河南省栾川县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0324民初351号原告（反诉被告）江西江氨科技有限公司，统一社会信用代码913601213329534492。住所地江西省南昌县八一乡抚河路3号。法定代表人万和昌，男，汉族，1962年8月19日出生，住江西省南昌市青山湖区，系该公司总经理。委托代理人刘斌，男，河南光法（洛阳）律师事务所律师，特别授权。委托代理人段飞，男，汉族，1977年6月15日出生，住江西省南昌市青山湖区，系该公司员工，特别授权。被告（反诉原告）洛阳栾川钼业集团钨业有限公司，统一社会信用代码91410324664687095W。住所地河南省洛阳市栾川县合峪镇合峪村。法定代表人王斌，男，汉族，1966年10月10日出生，住河南省洛阳市涧西区。任该公司执行董事兼总经理。委托代理人刘献，男，系河南航星律师事务所律师，特别授权。委托代理人龙锦，男，汉族，1979年11月15日出生。住湖南省株州市芦淞区。系该公司员工，一般代理。原告（反诉被告）江西江氨科技有限公司（以下简称江氨公司）与被告（反诉原告）洛阳栾川钼业集团钨业有限公司（以下简称钨业公司）合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原、被告双方的委托代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。江氨公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告支付2015年10月19日签订的《设备采购合同》项下设备款，质保金共132800元及逾期付款利息损失8119.17元；2、依法判令被告支付2016年4月8日《设备采购增补合同》项下设备款43800元及逾期付款利息损失3152.88元；3、依法判令被告返还投标保证金10000元；4、本案诉讼费，律师费9500元由被告负担。事实和理由：2015年9月30日被告对低品位的钨矿综合利用示范工程氨水制备设备项目公开投标，原告于2015年10月14日中标。2015年10月19日、2016年4月8日，原被告陆续签订了《设备采购合同》及《设备采购增补合同》。原告按合同约定提供设备并安装调试，但被告收货后直到2017年5月3日才对设备进行验收，未如约退还投标保证金，也未支付全部设备款及质保金，经原告多次催讨无果，故诉至法院。钨业公司辩称，江氨公司所交付的设备不符合合同约定，存在质量问题，经过多次调试仍不能使用，现在设备处于拆除闲置状态，合同履行期间被告也和原告沟通过，原告也做了相应回应，但设备存在的问题一直没有得到有效解决。根据合同第三条第四款的规定，若设备不符合合同约定，江氨公司采取有效措施弥补之前，钨业公司有权拒绝支付剩余款项。江氨公司无权要求退还合同保证金，根据招投标文件的规定，中标单位投标保证金不予退还，直接转为履约保证金，合同终止退还履约保证金。江氨公司要求钨业公司承担律师费不能成立，双方合同中并未标明律师费承担问题，所以无论江氨公司是否胜诉，钨业公司都不应承担其律师费。钨业公司向本院提出反诉请求：1、请求反诉被告支付违约金25万元。事实和理由，被反诉人未按照合同约定及时交货和提请验收及履行通过验收的义务，应承担相应违约责任，按合同约定计算，被反诉人需支付反诉人违约金435600.00元。关于两套型号为JGA-1000B氨水制备系统，合同约定交货时间为2015年10月15日至2015年11月19日，但被反诉人实际交货时间为2016年2月23日，逾期交货超过30天，根据合同第14条第12款约定，反诉被告应向反诉原告支付150000.00元违约金。上述两套设备应在2016年3月10日前安装试调完毕，但直到2017年5月3日才经过验收，逾期验收超过30日，根据合同第14条第3款约定，反诉被告应向反诉原告支付逾期违约金99600元，两项共计249600.00元。关于型号为JATA-10000A碳酸氢铵设备，逾期交付违约金150000.00元，逾期安装试调、验收违约金36000元。综合上述反诉被告应向反诉原告支付435600元违约金，考虑到违约金数额不应过高，在本次诉讼中要求250000.00元违约金，其余违约金暂时不提。江氨公司辩称，反诉原告所称的迟延交货一事，反诉原告需庭后予以核实。反诉原告没有提供证据，证明反诉被告有迟延交付行为，不排除反诉原告自身的原因而导致反诉被告迟延交付的行为，即使反诉被告存在违约的情形，反诉原告主张的违约金明显过高，根据法律规定违约金不能超过损失的30%，反诉原告没有证据证明其损失，反诉被告没有理由支付违约金。另外，反诉原告所称的2016年1月2日签订的合同，已经被2016年4月8日签订的增补合同替代，相差时间过长，其产品安装调试的时间应当顺延，综上，反诉原告的反诉请求不能成立。原、被告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行了证据交换和质证。对双方当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年9月30日被告钨业公司对氨水制备设备项目公开招标，原告江氨公司交付投标文件和10000.00元投标保证金，并于2015年10月14日中标。原、被告双方于2015年10月19日签订了《设备采购合同》，合同约定被告向原告购买两套氨水制备系统，总金额332000.00元，交货时间为2015年10月20日至2015年11月19日，交货地点为钨业公司，江安公司应在交货后15日内进行安装试调，使之符合正常生产性操作要求，但江氨公司实际于2016年2月23日交付设备，于2017年5月3日经钨业公司验收，钨业公司拖欠江氨公司设备款及质保金共计132800.00元。后双方又签订《设备采购增补合同》，具体日期以江氨公司的2016年4月8日为准，增补合同约定钨业公司向江氨公司购买碳酸氢铵制备系统一套，总价款120000.00元，交货时间为2016年4月8日至2016年5月22日，交货地点为钨业公司，江安公司应在交货后15日内进行安装试调，使之通过钨业公司验收。但江氨公司实际交货时间为2016年9月10日，于2017年5月3日通过钨业公司相关部门验收，钨业公司拖欠设备款43800.00元。现江氨公司诉之本院请求钨业公司给付设备采购合同项下设备款、质保金共计132800.00元及相应利息；设备采购增补合同项下设备款43800.00元及相应利息，并返还投标保证金10000.00元，本案诉讼费、律师费9500.00元由钨业公司负担。钨业公司则提起反诉，要求江氨公司因逾期交货，逾期通过验收支付合同约定的部分违约金250000.00元。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。钨业公司实际接收了江氨公司的设备，并出具了调试报告和验收表，所以钨业公司应该按双方合同约定继续履行付款义务，即支付设备采购合同项下的设备款、质保金二项合计132800.00元和设备采购增补合同项下的设备款43800.00元。江氨公司要求的逾期付款利息损失没有依据，本院不予支持。江氨公司要求的返还投标保证金10000.00元，因按江氨公司和钨业公司合同约定，投标保证金转为履约保证金，双方可在合同主权利义务履行完毕后请求返还。江氨公司要求钨业公司负担律师费9500.00元，于法无据，本院不予支持。江氨公司在履行合同过程中就设备交付和验收已违约，钨业公司按违约金计算方法仅计算30日为435600.00元，后主动降为250000.00元，本院认为钨业公司的违约金主张无过分之处，江氨公司应按合同约定及钨业公司放弃部分后的主张予以支付。同时钨业公司的调试报告和验收表上明确江氨公司应按双方合同约定，继续提供技术服务和人员培训，江氨公司应继续履行该合同义务。综上，江氨公司和钨业公司的合理诉求应予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：被告（反诉原告）洛阳栾川钼业集团钨业有限公司自本判决生效之日起十五日内支付原告（反诉被告）江西江氨科技有限公司设备款和质保金共计176600.00元。原告（反诉被告）江西江氨科技有限公司自本判决生效之日起十五日内支付被告（反诉原告）洛阳栾川钼业集团钨业有限公司违约金250000.00元。驳回原告（反诉被告）江西江氨科技有限公司的其他诉讼请求。驳回被告（反诉原告）洛阳栾川钼业集团钨业有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延期间的债务利息。本案本诉受理费2205.00元由被告（反诉原告）洛阳栾川钼业集团钨业有限公司负担；本案反诉受理费2525.00元，由原告（反诉被告）江西江氨科技有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。审判员  刘红涛二〇一九年五月七日书记员  王鸿亮