呼和浩特市赛罕区人民法院民事判决书（2018）内0105民初8636号原告：北京易享国际装饰工程有限公司,住所地北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号。法定代表人：杨洋,该公司执行董事。委托诉讼代理人：付新岭，北京君途律师事务所律师。被告：内蒙古问道科技有限公司,住所地内蒙古自治区呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区和林格尔云计算大数据创客中心。法定代表人：陈九华,该公司总经理。委托诉讼代理人：谢守仁，内蒙古誉蒙律师事务所律师。委托诉讼代理人：常婷，内蒙古誉蒙律师事务所律师。原告北京易享国际装饰工程有限公司（以下简称易享国际装饰）与被告内蒙古问道科技有限公司（以下简称问道科技公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年9月29日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告易享国际装饰的委托诉讼代理人付新岭、被告问道科技公司的委托诉讼代理人谢守仁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。易享国际装饰向本院提出诉讼请求：１．判令被告支付原告工程余款389744.25元；２．判令被告支付原告工程增项款236461元；３．判令被告支付违约金67500.8元，[（按照合同额1113555元+236461元）乘以5%=67500.8元](合计:693706.05元)；４．本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年5月20日,原、被告签订了《工装工程合同》,约定原告承包被告的室内装修及提供主材、家具等内容,被告支付相应的费用。合同签订生效后，原告工人进入装修项目工地（呼和浩特市赛罕区蒙西奈伦广场5#7层）开始施工并完工。2018年8月16日，原告向被告发出竣工验收通知，并向被告公司员工交付了装修完成的房屋，但被告至今未办理工程验收手续。根据本合同第十六条16.2款之约定，甲方（被告）负责人在收到乙方（原告）送交的竣工验收报告3天内无正当理由不进行验收的，视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续。同时基于被告存在明显的恶意违约行为，原告有权要求被告将合同质保金款项一并支付且承担违约及损失赔偿责任。后，原告多次要求被告及时支付工程全部费用，但被告不予理睬。原告认为，被告应当及时履行支付工程全部款项的义务，但被告拒绝履行，该不作为行为已经构成严重违约，应当承担违约责任。问道科技公司辩称，一、原告所诉与事实不符。本案的基本事实为，原告在合同履行过程中，因其自身的原因所装修的工程至今质量仍未达标，其中大理石台面未安装完毕，且多处存在裂缝，办公室地面不平整，弱电口未接通，绿植尺寸错误不能通顶且部分未安装，吧台处灯带未安装，安装的家具不符合要求。为此，问道科技公司多次要求原告整改，原告对此置之不理。直至2018年8月18日原告以短信的形式通知要求问道科技公司进行竣工验收，问道科技公司于收到通知当日向原告回复，要求处理完毕上述所列问题，原告并未答复，而是于2018年8月29日又向问道科技公司发送律师函，通知问道科技公司支付剩余工程款、增项款及违约金，问道科技公司于收到该律师函后于2018年8月30日再次要求原告对未完工事项进行处理，原告仍不理会。本案中的涉案工程至今未完工，合同未履行完毕，原告诉称工程已完工与事实严重不符。二、原告要求问道科技公司支付剩余工程款、增项款及违约金无事实及法律依据。工程余款尚未到付款期限，根据原、被告签订的《工装工程合同》第1.7条约定，工程款按进度支付，共分为六个阶段，问道科技公司已将工程款付至第三阶段，其中第四阶段和第五阶段包含石材安装、绿植安装、家具进场，但以上施工内容原告均未完工，且存在严重的质量问题。因此，在以上施工为完工之前，问道科技公司有权拒付工程款，第六阶段约定为质保金111355.5元，根据双方签订的合同第17.3条约定，保修期限为以工程竣工验收合格之日起算水电防渗漏5年，其他1年，关于质保金同样未到付款期限。涉案工程不涉及增项施工的内容，原、被告自双方签订合同后，均是依照合同约定内容进行施工，问道科技公司未与原告另行确认过工程量或签订过补充协议，不曾出现过施工增项内容，对于增项款的诉请待举证时发表质证意见。问道科技公司不存在违约行为，首先，双方签订的《工装工程合同》第1.7条第四、第五阶段约定，完成主材安装并所有家具场后支付工程款。如前所述，原告并未将工程施工完毕，问道科技公司有权拒付工程款。其次，原告诉称，于2018年8月16日向问道科技公司发出竣工验收通知，但原告的项目经理韦进友于2018年8月27日向问道科技公司出具了施工证明，证明施工现场负责人宫能飞于2018年6月26日进场施工至2018年8月26日止，这足以说明在原告发出竣工验收通知时尚未施工完毕。第三，合同第16.1条约定，工程具备竣工验收条件，原告按国家工程竣工验收有关规定，向问道科技公司提供完整竣工资料和竣工验收报告，但原告至今仍未提供该材料，且工程未施工完毕。因此，问道科技公司有权拒绝验收，合同约定的竣工日期2018年8月1日，而原告至今未提供竣工验收的材料，理应由原告承担因迟延竣工产生的违约责任。综上，剩余工程款至今未到付款期限，原告应当承担继续履行合同的义务，且已构成迟延竣工的违约责任，其诉请无事实及法律依据，请求人民法院在查明事实的基础上判决驳回原告的全部诉讼请求。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年5月20日，易享国际装饰（承包方、乙方）与问道科技公司（发包方、甲方）就室内基础装修、主材、家具事宜签订《装饰工程施工承包合同》，合同约定开工日期为2018年5月22日，竣工日期为2018年8月1日；合同金额为1113555元；本合同价款采用固定单价结算方式；预算书中已有适用于设计变更、洽商、签证工程的价格，按预算书中已有的价格调整合同价格；预算书中没有适用或类似于设计变更、洽商、签证工程的价格，由承包方提出适当的调整价格，经甲方负责人确认后执行；付款方式为第一阶段15%、167033.25元，第二阶段30%、334066.5元，第三阶段20%、222711元，第四阶段施工进度节点：完成部分主材安装，包括主材安装、玻璃安装、洁具安装、开关及灯具安装、定制柜安装、绿植安装，15%、167033.205元，第五阶段施工进度节点：完成所有主材安装并所有家具入场，包括：家具进场、地毯安装、窗帘安装，10%、111355.5元，第六阶段质保，10%、111355.5元；甲方委托乙方全部设计，乙方于合同签订后2日内向甲方提供完整的装饰施工图纸两套；甲方负责史少林、乙方负责人韦进友；因甲方原因造成合同工程预付款或工程进度款无法按期支付或有其他违约行为，给乙方造成损失的，甲方应承担违约责任，相应顺延工期，并支付合同价款5%的违约金给乙方，赔偿因违约给乙方造成的损失；保修期限为以单位工程竣工验收合格之日起计算，保修期为水电防渗漏5年、其他1年等。双方认可的《易享国际装饰工程报价单》载明轻钢龙骨隔墙115元/平米；双方认可的《产品委托购买明细总汇表》中载明绿植，单价1100/平米、总价格18700元；家具203300元，最终确定样子再确定价格，并附带包含款式图片、规格数量的家具产品委托购买明细总汇表。合同签订后，易享国际装饰开始进行装饰装修工程，2018年6月28日，问道科技公司向易享国际装饰汇款167033.25元；2018年7月23日，问道科技公司向易享国际装饰汇款200000元；2018年7月27日，问道科技公司向易享国际装饰汇款134066.5元；2018年8月14日，问道科技公司向易享国际装饰汇款222711元。2018年9月17日，中华人民共和国内蒙古自治区呼和浩特市青城公证处出具（2018）呼青证内字第4282号《公证书》，载明2018年8月14日对呼和浩特市赛罕区西蒙奈伦广场5号楼7层的装修现场进行了查看并对现场进行了拍摄。视频可见绿植已安装、家具已进场、窗帘已安装等。2018年9月中旬，问道科技公司使用装修工程办公室。另查明，2018年8月2日，问道科技公司员工王普春签字确认《基础装修增项工程量核算单》载明项目、数量、单位、总量、单价，合计111596元；空调控336米、空调电586米载明待确认；呼和浩特西蒙奈伦广场5#-7层工程量核准单、载明木工隔断墙、柱子工程量为693.38平米，位置走廊灯面积366.36平方米等内容。本院认为，易享国际装饰与问道科技公司签订的《装饰工程施工承包合同》系双方当事人的真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效合同，双方当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。从现有证据公证视频看第四阶段的付款节点石材安装、玻璃安装、洁具安装、开关及灯具安装、定制柜安装、绿植安装，第五阶段的付款节点家具进场、地毯安装、窗帘安装均已经完成。按照合同约定，第四阶段、第五节点的付款节点已完成，问道科技公司抗辩易享国际装饰未按合同约定完成绿植安装等，但未提供图纸证明合同义务未按约定履行，对于其抗辩大理石裂纹等，属于质保期的保修范围，故对于其抗辩，证据不足，本案不予采信。合同约定的第六阶段付款节点为质保期满，应自竣工验收之日起计算质保期，在质保期内易享国际装饰按照合同约定履行质保义务后，问道科技公司向易享国际装饰支付，现给付条件未成就。故对于易享国际装饰请求问道科技公司支付工程余款的诉讼请求，本院予以支持278388.75元。易享国际装饰主张合同履行过程中发生增量工程，并由问道科技公司员工王普春签字确认，王普春签字确认的《基础装修增项工程量核算单》中明确增加价款为111596元，就增加的空调控、空调电、木工隔断板等仅确认工程量，双方未就单价达成合意。故对易享国际装饰主张的价款，证据不足，本案不予支持。对于易享国际装饰请求问道科技公司支付工程增项款的诉讼请求，本院予以支持111596元。问道科技公司自认已于2018年9月份接收并使用上述装饰装修工程，应认定已完成对工程的竣工验收，应按时给付第四阶段、第五阶段工程款，未按时给付的构成违约，应按照合同约定承担违约责任，合同约定的违约责任固定价款的计算方式，即给付合同价款5%的违约金，合同约定的价款为1113555元，计算违约金为1113555元×5%=55677.75元，本院在此范围内予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、被告内蒙古问道科技有限公司自本判决生效之日起十五日内支付原告北京易享国际装饰工程有限公司工程款278388.75元；二、被告内蒙古问道科技有限公司自本判决生效之日起十五日内支付原告北京易享国际装饰工程有限公司工程增项款111596元；三、被告内蒙古问道科技有限公司自本判决生效之日起十五日内支付原告北京易享国际装饰工程有限公司违约金55677.75元；四、驳回原告北京易享国际装饰工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10737元（原告已预交），由内蒙古问道科技有限公司负担7985元，由北京易享国际装饰工程有限公司负担2752元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于呼和浩特市中级人民法院。审 判 长 德 海 洋人民陪审员 斯琴高娃人民陪审员 王 利 华 二〇一九年五月三十日书 记 员 梁 美 鹃