文书内容广东省深圳市福田区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0304民初11225号原告（反诉被告）：深圳市伟业贸易有限公司,住所深圳市福田区。法定代表人：黄河。委托代理人：王安之，广东遂达律师事务所律师。被告（反诉原告）：深圳市第一建筑工程有限公司，住所深圳市罗湖区。法定代表人：黄和坤。委托代理人：黄德华,广东微众律师事务所律师。委托代理人：蔡冬虹,广东微众律师事务所律师。原告深圳市伟业贸易有限公司诉被告深圳市第一建筑工程有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年2月22日立案受理后，2019年4月12日，被告深圳市第一建筑工程有限公司向本院提出反诉，由审判长邱龙、人民陪审员韦开丽、丁晓晨组成合议庭，依法适用普通程序于2019年5月23日公开进行审理，原告的委托诉讼代理人王安之、被告的委托诉讼代理人黄德华、蔡冬虹到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告诉称，请求法院判令被告：1.向原告支付货款人民币7479512.63元；2.向原告支付逾期付款违约金人民2998158.63元，违约金暂计至2018年11月30日止，实际的违约金额计至付清货款本金为准；3.诉讼费由被告承担。在诉讼中原告将第一项、第二项诉讼变更为：1.向原告支付货款人民币4879512.63元；2.将第二项变更为向原告支付逾期付款的违约金人民币3728279.66元，违约金暂计至2019年3月31日止，共计8607792.29元。事实与理由：2017年2月22日，原被告双方签订了合同编号为SZHJC-CG-2017-02-22的“深圳烟草物流中心一期”项目《钢筋购销合同》，约定被告向原告购入一批约3000吨的建筑钢材，用于深圳烟草物流中心一期项目的建设。合同中对钢材类型及合同标的单价做了详细的约定，并约定了原告向被告提供钢材的供货地点、供货方式及验收方法。合同签订后，原告按照合同的约定，根据被告的通知，按时保质保量的向被告提供了所需的钢材，但是被告一直未按照合同约定按时支付货款，一直拖欠应当支付的合同价款。2018年11月9日，经过原告的多次催促，被告才支付了2017年10月25日就应支付的部分货款，至此之后，便再无支付合同价款。按照双方签订的合同，原告提供了钢材，被告既未在异议期内提出异议，也未按照合同的约定准时支付货款，已经构成违约，合同第七条第四款规定，逾期支付货款的，每逾期一日，按照逾期付款的总额的千分之一计算违约金。原告认为，双方签订的合同合法有效，原告依约履行了合同义务，被告理应严格遵守合同约定支付货款，被告拖欠货款的行为，对原告的合法权益造成了极大的损害，原告特诉至法院。被告答辩，一、答辩人向被答辩人订购钢材总价款为18831121.29元，截止至起诉之日答辩人已支付钢材款总额为15301608.67元。故被答辩人起诉的7479512.63元货款与事实不符，双方货款差额仅为3529512.62元；二、被答辩人送货过程中未按照约定准时送货，而且逾期超过十天，故被答辩人要求答辩人支付货款违约金的请求不成立；三、因被答辩人供货不及时，导致答辩人“深圳烟草物流中心一期”经济损失共计人民币25077620.35元，其中工人窝工费4636120元，机械租赁费用损失1979426元、向业主中国烟草总公司深圳市公司赔偿延期赔偿费17687074.37元、管理费用36500元；被答辩人的诉讼请求不成立，恳请法院查清事实，驳回其全部诉讼请求。被告提出反诉申请：1.判令被反诉人支付反诉人逾期送货违约金410000元；2.判令被反诉人赔偿因延期供货造成的经济损失共计24667620.35元；3.判令被反诉人承担本案诉讼费。在诉讼中，将第二项诉讼请求变更为：判令被反诉人赔偿因延期供货造成的经济损失共计12518310.175元。被告反诉称，2017年2月22日，反诉人与被反诉人签订了“深圳烟草物流中心一期”项目《钢筋购销合同》。约定被反诉人向反诉人提供建筑钢材约3000吨，被反诉人应在反诉人提前下单通知后的2天内供货到工地，供货逾期一天罚款5000元，如有违约，反诉人可追究因供货不及时给其带来的含可得利益在内的全部损失。在合同履行期间，被反诉人共有7批货物延期供货，逾期天数共82天。具体如下：1.2017年5月15日订购的钢筋25,收货日期为2017年5月25日,逾期5天;2.2017年5月25日订购的钢筋25,收货日期为2017年6月14日,逾期24天;3.2017年5月28日订购的钢筋22，收货日期为2017年6月14日，逾期12天；4.2017年7月14日订购的钢筋12、14，收货日期为2017年8月3日，逾期14天；5.2017年8月14订购的钢筋14、20，收货日期为2017年8月26日，逾期7天；6.2017年11月10日订购的钢筋8-25，收货日期为2017年11月26日，逾期11天；7.2017年12月15日订购的钢筋6-12，收货日期为2017年12月15日，逾期9天。应当支付逾期送货违约金410000元，窝工费4636120元、器械租赁费用1979426元、管理费36500元、因延期受到中国烟草总公司深圳市公司索赔的延期损失赔偿费17687074.37元。原告深圳市伟业贸易有限公司为证明其主张，向本院提供如下证据：1.违约金计算表，证明被告具体欠款本息；2.钢筋购销合同，证明原被告存在合同事实；3.钢材对账结算汇总表，证明原告具体的供货数量及日期；4.付款表，证明被告实际付款金额及付款时间。被告深圳市第一建筑工程有限公司质证认为，1.对于证据1.对其真实性有异议，认为原告单方所制作的违约金计算表，不属于证据；2.对证据2.真实性没有异议，但认为该证据恰恰能证明被告的反诉请求，即原告应承担逾期交货的全部损失；3.对证据3.真实性没有异议，但能证明原告提供货物共逾期82天的事实；4.对于证据4.中的转款凭证真实性没有异议，但认为除转款凭证中的金额之外，被告分别于2017年2月28日支付10万元现金、2017年3月31日支付40万元现金、2017年6月30日支付30万元现金、2017年7月31日支付30万元现金、2017年11月30日支付25万元现金以及起诉之后2018年12月19日支付50万元、2019年2月1日210万，付款总金额为15301608.67元。本院审查认为，原告提供的证据2.3.4.来源真实合法、与本案相关联，可以作为认定案件事实的依据；证据1.由于无法确认其真实性，本院不予采信。被告深圳市第一建筑工程有限公司为证明其主张，向本院提供如下证据：1.《钢筋购销合同》合同编号SZHJC-CG-2017-02-22;证明（1）证明反诉人与被反诉人之间存在买卖合同关系；（2）如有违约，被反诉人逾期供货应按日支付逾期违约金和全部损失赔偿（含可得利益损失）；2.反诉人下单记录、证明、钢材送货单，证明（1）反诉人委派员工王礼彬与被反诉人沟通履行订货事宜（2）被反诉人逾期供货事实82天的事实，应当支付逾期送货违约金410000元；3.反诉人付款汇总表、转账汇款电子回单、协议书、被反诉人出具的收款收据，证明（1）反诉人向被反诉人订购钢材总货款为18831121.29元；（2）证明反诉人支付被反诉人货款金额为15301608.67元；（3）双方货款差额为3529512.62元；4.LH18111126号，证明被反诉人因工程延长需要支付中国烟草总公司深圳市公司合同款千分之一作为违约金，即17687074.37元；5.劳务合作协议、劳务分包合同、深圳烟草物流中心项目一期周进度计划表、工资表，证明因供货不及时导致的项目的木工人、铁工人、砼工工人、外架工人的窝工损失，共计4636120元；6.塔机租赁合同（1）、塔机租赁合同（2）、脚手架钢管租赁及塔拆合同、施工图纸，证明因供货不及时导致的项目的器械租赁期延长的租赁费用损失，共计1979426元；7.证人证言，证明原被告双方的交易情况系由王礼彬与林旭军经手，以及双方之间聊天记录的真实性。原告深圳市伟业贸易有限公司质证认为，1.对于证据1.2.没有异议；2.对于证据3中以被告名义的转账汇款、电子回单没有异议，但对2017年2月24日黄建英向原告的10万元汇款、2017年3月2日深圳市前海金昌物流科技有限公司向原告40万、汇款、2017年6月6日深圳市前海金昌物流科技有限公司向原告30万元汇款、2017年7月25日深圳市前海金昌物流科技有限公司向原告30万元汇款、2017年11月30日深圳市前海金昌物流科技有限公司向原告25万元汇款，五笔共135万，三性均不予认可；3.对证据4.5.6.真实性有异议，认为原告并非被告提供这**证据的合同当事人。本院审查认为，被告深圳市第一建筑工程有限公司提供的证据来源真实合法、与本案相关联，可以作为认定案件事实的依据。根据上述认定的有效证据，结合当事人的陈述，可以认定如下事实：2017年2月22日，原告深圳市伟业贸易有限公司与被告深圳市第一建筑工程有限公司签订“深圳烟草物流中心一期”项目《钢筋购销合同》（合同编号为SZHJC-CG-2017-02-22），双方就钢材类型及合同标的单价及供货地点、供货方式、验收方法、价款支付等做了约定，双方并约定：“1.付款条件：按自然月结算、付款，乙方当月所提供钢材货款，甲乙双方于次月10日前对账完毕，甲方于次月25日前支付上月单批货款的70%，余款在‘深圳烟草物流中心一期’项目主体结构封顶后3个月内（在每个月25日前）平均付清（余款不累加入70%部分进行支付）。甲乙双方约定该项目主体封顶日期为：2017年12月31日；若主体工程实际封顶日期在双方约定日期之前的，按实际封顶日期为准；若主体工程实际封顶日期在双方约定日期之后的，按双方约定日期为准。2.乙方因自身原因不按合同约定时间要求送货造成延期供货，影响甲方施工进度，造成甲方经济损失，甲方可要求追究因供货不及时给甲方所带来的全部损失（含可得利益损失）。此外，供货时间每逾期一天罚款5000元，逾期超过十天的，甲方有权解除合同，同时甲方可向乙方追究索赔因施工进度滞后造成的全部损失。3.甲方逾期支付货款，每逾期一天，按预期付款总金额的千分之一计违约金支付给乙方，同时乙方有权要求下一批货物之供货时间按付款延误的期限顺延或停止供货。”后经双方结算，涉案合同总货款为18831121.3元（详见附表1），被告实际支付了货款15301608.67元（详见附表1），余款3529512.63元。被告深圳市第一建筑工程有限公司反诉诉称：1.2017年5月15日订购的钢筋25,收货日期为2017年5月25日,逾期五天;2.2017年5月25日订购的钢筋25,收货日期为2017年6月14日,逾期24天;3.2017年5月28日订购的钢筋22，收货日期为2017年6月14日，逾期12天；4.2017年7月14日订购的钢筋12、14，收货日期为2017年8月3日，逾期14天；5.2017年8月14订购的钢筋14、20，收货日期为2017年8月26日，逾期7天；6.2017年11月10日订购的钢筋8-25，收货日期为2017年11月26日，逾期11天；7.2017年12月15日订购的钢筋6-12，收货日期为2017年12月15日，逾期9天。应当支付逾期送货违约金410000元，窝工费4636120元、器械租赁费用1979426元、管理费36500元、因延期受到中国烟草总公司深圳市公司索赔的延期损失赔偿费17687074.37元。本院审查认为，原、被告双方之间签订的《钢筋购销合同》，系双方当事人真实意思表示，不违反法律规定，合法有效，当事人应遵守诚实信用原则，按照约定全面履行自己的义务。一、在本诉中，1.被告辩称由案外人黄建英和深圳市前海金昌物流科技有限公司向原告支付的135万元，应当属于被告向原告支付的货款，被告提供了原告出具的专用收款收据上注明“黄建英/深圳市前海金昌物流科技有限公司代深圳市第一建筑工程有限公司…龙岗李朗烟草项目预付钢材款”等字眼，且被告提供了转款凭证予以证明，且原告关于案外人黄建英和深圳市前海金昌物流科技有限公司支付的款项并未提供证据予以证明涉案款项系其他款项来源，应承担举证不能的法律后果，被告的辩解于法有据，予以支持。案外人黄建英和深圳市前海金昌物流科技有限公司于2017年2月24日、3月2日、6月6日、7月25日、11月23日分别支付的10万元、40万元、30万元、30万元、25万元，合计135万元应当计入被告所支付的货款，并减少原告关于违约金的计算本金（详见附件1），其所欠货款应为3529512.63元（18831121.3-15301608.67）。因此，原告诉请要求被告归还货款的超出部分，不予支持。2.由于双方约定“甲方逾期支付货款，每逾期一天，按预期付款总金额的千分之一计违约金支付给乙方”，即双方约定的违约金月利率为3%，所约定的违约金过高，且被告在答辩中对欠款本金余额及违约金总额提出抗辩，并向本院提出反诉，本院予以调整为月利率2%计算，每期逾期违约金及截至2019年3月31日违约金金额及总额（详见附件1），因此，原告要求被告支付截止至2019年3月31日的违约金3728279.66元，超出部分不予支持。二、反诉中，1.被告主张原告存在逾期供货，应当按照合同约定，支付被告41万元违约金，但被告提供的聊天记录无法确认原告存在供货延期及何种货物延期、延期天数等情况，仅能表明双方就货物的入场洽谈情况，同时，被告提交的材料申请单系其向原告发送的货物需要清单及要求交付的时间，但被告并未提交货物入库单或签收单或具有原告签字确认的交货单等情况，予以佐证原告交付货物的时间存在迟延以及确认迟延天数，因此，被告要求原告支付因延期交货而产生违约金的请求，证据不足。2.关于被告主张因原告延期供货导致其向案外人中国烟草总公司深圳市公司支付了按其与案外人中国烟草总公司深圳市公司合同总金额千分之一的违约金，但其仅仅提供了双方之间的合同以及2018年11月12日广东卓建律师事务所的律师函，但并未提供被告向案外人中国烟草总公司深圳市公司已实际支付了违约金的证据、或因原告延期而导致工程价款减少（可得利益损失）等，即被告提供的证据并不足以证明被告因原告的违约所造成的实际损失，因此，被告就此部分的主张，证据不足。同时，被告主张因原告的违约行为造成被告窝工费用、机械租赁费用、管理费用等损失，但被告仅提供了2017年12月31日之前的相关合同等证据，并没有提供证据予以证明被告窝工、机械租赁费用、管理费用等所产生的原因、实际的期间等事实，证据不足。综上所述，被告的反诉请求，证据不足，不予支持，若被告有新的相关证据予以证实上述情况，可就其反诉要求另行主张权利。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百四十二条《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十七条、《最高人民法院》第二十四条之规定判决如下：一、被告深圳市第一建筑工程有限公司应在本判决生效之日起十五日内支付原告深圳市伟业贸易有限公司货款3529512.63元及违约金1889736.61元，并支付3529512.63元为本金自2019年4月1日起至清偿之日止按月利率2%计算的违约金；二、驳回原告深圳市伟业贸易有限公司其余诉讼请求；三、驳回被告深圳市第一建筑工程有限公司全部诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行上述金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉的案件受理费84666元（已由原告预交），由原告深圳市伟业贸易有限公司负担案件受理费33270.12元、被告深圳市第一建筑工程有限公司负担案件受理费51395.88元；反诉案件受理费99369.86元（已由被告预交），由被告深圳市第一建筑工程有限公司负担。如不服本判决，当事人可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院，并应在收到预交上诉费通知之日起七日内向该法院预交上诉案件受理费。逾期不预交的，按自动撤回上诉处理。审 判 长 邱    龙人民陪审员 韦  开  丽人民陪审员 丁  晓  晨二〇一九年五月二十三日书 记 员 陈芷君（代）附件1单位：元            序号              供货期间              结算金额              应付比例              本期应付金额              本期应付日期              逾期期间              逾期金额              实际支付期间              实际支      付金额              结余金额              逾期月利率              逾期天数              违约金                                                                                                                                                                                                                          1              /              /              /              /              /              /              /              2017.2.24              100,000              /              /              /              /                  2              /              /              /              /              /              /              /              2017.3.2              400,000              /              /              /              /                  3              2017.2.26-3.19              2,427,573.70              70%              1,699,301.59              2017.4.25              2017.4.25-2017.5.3              1,199,301.59              2017.5.3              1,618,382              419,080.41              2%              8              6396.28                  2017.5.3-2017.5.25              /              /              /              /              /              /              /                  4              2017.4.1-4.26              3,747,514.79              70%              2,623,260.35              2017.5.25              2017.5.25-2017.6.6              2,204,179.94              2017.6.6              300,000              -1,904,179.94              2%              11              16163.99                  2017.6.7-2017.6.9              1,904,179.94              2017.6.9              2,625,556.54              721,376.6              2%              2              2538.91                  2017.6.9-2017.6.25              /              /              /              /              /              /              /                  5              2017.4.27-5.25              3,273,466.07              70%              2,291,426.25              2017.6.25              2017.6.26-2017.7.7              1,570,049.65              2017.7.7              1,300,000              -270,049.65              2%              12              12560.4                  2017.7.8-2017.7.25              270,049.65              2017.7.25              300,000              29,950.35              2%              18              3240.6                  6              2017.6.6-6.17              1,232,126.16              70%              862,488.31              2017.7.25              2017.7.26-2017.8.7              832,537.96              2017.8.7              1,125,867.26              293,329.3              2%              12              6660.3                  /              /              /              /              /              /              /              /                  7              2017.6.26-7.22              2,736,260.53              70%              1,915,382.37              2017.8.25              2017.8.26-2017.9.20              1,622,053.07              2017.9.20              1,850,026.69              227,973.62              2%              24              25952.85                  8              2017.7.26-8.15              2,317,111.53              70%              1,621,978.07              2017.9.25              2017.9.26-2017.10.25              1,394,004.45              /              /              -1,394,004.45              2%              30              27880.1                  9              2017.8.26-9.12              1,157,118.14              70%              809,982.70              2017.10.25              2017.10.26-2017.11.2              2,203,987.15              2017.11.2              400,000              -1,803,987.15              2%              7              10285.27                  /              1,803,987.15              2017.11.3              347,135.44              -1,456,851.71              /              /              /                  2017.11.4-11.23              1,456,851.71              2017.11.23              250,000              -1,206,851.71              2%              20              19424.68                  2017.11.23-2017.11.24              1,206,851.71              /              /              -1,206,851.71              2%              1              804.57                  10              2017.9.27-10.22              692,343.91              70%              484,640.74              2017.11.25              2017.11.25-2017.12.18              1,691,492.45              2017.12.18              484,640.74              -1,206,851.71              2%              24              27063.88                  11              2017.11.2-11.9              539,245.52              70%              377,471.86              2017.12.25              2017.12.19-2017.12.25              1,206,851.71              /              /              -1,584,323.57              2%              6              4827.41                  12              2017.11.26-12.1              540,243.94              70%              378,170.76              2018.1.25              2017.12.26-2018.1.25              1,584,323.57              /              /              -1,962,494.33              2%              30              31686.47                  13              2017.12.29              86,967.53              70%              60,877.27              2018.2.25              2018.1.26-2018.2.25              1,962,494.33              /              /              -2,023,371.6              2%              30              39249.89                  14              /              /              /              /              /              2018.2.25-2018.5.29              2,023,371.6              2018.5.29              60,0000              -1,423,371.6              2%              94              126797.95                  2018.5.30-2018.7.20              1,423,371.6              2018.7.20              50,0000              -923,371.6              2%              50              47445.72                  2018.7.21-2018.11.8              923,371.6              2018.11.8              50,0000              -423,371.6              2%              107              65867.17                  2018.11.9-2019.3.31              423,371.6              /              /              /              2%              141              39796.93                  截止2017年12月31日，双方总价款为18,749,971.82元，根据合同约定“余款在‘深圳烟草物流中心一期’项目主体结构封顶后3个月内（在每个月25日前）平均付清（余款不累加入70%部分进行支付）”。即余款为：18,749,971.82×30%=5,624,991.55元，分别于2018年1月25日、2月25日、3月25日前付清。                  序号              供货期间              结算金额              应付比例              本月应付金额              本期应付日期              逾期期间              逾期金额              实际支付期间              实际支      付金额              结余金额              逾期利率              逾期天数              违约金                  15              /              5,624,991.55              ÷3              1,874,997.18              2018.1.25              2018.1.26-2018.2.25              1,874,997.18              /              /              -1,874,997.18              2%              30              37499.94                  16              /              5,624,991.55              ÷3              1,874,997.18              2018.2.25              2018.2.26-2018.3.25              3,749,994.36              /              /              -3,749,994.36-              2%              30              74999.88                  17              /              5,624,991.55              ÷3              1,874,997.18              2018.3.25              2018.3.26-2018.12.19              5,624,991.55              2018.12.19              500,000              -5,124,991.55              2%              263              986248.52                  18              /              /              /              /              /              2018.12.20-2019.1.31              5,124,991.55              2019.1.31              210,0000              -3,024,991.55              2%              41              140083.1                  19              /              /              /              /              /              2019.1.31-2019.3.31              3,024,991.55              /              /              /              2%              60              120999.66                  20              2018.4.10              50,193.00              100%              50,193.00              2018/5/25              2018.5.26-2019.3.31              /              /              /              /              2%              305              10205.91                  21              2018.6.26              30,956.48              100%              30,956.48              2018/7/25              2018.7.26-2019.3.31              /              /              /              /              2%              245              5056.23                  合计              18831121.30              /              /              /              /              /              /              15301608.67              /              /              /              1889736.61      注：结余金额栏目中为“-”数，是指【已付款项-（本期应收款+上期逾期金额）】