湖北省武汉市东西湖区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0112民初351号原告（反诉被告）：湖北奥深科技发展有限公司，住所地武汉市汉阳龙阳大道特**。统一社会信用代码914200007809120509。法定代表人：李松柏，总经理。委托诉讼代理人：杨明明，男，公司员工。委托诉讼代理人：余艺，湖北传强律师事务所律师。被告（反诉原告）：湖北佳美建筑装饰工程有限公司，住所地湖北省安陆市太白大道**。统一社会信用代码91420982793292401M。法定代表人：杨学俊。委托诉讼代理人：曾晗，北京市京师（武汉）律师事务所律师。原告（反诉被告）湖北奥深科技发展有限公司（以下简称奥深科技公司）与被告（反诉原告）湖北佳美建筑装饰工程有限公司（以下简称佳美装饰公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年1月10日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）奥深科技公司的委托诉讼代理人杨明明、余艺，被告（反诉原告）佳美装饰公司的法定代表人杨学俊及其委托诉讼代理人曾晗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）奥深科技公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付货款956,090元；2、判令被告向原告支付从2017年4月12日至2019年2月16日逾期付款违约金322,700元；3、判令被告向原告支付逾期付款期间资金占用期间损失（以956,090元为基数，自2019年2月17日计算至货款实际付清之日止，按年6%的标准计算）；4、判令被告承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：2015年9月6日，原、被告签订《玻璃购销合同》一份，合同约定由原告向被告供应玻璃，合同约定价款合计6,454,000元。合同签订后，被告向原告支付了10万元的定金，原告根据合同约定及被告的要求依约交付了前述货物玻璃，并经被告确认收货后，对原告所供货物质量未提出任何异议，且被告无正当理由拒付货款。原告多次与被告沟通支付货款事宜，被告均以各种理由推脱至今。综上所述，原告为了维护自身合法权益，特向法院提起诉讼，恳请依法判决。被告（反诉原告）佳美装饰公司就本诉答辩意见如下：一、佳美装饰公司欠付货款并非是956,090元，具体金额需要原告与被告对账后才能确认。二、关于违约金无事实和法律依据，因原告违约在先，没有按照合同约定及时履行供货义务，导致甲方无法进行验收，给被告造成巨大经济损失。甲方为此多次下达函件要求被告予以罚款。三、关于资金占用利息无事实和法律依据。请求驳回原告诉讼请求。被告（反诉原告）佳美装饰公司向本院提出反诉请求：1、判令反诉被告奥深科技公司向反诉原告佳美装饰公司支付违约金322,700元及反诉被告奥深科技公司给反诉原告佳美装饰公司造成的经济损失726,000元（以每天3000元标准从2016年8月30日计算至2017年5月1日）；2、本诉及反诉受理费由反诉被告奥深科技公司承担。事实和理由：2015年9月6日，双方签订《玻璃购销合同》，合同约定反诉被告向反诉原告供应玻璃，合同约定所定的玻璃数量为暂定数，结算时按实际发货数量计算总价。反诉被告在2016年2月前供货较为正常，2016年3月初反诉被告就不能及时供货，从而造成工程施工进度满足不了建设方的整体要求，严重影响了建设方定于2016年8月30日竣工交房的要求。反诉原告先后于2016年5月28日、2016年8月13日、2016年8月30日向反诉被告下达《工作联系函》要求反诉被告及时供应货物，反诉被告在收到《工作联系函》后并承诺2016年8月30日前供完所有玻璃，但其后依旧未及时履行其供货义务，直到2017年5月反诉被告才陆续供货完毕，给反诉原告及建设方造成了巨大的经济损失。建设方为此多次下达函件要以3000元一天的标准对反诉原告进行罚款，为维护反诉原告合法权益，特诉至法院，请依法判决支持反诉原告之请求。原告（反诉被告）奥深科技公司就反诉答辩意见如下：一、违约金无事实和法律依据。二、经济损失不予认可，双方并未约定，也并没有实际损失的产生。请求驳回反诉请求。本院认定事实如下：奥深科技公司（供方、乙方）与佳美装饰公司（需方、甲方）于2015年9月6日签订《玻璃购销合同》一份，约定甲方因林泰华府、林秀佳苑、林湖景园三个项目所需，向乙方订购玻璃，合同总价款暂定为6,454,000元，结算时按实际发货数量计算。结算方式1、签订合同时，甲方向乙方支付定金10万元，乙方收到定金后合同生效，定金冲抵最后一批次货款。2、甲方分批次下单，乙方分批次发货，乙方前期垫资60万元，之后乙方再累计送货达50万元时同甲方对账，对账双方确认无误后，甲方必须于五个工作日内付清50万元货款，后续方可继续下单发货。如需跨年供货，则甲方须在2016年1月31日前结清全部货款（包含垫资货款）。2016年春节过后，继续按本合同条款执行。所有批次货物供完一个月内付清全部货款（不含零散订单及补片）。3、甲方在付款前，乙方须提供税率为17%增值税专用发票及对账单给甲方，发票付款人名称、付款单位名称与本合同甲方名称一致。4、本合同付款方式为转账支票或银行转账。违约责任为1、若乙方未能按本合同要求及时供货造成工期延误的，延迟交货超过一周，则从第八天起每天须向甲方支付该批次货款万分之五的违约金。累计处罚违约金总金额不超过合同总金额的5%，不可抗力除外。2、若甲方未能按合同规定及时付款，或未按合同规定及时提货导致乙方产品积压，延迟超过一周，则从第八天起甲方每天须向乙方支付该批货款万分之五的违约金。累计处罚违约金总金额不超过合同总金额的5%。乙方交货期相应顺延。同时，甲方还应承担因逾期接货产生的全部仓储费用。佳美装饰公司于2016年5月28日、2016年8月13日及2016年8月30日向奥深科技公司发送《工作联系函》，要求奥深科技公司于2016年8月20日前供完所有玻璃。奥深科技公司于2017年4月8日向佳美装饰公司出具《承诺函》，承诺：“已下单还未生产的约2500平方玻璃，以及尚未下单的补片玻璃将于2017年5月1日之前全部加工完毕，并送至工地现场。否则贵司可按合同相关条款对我司予以处罚。”2015年9月6日至2017年9月7日期间，奥深科技公司共计向佳美装饰公司供玻璃4,138,044元（其中2016年8月29日至2017年9月7日共计供玻璃1,589,902元），佳美装饰公司共计向奥深科技公司支付货款3,182,257元，尚欠货款955,787元。奥深科技公司共计向佳美装饰公司开具金额为3,727,978元的发票。以上事实有当事人的陈述、《玻璃购销合同》一份、《工作联系函》三份、发货单一组、湖北增值税专用发票一组等在卷佐证。本院认为，原、被告所订立的《玻璃购销合同》系双方当事人的真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人均应严格按约定履行。关于奥深科技公司要求佳美装饰公司支付货款956,090元的诉讼请求。奥深科技公司已向佳美装饰公司履行了交付货物的义务，佳美装饰公司理应支付相应的货款。现查明佳美装饰公司差欠奥深科技公司的货款为955,787元，故对奥深科技公司的该项诉讼请求，本院依法支持佳美装饰公司支付奥深科技公司货款955,787元，超出部分，本院不予支持。关于奥深科技公司要求佳美装饰公司支付从2017年4月12日至2019年2月16日期间的逾期付款违约金322,700元的问题。奥深科技公司最后一批次的货物于2017年9月7日供完，依据《玻璃购销合同》中“所有批次货物供完一个月内付清全部货款”的约定，佳美装饰公司理应于2017年10月7日前付清全部货款。佳美装饰公司截止至本案庭审当天仍未能付清全部货款，其行为显属违约，应承担违约责任。依据《玻璃购销合同》的约定，佳美装饰公司应每天按未付金额的万分之五支付违约金，但违约金总额不得超过合同总金额的5%。依据《玻璃购销合同》中合同总金额暂定为6,454,000元，结算时按实际发货数量计算总价的约定，本院依据双方实际发货数量，认定该《玻璃购销合同》总金额为4,138,044元。因按照每日万分之五计算违约金已超过总金额的5%，本院依法支持佳美装饰公司支付奥深科技公司逾期付款违约金206,902.2元，超出部分，本院不予支持。至于奥深科技公司要求佳美装饰公司支付资金占用损失（以956,090元为基数，自2019年2月17日起计算至付清之日止）的诉讼请求。因该资金占用损失亦属逾期付款违约金，应当包含在合同总金额的5%之内，故本院对奥深科技公司的该项诉讼请求，不予支持。关于佳美装饰公司要求奥深科技公司支付违约金322,700元的反诉请求。依据《玻璃购销合同》的约定，奥深科技公司迟延交货超过一周的，则从第八天起每天按该批次货款的万分之五向佳美装饰公司支付违约金。因佳美装饰公司于2016年8月13日向奥深科技公司发送的工作联系函中明确表示所有货物须于2016年8月20日前供完，本院认定奥深科技公司从2016年8月28日至2017年9月7日期间所供货物属迟延供货，应依约支付违约金。本院依据每批次的供货时间及供货金额计算得出，奥深科技公司应支付佳美装饰公司延迟供货违约金110,165元，并未超出合同总金额5%的限额。故对佳美装饰公司的该项反诉请求，本院支持奥深科技公司支付佳美装饰公司违约金110,165元，超出部分，本院不予支持。至于佳美装饰公司要求奥深科技公司支付其经济损失726,000元的反诉请求。因该项损失尚未实际发生，故本院不予支持。佳美装饰公司可待该项损失实际发生后另行主张权利。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第一百六十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）湖北佳美建筑装饰工程有限公司于本判决生效后五日内支付原告（反诉被告）湖北奥深科技发展有限公司货款955,787元；二、被告（反诉原告）湖北佳美建筑装饰工程有限公司于本判决生效后五日内支付原告（反诉被告）湖北奥深科技发展有限公司逾期付款违约金206,902.2元；三、驳回原告（反诉被告）湖北奥深科技发展有限公司的其他诉讼请求；四、原告（反诉被告）湖北奥深科技发展有限公司于本判决生效后五日内支付被告（反诉原告）湖北佳美建筑装饰工程有限公司违约金110,165元；五、驳回被告（反诉原告）湖北佳美建筑装饰工程有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费16,104元，本诉保全费5000元，反诉案件受理费7164元，反诉保全费5000元，共计33,268元，由原告（反诉被告）湖北奥深科技发展有限公司负担3575元，被告（反诉原告）湖北佳美建筑装饰工程有限公司负担29,693元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审 判 长  柯尊杰人民陪审员  马昌雨人民陪审员  陈福云二〇一九年五月十六日法官助理林雅致书记员秦屹