广东省佛山市顺德区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0606民初5292号原告：欧必翼门控科技（北京）有限公司，住所地北京市北京经济技术开发区科创七街29号院2号楼702，统一社会信用代码91110302679601637N。法定代表人：张建新。委托诉讼代理人：武志新，女，系公司职员。委托诉讼代理人：刘新萍，女，系公司职员。被告：佛山市顺德区保利房地产有限公司，住所地广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会东平新城文华南路8号保利商务中心1座901室，统一社会信用代码914406066681740199。法定代表人：唐翔。委托诉讼代理人：陈婉婷，广东千度律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗炳汶，广东千度律师事务所律师。原告欧必翼门控科技（北京）有限公司（以下简称欧必翼公司）与被告佛山市顺德区保利房地产有限公司（以下简称保利公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年3月5日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告欧必翼公司的委托诉讼代理人刘新萍，被告保利公司的委托诉讼代理人陈婉婷、罗炳汶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告欧必翼公司向本院提出诉讼请求：1.请求判决被告支付原告剩余工程款574940元；2.请求判决被告支付因其逾期付款给原告造成的利息损失（按中国人民银行同期同类贷款利率计算，其中250940元自2016年1月15日起至实际给付之日止，另324000元自2018年1月1日起至实际给付之日止，暂计至2019年2月13日的利息损失为55726元，其后的利息损失仍在请求范围内）；3.请求判决被告归还履约保证金20000元；4.请求判决被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：2013年4月30日原告与被告就保利商务中心旋转门供货与安装工程签订了总价款共计1550000元的合同。合同签订后原告依约积极履行合同义务，完成了合同项下所有产品的加工工作，其中6樘CR-3000型号旋转门已安装完毕并经验收合格投入使用，另有l樘DR-2000型号旋转门至今仍积压于原告库房，但时至今日被告仅支付了部分进度款，经原告多次催要仍未按约定支付原告剩余工程款574940元。2013年3月5日，原告与被告就保利商务中心旋转门供货与安装工程签订合同向被告支付了投标保证金20000元。后于2013年4月30日，原、被告合同订立生效，且原告积极履行了合同义务，完成了合同项下所有产品的加工工作，但时至今日被告仍未退还原告该笔投标保证金。原告特向法院提起诉讼，请法院依法判决，维护原告的合法权益。被告保利公司辩称，一、原告主张被告拖欠工程款与事实不符，原告无权要求被告立即支付工程款及承担逾期支付的责任。1.原告的工程尚未完成。(1)关于6樘CR-3000型旋转门的情况。6樘CR-3000型旋转门，虽已安装完成，但原告尚未提交完整的验收材料。原告提供的《项目验收单》中的代表潘炜周并非被告的工作人员，且显示的验收内容：CR-3000型旋转门仅有两樘。(2)1樘DR-2000型旋转门的情况。1樘DR-2000型旋转门，至今尚未送到被告处，故原告更无权要求被告支付全部工程款。2.本案原告主张的剩余工程款有误，主张迟延付款的违约责任无事实及法律依据。根据《佛山市保利商务中心项目旋转门供货与安装工程承包合同》第3条约定，工程合同价款为固定总价包干，合同金额为1550000元。截止2017年7月25日，被告已支付1155060元的工程款，尚未结算的工程款仅为394940元，且该款项尚未到达支付节点。根据《佛山市保利商务中心项目旋转门供货与安装工程承包合同》第5条约定：5.1、合同签订后，甲方（被告）预付合同总额的10%；5.2、甲方按进度支付进度款，乙方（原告）旋转门所有设备和材料按甲方要求时间到达工地现场验收合格后14天内，甲方向乙方支付合同总金额的65%（也可根据甲方要求分批到货、分批按比例支付进度款）；5.3、乙方完成旋转门安装调试并经甲方、监理及相关初步验收合格后14个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的15%。结合原告的工程进度，本项目中，合同签订日后10%的款项共155000元，被告已如期支付，6樘CR-3000型旋转门到货后可支付该产值的65%，6樘CR-3000型的设备价及安装费共1260000元，应付款项819000元已付。上述共974000元。项目完成调试并经初步验收合格后可支付合同总金额的15%，本项目中1樘DR-2000型旋转门尚未送货安装，实际尚不到该项支付节点，但为了减轻原告的压力，经原告申请，被告支付了CR-3000型安装完毕产值对应的工程款。截止2017年7月25日，被告已支付了1155060元的工程款。综上，被告并不存在任何拖欠款项事宜，只要原告配合按被告的施工进程完成1樘DR-2000型旋转门的安装调试及验收工作，被告即可按进度支付剩余款项。3.本案原告归还履约保证金尚无事实及法律依据。如前所述，本案旋转门安装项目尚未完成，而履约保证金的作用是对原告履行合同约定义务的保障。只有在原告依约完成全部旋转门的安装且经验收合格完成整理结算，材料符合退还条件后，经原告申请，才可进行退还。被告多次向原告解释该流程，但原告均置之不理，被告并不存在任何违约事实。综合上述内容，原告无正当理由及法律依据要求被告支付未到期工程款并承担逾期付款的违约责任、退还保证金，恳请法院依法驳回原告的诉讼请求。诉讼中，原、被告依法提交了证据，当事人对真实性无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院对有争议的事实，作如下认证：1.合同约定：2013年4月30日，保利公司作为委托方（甲方），欧必翼公司作为承包方（乙方），双方签订《佛山市保利商务中心项目旋转门供货与安装工程承包合同》原件一份，约定如下：（1）工程内容为保利商务中心1号楼、6号楼旋转门的深化设计、供货、安装、验收及维保；（2）合同总价款1550000元，其中旋转门系统产品款1526000元，建筑业劳务款24000元；（3）工期要求暂定于2014年3月底前完成旋转门的施工、验收工作并约定乙方逾期违约责任；（4）合同签订后14天内，甲方预付合同总金额的10%，甲方按进度支付进度款，乙方旋转门所有设备和材料按甲方要求到达工地现场验收合格后14天内，甲方向乙方支付合同总金额的65%，乙方完成旋转门设备安装调试并经甲方、监理及相关部门初步验收合格后14个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的15%，项目整体竣工验收并完成工程结算后支付至结算价的95%，乙方在保修期内没有违反保修条例，保修期满且乙方向物业管理单位及甲方办理质保期满验收表移交后甲方无息向乙方支付结算价的5%，待保修期满后，乙方凭收据领取质保金（无息）；（5）合同设备运抵施工现场后，由甲方组织对合同设备开箱验收，甲、乙双方对合同设备的质量、规格、数量进行初步检验提出书面报告并签字确认；（6）保修期为两年，从工程竣工验收合格之日起计算，保修期内由乙方负责免费维修保养；乙方须对旋转门设备的正常使用给予不低于二十年的保证期；（7）本合同未涉及和规定的违约事宜均按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理；（8）合同附件包括《旋转门工程价格清单》、《旋转门工程技术要求》、《旋转门配置清单表》，其中报价表约定六号楼使用的1樘DR-2000型设备价284000元、安装费6000元，一号楼使用的6樘CR-3000型设备价207000元、安装费3000元（每樘）。2.付款情况：（1）欧必翼公司于2013年3月5日向保利公司支付20000元投标保证金，保利公司当庭表示欧必翼公司提供必要的请款材料后可以退回给欧必翼公司；（2）欧必翼公司与保利公司确认保利公司已支付1155060元工程款；（3）欧必翼公司主张上述工程款中存在180000元额外的拆装费用，并提供与“元大华”的微信聊天记录一份，但微信聊天记录中“元大华”未确认拆装费用。3.安装情况：欧必翼公司提供《项目验收单》（编号：0BE20135X31030）原件一份，验收内容为CR-3000型自动旋转门二樘于2015年11月25日验收，潘炜周签名，保利公司不予确认潘炜周为其员工，且《佛山市保利商务中心项目旋转门供货与安装工程承包合同》不包括上述CR-3000型自动旋转门二樘，该组证据与本案无关；欧必翼公司提供《项目验收单》（编号：0BE20135X31030）原件一份，验收内容为CR-3000型自动旋转门六樘已正式按照调试完毕，表面无划痕，玻璃无损坏，一切功能使用正常，于2015年12月31日正式验收，吴科签名，该证据与《佛山市保利商务中心项目旋转门供货与安装工程承包合同》约定的CR-3000型自动旋转门六樘对应，且保利公司确认吴科为其工作人员，对其签名的《项目验收单》予以确认，本院对该证据予以确认。欧必翼公司确认尚有1樘DR-2000型自动旋转门仍积压于库房尚未安装。4.欧必翼公司于2018年12月20日向保利公司发出《催款函》。本院认为，一、原、被告签订的《佛山市保利商务中心项目旋转门供货与安装工程承包合同》合法有效，受法律保护。二、对于原告诉请CR-3000型自动旋转门六樘的工程款1260000元。根据《中国人民共和国合同法》第二百六十三条规定：“定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。”根据《佛山市保利商务中心项目旋转门供货与安装工程承包合同》第7.1条约定，合同设备运抵施工现场后，由甲方（被告）组织对合同设备开箱验收，甲、乙双方对合同设备的质量、规格、数量进行初步检验提出书面报告并签字确认。第9.1条约定，保修期为两年，从工程竣工验收合格之日起计算。根据原告提供吴科签名的《项目验收单》予以证明：CR-3000型自动旋转门六樘已正式安装调试完毕，表面无划痕，玻璃无损坏，一切功能使用正常，于2015年12月31日正式验收。被告亦确认吴科为其工作人员，被告未举证证明CR-3000型自动旋转门六樘存在质量问题，已过两年保修期，因此被告应按照《佛山市保利商务中心项目旋转门供货与安装工程承包合同》第5.5条约定，全额支付CR-3000型自动旋转门六樘的工程款（包括设备价及安装费）小计1260000元。被告已支付1155060元，为计算简便均视为支付CR-3000型自动旋转门六樘的工程款，原告已将工作成果部分交付，被告应当相应支付CR-3000型自动旋转门六樘的全额工程进度款104940元。三、对于原告诉请DR-2000型自动旋转门一樘的工程款290000元，由于原告诉讼请求未主张解除《佛山市保利商务中心项目旋转门供货与安装工程承包合同》并赔偿损失，因此视为原告主张继续履行该合同，根据《佛山市保利商务中心项目旋转门供货与安装工程承包合同》第5.1条的约定，被告需先行支付工程款金额的10%作为进度款，本院支持原告诉请DR-2000型自动旋转门一樘的工程款10%即29000元，剩余90%的进度款由于原告确认DR-2000型自动旋转门一樘尚积压于原告的库房，根据《佛山市保利商务中心项目旋转门供货与安装工程承包合同》第1.3条约定，工程内容包括旋转门的深化设计、供货、安装、验收及维保；第5.2条-5.6条约定，需待原告将DR-2000型自动旋转门一樘所有设备和材料按被告要求时间到达工地现场验收合格后方可主张支付，原告主张的DR-2000型自动旋转门一樘剩余90%的进度款261000元，原告虽已设计并生产，但尚未履行供货、安装、验收及维保的合同义务，合同付款条件尚未成就，本院不予支持剩余进度款。由于距约定完工时间2014年3月已时隔多年，被告仍未要求原告安装DR-2000型自动旋转门一樘，有怠于履行合同的情形，原告可选择继续履行合同待实际安装、验收、维保完成后主张权利，或另行以解除合同并要求被告赔偿损失的方式主张权利。四、对于原告主张存在180000元拆装款的差额，被告对该180000元拆装工程不予确认，原告未提供任何合同、发货单、维修单、签认单等予以佐证拆装工程的工程量及相关费用，且原告提供的微信聊天记录不发生合同效力，亦未在聊天记录中对拆装工程款形成一致意见，结合被告没有任何一笔款项以180000元的数额单独支付，本院对于原告认为被告已支付1155060元中存在《佛山市保利商务中心项目旋转门供货与安装工程承包合同》合同以外拆装款180000元的主张不予采纳。五、对于原告主张被告退还履约保证金20000元，实际为投标保证金的性质，被告当庭表示同意退回，且《佛山市保利商务中心项目旋转门供货与安装工程承包合同》未约定该项目，被告继续占有该笔款项没有事实与法律依据，因此本院予以支持原告诉请被告退还履约保证金20000元，但相关“请款材料”原告应予以配合提供。六、对于原告诉请利息损失，由于《佛山市保利商务中心项目旋转门供货与安装工程承包合同》仅部分履行完毕，原告未举证证明已催促被告收货并安装、调试DR-2000型自动旋转门一樘，上述工程款未达到付款节点有原、被告双方的因素，不可只归责于被告一方，因此本院不予支持原告诉请利息。综上，本院支持被告应向原告支付CR-3000型自动旋转门六樘的全额进度款104940元、DR-2000型自动旋转门一樘的10%进度款29000元合计133940元，并退还投标保证金20000元。综上，原告诉请有事实与法律依据的部分，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告佛山市顺德区保利房地产有限公司应于本判决发生法律效力之日起七日内向原告欧必翼门控科技（北京）有限公司支付工程进度款133940元；二、被告佛山市顺德区保利房地产有限公司应于本判决发生法律效力之日起七日内向原告欧必翼门控科技（北京）有限公司退还投标保证金20000元；三、驳回原告欧必翼门控科技（北京）有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费10406.66元，减半收取计5203.33元[原告欧必翼门控科技（北京）有限公司已预付]，由原告欧必翼门控科技（北京）有限公司负担1266.07元，由被告佛山市顺德区保利房地产有限公司负担3937.26元并直接向原告欧必翼门控科技（北京）有限公司支付。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员 辜 原二〇一九年五月十六日书记员 黎艳芳书记员 朱柏瑞