山东省临沂经济技术开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）鲁1392民初2776号 原告：山东临网网络科技有限公司，住所地临沂经济技术开发区沃尔沃路**中印软件产业园。 法定代表人：徐士亮，执行董事。 委托诉讼代理人：于腾，山东今海瑞律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王衍苹，山东今海瑞律师事务所律师。 被告：临沂鲁地山花旅游开发有限公司，，住所地临沂经济技术开发区沭河大道与延安路交汇临沂动植物园内 法定代表人：田立如，总经理。 委托诉讼代理人：刘岩，山东鲁顺晔律师事务所律师。 原告山东临网网络科技有限公司（以下简称：临网公司）与被告临沂鲁地山花旅游开发有限公司（以下简称：鲁地山花公司）委托合同纠纷一案，本院于2018年11月1日立案受理后，依法适用普通程序，于2018年12月20日、12月26日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人于腾、王衍苹，被告委托诉讼代理人刘岩均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告临网公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告宣发报酬288913元；2.判令被告承担因宣发工作产生费用175855元；3.判令被告支付违约金，按每日需支付逾期未付总金额即464768元的0.02%计算至实际付款之日；4.诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年1月，原、被告签订《临沂极地海洋世界开业活动项目合作协议》，合同约定被告委托原告进行临沂极地海洋世界开业活动全案宣发工作；被告支付广告投放及推广所带来的效益支付推广费用；合同签订后，被告支付项目总款的20%，即110882元；开业活动结束后五个工作日内支付项目余款，即443531元。同时，原、被告双方以《临沂极地海洋世界开业预热系列活动报价》为合同附件，确定了宣发工作的具体内容，包括系列短纪录片、短视频产品拍摄与制作。合同签订后，原告根据合同约定开展各项宣发工作。一、原告依据合同约定已完成的宣发工作，被告应支付已完成部分报酬288913元。二、因被告原因造成的无法完成的宣发工作，被告仍应支付相应费用。2018年2月5日，原告为完成《临沂极地海洋世界开业预热系列活动报价》中第三部分“腾讯精准推广资源”相关工作，与第三方山东柯兴网络科技有限公司、临沂橙果传媒有限公司分别签订《腾讯社交广告服务合作协议》，原告向第三方分别支付54400元、20000元，以上费用共计74400元，被告应承担上述费用。2018年，原告为完成预热系列活动报价第四部分“内容分发执行”的微信公众平台（临沂）、临沂九县区打包综合部分工作，与第三方签订了《网络信息推广服务合同》，原告向第三方支付95000元，被告应承担上述费用。被告应于2018年2月13日按时开业，然而被告未能及时开业，也未及时告知原告开展相关宣发工作。综上，因被告原因导致原告部分工作未完成，被告应当承担相应费用169400元。三、原告履行合同过程中产生的差旅费用为6455元，该部分费用应由被告承担。四、被告未及时支付费用及报酬，应当支付违约金。违约金计算方式为按每日需支付逾期未付总金额即464768元的0.02%计算违约金至实际支付之日。 被告鲁地山花公司辩称，一、原告在起诉中称，被告应向原告支付宣发报酬288913元，与事实不符，我方不予认可。双方在签订合同时，原告向被告提供《临沂极地海洋世界开业预热系列活动报价》及《临沂极地海洋世界开业前内容分发明细清单报价》，对于合同总价及各项宣发项目单价做出了明确约定。但是原告于2018年4月2日向我方公司提供的《临沂极地海洋世界开业预热系列活动最终费用明细》中只是笼统的列明总价，对于每一个项目下的具体费用没有详细列明。我方一直要求原告提供具体明细清单，原告至今未提供。二、原告在起诉中称因被告原因造成的无法完成的宣发工作，被告仍应支付相应费用以及原告在履行合同过程中的其他费用支出，应当由被告承担。我方认为，对于原告投入到宣传工作的费用，应根据合同约定据实结算。综上，对于原告的宣发费用，依据合同中的活动报价，只要原告提供具体的费用明细清单，我方一定会支付原告相应的费用。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，对有争议的证据和事实，本院认定如下：2018年1月，原告临网公司（乙方）与被告鲁地山花公司（甲方）签订了《临沂极地海洋世界开业活动项目合作协议》，协议约定甲方全权委托乙方承接临沂极地海洋世界开业活动全案宣发工作（宣发方案详见附件一），并为乙方广告投放以及推广所带来的效益支付推广费用。开业整体费为554413元，付款方式为合同签订后应支付项目总款的20%即110882元作为首付款；在开业活动（2018年2月13日）结束后五个工作日内，支付乙方项目余款443531元。每次付款前乙方应向甲方开具相应金额的增值税专用发票，甲方收到发票后付款。每项广告发布业务须在发布日前三个工作日沟通，将合同及需要发布的广告完整资料一同提供给乙方。甲方未交付余款给乙方，则乙方有权保留视频成品及结案报告不予甲方。双方均在协议上加盖公章予以确认。协议附临沂极地海洋世界开业预热系列活动报价表一份，列明具体宣发项目及宣发费用。 2018年2月1日，被告按约定汇入指定账户首付款110882元。原告收款后在临沂在线网站、网易新闻客户端进行开业直播，由临沂生活君、沂蒙晚报等微信公众平台进行开业推广，同时委托指定网站发布了权重网站文字链接，由传媒公司进行了户外大屏预热霸屏、微博本地大号营销及微信朋友圈广告发布工作。 2018年2月13日，被告发布临沂极地海洋世界延期开馆公告，告知游客因部分证件办理未完成，为确保广大游客的人身安全，开业时间暂时延迟。但被告未及时通知原告延迟开业，导致原告临时取消了腾讯直播活动策划与执行工作且未完成腾讯精准推广、微信公众平台推广及临沂九县区打包综合推广等项目。同时原告全程跟拍了白鲸入馆过程、部分跟拍了北极熊入馆过程，但系列短纪录片、短视频产品尚未剪辑交付。原告为完成上述工作支付了交通费、伙食费。后被告支付费用30000元，剩余费用原告多次催要未果，诉至法院。 2018年12月25日，原、被告经结算确认被告应付费用为140518元，发票税按照实际应付金额的8.5%由被告负担，违约金按照实际应付金额的每日0.02%支付。但原、被告未对精准推广费用及系列短纪录片、短视频产品应付费用数额达成一致。 本院认为，原、被告签订的《临沂极地海洋世界开业活动项目合作协议》系当事人真实意思表示，为有效合同，各方应按约定履行合同义务。合同签订后，原告按约定履行了部分直播活动策划执行、内容分发执行等工作，被告按约定支付了部分宣传推广费用140882元，但通过原告提交的《对账单》可知双方对精准推广及系列短纪录片、短视频产品应付费用仍有异议，故本案的争议焦点为：原告完成宣发工作的应得报酬数额。1、关于系列短纪录片、短视频产品费用，原告提交了载有短纪录片及视频片段的U盘一份予以证实，被告对短视频、纪录片内容予以认可，但辩称原告尚未剪辑制作成品、未履行交付成品义务，拒绝支付产品费用，本院认为原告虽然享有因被告尚未支付余款而保留视频成品的权利，但尚未剪辑制作视频成品交付给被告，故不存在原告保留视频成品的前提，原告在尚未制作出视频成品的情形下要求被告支付产品费用，理由不当，不予支持，原告可在制成视频成品且被告审核后另行主张权利。2、关于精准推广已完成部分，原告主张已完成微信朋友圈广告发布工作，提交了《腾讯社交广告服务合作协议》、《临沂鲁地山花推广结案报告》、发票予以证实，上述材料记载了广告截屏、日曝光量、核心数据及互动数据内容，且原告支付了第三方广告推广费用，故能够认定原告已经完成微信朋友圈广告发布工作，原告要求被告支付微信朋友圈广告费用50000元，理由正当，予以支持。3、关于精准推广未完成部分，通过原、被告的当庭陈述及对账单内容可知，原告委托第三方开展宣传且已支付了推广费74400元，但被告未及时通知原告停止开业的情况，导致原告无法提前通知第三方取消宣发工作，即被告违约行为直接导致原告损失74400元，故原告要求被告承担全部费用损失74400元，理由正当，本院予以支持。 综述，被告应付费用为219918元，扣除已付推广费140882元，原告要求被告支付各项费用79036元及违约金，理由正当，本院予以支持。违约金按照合同约定付款时间即2018年2月21日起按照日万分之二计算至实际支付之日止，且被告应按合同约定支付原告发票税费6718元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告临沂鲁地山花旅游开发有限公司于本判决生效后十日内支付原告山东临网网络科技有限公司各项费用79036元、发票税费6718元及违约金（违约金以79036元为基数，自2018年2月21日起按照日万分之二计算至实际支付之日止）； 二、驳回原告山东临网网络科技有限公司的其他诉讼请求。 如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费8272元，保全费3020元，由原告负担8162元，由被告负担3130元。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于山东省临沂市中级人民法院。 审 判 长  蒋欣辰 人民陪审员  伊永峰 人民陪审员  刘英岩 二〇一九年五月五日 法官 助理  瞿文杰 书 记 员  刘 琳