应当承担相应的责任。谈富祥未有证据证明中交公司、中交六分公司对其损失具有过错，故其要求中交公司、中交六分公司承担共同赔偿责任，本院不予采纳。故对于本案中谈富祥的实际损失，本院确定由李峰勇、姜金跃承担70%，由谈富祥自行承担30%。关于实际损失的数额，谈富祥提供的证据及本院的调查，可以证明当时谈富祥带了两台打桩机械设备以及停留146天的事实，鉴定报告中据此作出相应的造价意见计216908元，应予采纳；被告对于人员等提出的异议，本院在谈富祥扩大损失中予以考虑。当事人的其他意见，本院不予采纳。综上，李峰勇、姜金跃赔偿谈富祥各项损失合计151835.60元。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第二百八十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下： 一、李峰勇、姜金跃赔偿谈富祥各项损失151835.60元，于本判决生效后十日内履行。 二、驳回谈富祥的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5800元、鉴定费5000元，合计10800元（已由原告垫付），由谈富祥负担5334元，李峰勇、姜金跃负担5466元（原告同意其预交案件诉讼费用，由被告按上述承担情况向其直接支付，本院不再退还，由被告在本判决生效之日起十日内向原告支付）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费（数额按照上述案件受理费的数额，请汇入户名：江苏省无锡市中级人民法院，开户行：中国工商银行无锡城中支行，帐号：11×××05）。 审 判 长  陈军慰 审 判 员  杨晓敏 人民陪审员  周锡培 二〇一四年十二月十七日 书 记 员  陈敏珠 本案援引法律条款 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。 第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。