广东省广州市天河区人民法院民 事 判 决 书(2018)粤0106民初24342号（反诉被告）原告：广州绿能实验设备科技有限公司，住所地广东省广州市天河区柯木塱坳头南街一巷5号406。法定代表人：梅瑞峰。委托诉讼代理人：黄晓林，系广东文厚律师事务所律师。委托诉讼代理人：梅金霞，系该公司职员。（反诉原告）被告：广州雅乐装饰工程有限公司，住所地广东省广州市番禺区大石街群贤路100号2505号。法定代表人：黎细阳。委托诉讼代理人：廖声哲，系广东戴鹏律师事务所律师。原告广州绿能实验设备科技有限公司（下简称绿能公司）诉被告广州雅乐装饰工程有限公司（下简称雅乐公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，本诉与反诉合并，公开开庭进行了审理。原告绿能公司的委托诉讼代理人黄晓林、梅金霞，被告雅乐公司的委托诉讼代理人廖声哲及其法定代表人黎细阳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告绿能公司提起诉讼请求：1.判令雅乐公司支付绿能公司货款×××836×××元及违约金（以10336×××元为基数，按每日0.×××%计算，从2018年6月7日计算至付清之日止，暂计至起诉日为×××0648.8×××元）；2.本案诉讼费由雅乐公司承担。说明：绿能公司起诉后，雅乐公司于2018年9月向绿能公司支付了3万元，现未支付的货款为2836×××元，现绿能公司的诉讼请求变更为：1.判令雅乐公司支付绿能公司货款2836×××元及违约金（以10336×××元为基数，按每日0.×××%计算，从2018年6月7日计算至付清之日止，暂计至起诉日为×××0648.8×××元）；2.本案诉讼费由雅乐公司承担。事实和理由：绿能公司与雅乐公司于2018年×××月3日签订《实验室家具购销合同》，雅乐公司向绿能公司购买家具一批，合同约定金额为102030元，该款项不含电线及接电部分，安装过程中产生插座费用×××85元和电线费用7×××0元。绿能公司在2018年×××月底将家具安装完毕并经雅乐公司验收，按合同约定雅乐公司应在验收合格后三个工作日内付清款项，但雅乐公司却一直拖延付款，除雅乐公司支付4万元订金外，经绿能公司多次催收，雅乐公司仅支付了×××000元，至今还欠绿能公司公司货款×××836×××元未支付。被告雅乐公司辩称及反诉称：一、雅乐公司在绿能公司起诉后于2018年9月27日又向其支付了货款3万元；二、绿能公司销售安装的实验台存在严重质量问题，给雅乐公司造成了经济损失×××6000元；雅乐公司初检时不合格，已提出要求处理，雅乐公司拒绝更换，最终业主方验收不合格，由于绿能公司销售安装的产品不合格，导致业主方扣减雅乐公司总工程款×××6000元。这给雅乐公司造成了经济损失和名誉损失，雅乐公司对此已提交反诉请求，要求绿能公司赔偿损失。三、绿能公司请求支付×××0648.8×××元的逾期付款违约金没有事实根据和法律根据。首先，绿能公司违约在先。第一，绿能公司没有按期完工，延误工期，应当承担违约责任，对此雅乐公司已提出反诉请求。第二，由于绿能公司销售安装的产品质量不合格，导致业主方以此为由拖延支付雅乐公司的工程款，并扣减雅乐公司工程款，雅乐公司直到2018年9月27日收到业主方的工程款，所以雅乐公司不存在逾期付款的事实。其次，从法律上讲，即使雅乐公司延付货款，绿能公司应当只存在资金利息损失，按照最高院法释（201×××）18号司法解释的精神，其利息不得超过年利率24%，而绿能公司计算的实际利率高达年利率333.42%，显然是不合法的。综上，绿能公司的诉讼请求没有事实根据和法律根据，请求法院依法驳回其全部诉讼请求。被告雅乐公司反诉请求：1.请求法院判令绿能公司因其销售安装的实验台设备质量不合格给雅乐公司造成的工程款损失×××6000元；2.请求判令绿能公司支付不按时完工（延迟20天）的违约金10336.×××0元；3.请求判处反诉的诉讼费由绿能公司承担。补充：雅乐公司确实有2836×××元未支付，现我方明确反诉请求本金为2763×××元，违约金10336.×××0元。原告绿能公司对被告雅乐公司反诉辩称：雅乐公司的反诉没有事实和理由根据，绿能公司设备安装完工后，多次向雅乐公司催收货款，雅乐公司从未提出质量异议，而且绿能公司与雅乐公司承揽工程的发包方也有联系，即广州爱格生物科技有限公司，该公司也从未对绿能公司的产品提出质量问题。雅乐公司当庭提出反诉，实际上是想要躲避债务，绿能公司产品总金额为102030元，雅乐公司反诉主张损失为×××6000元，达到货款金额的一半以上，显然不符合常理，如果有如此严重的质量问题，在工程安装完工后，雅乐公司就应该向绿能公司提出，而不会等到绿能公司向雅乐公司催收货款后才提出。据绿能公司了解，该损失是因为雅乐公司其他工程方面的问题，雅乐公司和发包方有争议，发包方也一直未支付雅乐公司货款，在绿能公司与雅乐公司的沟通过程中，雅乐公司也提出是发包方未支付其货款，其没有资金支付绿能公司货款。经审理查明：2018年×××月3日，雅乐公司（甲方，法定代表人签字）与绿能公司（乙方）之间签订《实验室家具购销合同》约定：1.本合同总金额（不含税）为102030元，该价格包括技术服务、安装、含运费（不含电线及接电部分）；2.付款方式为合同签订后甲方3个工作日内预付订金4万元，乙方所有设备到现场后并安装调试完毕，经甲乙双方验收合格后，3个工作日内付清合同余款62030元；3.工期、交货、运输为自双方签订本合同后且于合同生效之日起，在甲方确认施工图纸后，1×××个工作日内将所有货物送至甲方指定地点并安装；4.验收：工程完工后甲方应在3天内对此工程进行验收，否则视作验收合格，验收方式为甲乙双方派人到现场进行验收，并共同完成验收报告，验收标准按合同要求进行验收；×××.乙方的违约责任：乙方不能按照合同准时完工的，应支付甲方工程总造价的0.×××%（每天），作为逾期竣工违约金，乙方以甲方确认的图纸施工，乙方未施工前，甲方若遇特殊情况需要更改，必须经双方协商后以书面形式确认且签字认可后方可成为合同的一部分，若乙方已按事先甲乙双方确认的图纸生产施工后，甲方一定要更改，所造成的材料等损失增加之费用由甲方负担，工期顺延；6.甲方违约责任：甲方逾期付款的，应向乙方支付工程总造价的0.×××%（每天）作为逾期付款违约金，并承担乙方因此所受到的损失费用，且乙方保留所有生产安装标的物的归属权及处理权，直至甲方付清乙方的合同款项。甲方负责提供乙方施工场地内用电方便，并确保乙方施工区内工作不受影响，以免影响乙方的竣工期，如果由于甲方的原因导致乙方逾期竣工，乙方不承担赔偿责任，并且甲方从合同竣工期的第三天起支付乙方工程总造价的0.×××%（每天），作为误工违约金；7.售后服务：乙方的工程项目自验收合格之日起，3年内为免费质保期，质保期内进行质量“三包”，质保期后终身负责维护保养，并提供设备使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的供应。保修响应时间为24小时。保修期限若出现非人为的质量问题，确实不能使用，乙方将负责免费维修或更换，对轻微损坏进行免费维修等条款。（雅乐公司对上述合同予以确认）上述合同签订后，绿能公司对涉案的实验室家具进行了安装等工作，绿能公司出具绿能公司员工梅某与雅乐公司黎总的微信聊天记录（雅乐公司对微信聊天记录予以确认），该聊天记录中显示：2018年×××月28日上午，梅某称“工地，他们已经去装完水，收尾工作已经做完了。以后有什么问题，随时联系，麻烦安排一下剩余货款”；×××月29日下午，梅某称“昨天下午我又安排了工人去检查了一遍，已经没有什么问题了”，黎某回复“我知道啊”，2018年8月24日下午黎某向梅某转账支付进度款×××000元。雅乐公司对绿能公司安装实验台等事实予以确认，其主张在2018年9月27日已向绿能公司支付货款3万元，现欠货款2836×××元。但其提出反诉主张称绿能公司销售安装的实验台存在质量问题，导致最终业主验收时扣除其公司工程款×××6000元，并且绿能公司逾期完工。雅乐公司出具以下证据：1.2018年9月2×××日，雅乐公司与案外第三人（涉案项目的业主）签订的《装修结算协议》一份，其中注明：经双方协商，按照施工总量总结算优惠后为×××36000元，但因实验台验收不合格（有实验台翘边，接口不整齐，还有面板破碎）雅乐公司同意扣除部分工程款，按照48万元支付总工程款等。绿能公司对此结算协议不予确认，认为在经雅乐公司与业主双方结算以后，如果还存在质量问题，雅乐公司也不会在2018年9月27日再向绿能公司支付3万元款项。绿能公司确认雅乐公司在2018年8月24日支付货款×××000元、2018年9月27日支付货款3万元2.涉案实验台的图片，其中第一张图片加盖案外人及涉案业主的公章，并且每张图片用红色字体注明存在的问题，包括：不平整、边线不齐、缝太大、面花了、破损等问题。3.微信聊天记录（发生于绿能公司梅某与雅乐公司黎某之间），雅乐公司提交的微信聊天记录时间从2018年×××月10日至6月4日期间，其中×××月12日，绿能公司发出一张与“艾格王总”的聊天截图，其中对方称“颜色就用下面的这个（即灰色柜子），插座还用之前我们定的”，梅某称通常一批家具没人提出要求的，就是一个颜色，没有一批家具是两个颜色的。黎某称“他们定的是他定的就OK了”，×××月28日梅某称“工地，他们已经去装完水，收尾工作已经做完了。以后有什么问题，随时联系，麻烦安排一下剩余货款”；×××月29日下午，梅某称“昨天下午我又安排了工人去检查了一遍，已经没有什么问题了”，黎某回复“我知道啊”；×××月31日，黎某发送视频及图片给梅某，告知“该地方高低不平，整个这张台面就高低不平”，梅某回复“我安排人过去处理一下，能处理就处理，不能处理的话就跟厂家沟通一下，就是说能更换的就更换”；6月4日，梅某称“我已派人处理过现场了，这种做法的台子，他们用习惯就好了，有问题可以随时联系我们”，并催促黎某尽快支付余下货款。黎某回复“装好了，把那些台面该安排检查的检查一下，不要等业主检查有问题”。梅某称“已经检查过了，后面那一次说的板翘起来，说是没放完，还是怎么样，好像他们在使用过程中没有问题就可以了吗，因为你看那个板切了那么多块对起来他怎么样，这是人做的东西，他怎么样都会有一点点这个”，黎某问“我发给你的那两张你换了没有”，梅某回复“你发的那个板不平的吗，他们过去了，肯定把它整平了，有些东西那个板有点翘，是有些台子没有放东西，放东西就平了”。梅某称“那天我们讨论的你发的那个翘起来的那个板，那个不是理化板的问题，就是装的时候还是放的时候肯定是没有弄好还是怎么样”，“基本上我安排的那两个人去公司检查过了都没有什么问题的话，反正你们看吧，你们明天验收吧，不是说能过了就过了吗，如果是个别过不了的话再说吧”等。绿能公司对雅乐公司的关于质量有问题及逾期完工出具证据反驳：1.逾期完工的问题。首先，用户（涉案项目业主）确认实验台柜体为灰白色，微信聊天记录：与“艾格王总”的聊天截图，其中对方称“颜色就用下面的这个（即灰色柜子），插座还用之前我们定的”。×××月12日，在梅某与李某的聊天记录中，两人就颜色进行讨论，黎某称“他们定的是他定的就OK了”。其次，×××月9日，雅乐公司通知实验台上增加2个水盆和一组试剂架，梅某称“意思是1张带试剂架（装16个插座）其他×××张都是暗装插座（有1张带两个水盆吗），请与甲方确认一下”。最后，×××月12日，再次通知将实验台柜体颜色改为宝蓝色，微信×××月12日确定做宝蓝色，梅某回复称“颜色为宝石蓝，周三出不了货，周四肯定可以出货”。2.对于质量问题。提供绿能公司梅某与雅乐公司黎某的微信聊天记录，其中内容与雅乐公司出具的微信聊天记录基本一致。另自2018年6月10日至8月22日期间，梅某与黎某在微信中多次沟通余下货款的支付问题，其中6月11日，梅某称“你们上周二已经验收过了，甲方已经给你们安排了货款了吧”，6月13日黎某回复称“没有，你们不是有老王的电话吗，他回家了没有结账，要等他回来。现在还没有验收，要等老王回来。”；7月2日，梅某称“剩余货款，这周应该可以给我了吧，已经7月份了”，黎某回复“可以”等。庭审中，双方确认涉案实验台的图纸确认时间在2018年4月2×××日；绿能公司确认涉案货物安装完成的时间为2018年×××月28日，但中途雅乐公司有要求颜色更改，雅乐公司当庭出示的关于涉案实验台存在破损、不整齐等问题，其公司已在2018年6月4日整改，当庭出示了产品的现状；雅乐公司确认对于生产过程中的改动均不知情，2018年9月2×××日答应扣减×××6000元后业主才同意支付款项，有发信息告知绿能公司，但未有证据。庭审后，雅乐公司向本院出具涉案实验台现状图片，确认其中存在边缘不齐、台面不平等问题。绿能公司回复称因案涉实验台已投入使用，实验台的缺口或不清洁等是由于使用过程中造成的等。本院认为：绿能公司、雅乐公司签订的《实验室家具购销合同》为双方当事人的真实意思表示，属有效合同，双方均应依约履行。在合同实际履行中，涉及如下问题：1.关于涉案实验台的具体完工日期的问题。涉案实验台的图纸确认时间为2018年4月2×××日，根据双方合同的约定绿能公司应当在图纸确认完毕后1×××个工作日内安装完成。又根据绿能公司与雅乐公司双方的工作人员的微信聊天记录显示，2018年×××月28日，绿能公司已告知雅乐公司其完成全部约定的货物安装工作，其后虽雅乐公司向绿能公司指出涉案实验台存在高低不平等质量问题，但其未曾否认涉案实验台的整体工作进程未完成。据此，绿能公司主张其在2018年×××月28日完成涉案货物的全部安装工作，雅乐公司不确认但未出具证据证实，本院对绿能公司的主张予以采信。2.对于涉案实验台的验收时间的问题。根据双方约定，在工程完工后3天内由双方派人到现场对此工程按照合同要求进行验收，否则视作验收合格。本案中，绿能公司在2018年×××月28日向雅乐公司指出完成安装后，雅乐公司在2018年×××月31日指出涉案实验台存在台面不齐等问题，要求其进行整改。6月4日双方又就涉案实验台的整改问题进行了沟通，绿能公司要求雅乐公司进行验收，6月11日绿能公司主张雅乐公司与涉案实验台业主方在6月6日已验收，但雅乐公司主张未予验收。7月2日，绿能公司请求雅乐公司支付剩余货款，雅乐公司回复称可以。因此，应当可以推知雅乐公司已认可该款项的支付，鉴于本案中涉及到涉案实验台的整改问题，双方并未按照合同约定双方派员验收并进行书面确认的方式进行，具体的验收时间无法确定，但从雅乐公司承诺付款可以推知雅乐公司已对涉案实验台予以确认，故本院酌情将2018年7月2日确定为双方确认涉案产品合格之日（验收合格之日）。3.涉及绿能公司请求雅乐公司支付余下货款2836×××元及逾期付款违约金的问题。绿能公司已按照约定完成涉案实验台的货物提供及安装工作，雅乐公司应当按照约定清付相应的货款，绿能公司请求雅乐公司清付余下货款2836×××元并无不当，本院予以支持。至于雅乐公司逾期付款违约金的问题，双方在2018年7月2日确认涉案实验台合格之日三个工作日内，雅乐公司应当清付剩余款项6336×××元。逾期应当自2018年7月6日起支付相应的违约金，但双方约定逾期付款一日按照合同总价款的千分之五计算违约金的标准过高，本院结合雅乐公司的已支付货款的期限（绿能公司确认雅乐公司在2018年8月24日支付货款×××000元、2018年9月27日支付货款3万元）依法予以调整，应当按照未付款金额年利率24%的标准计算利息为宜，即以6336×××元为本金，自2018年7月6日起计至2018年8月24日止；以×××836×××元为本金，自2018年8月24日起计至2018年9月27日止；以2836×××元为本金，自2018年9月28日起计至本判决确定的付款之日止。4.涉及雅乐公司的反诉请求。第一，关于其请求绿能公司支付工程款损失2763×××元的问题。虽雅乐公司出具其与涉案实验台业主方之间结算协议、涉案实验台图片等证据欲证明其因涉案实验台质量不符合要求产生相应的工程款损失×××6000元，雅乐公司主张绿能公司赔偿2763×××元，但是雅乐公司在经绿能公司对涉案实验台整改维修后，在2018年7月2日已认可支付余下的货款，在本案现有证据中未见雅乐公司在此后就涉案实验台存在质量问题向绿能公司再次提出整改要求等，此后涉案实验台交付项目业主使用；雅乐公司主张其在与涉案项目的业主结算后的损失后也未向绿能公司提出异议等。综上，雅乐公司请求绿能公司赔偿工程款损失2763×××元不当，本院不予支持。第二，关于雅乐公司请求绿能公司支付延期完工的20天的违约金10336.×××0元。根据上述可知，双方在2018年4月2×××日确认图纸，如无任何变动的情况下，绿能公司应当在1×××个工作日内即2018年×××月17日前完成相关实验台的安装工作。经查，本案中绿能公司的实际安装完成时间为2018年×××月28日，但是经查看绿能公司出具的微信聊天记录可以看出，在2018年×××月9日、12日期间，绿能公司和雅乐公司之间对实验台柜体的颜色进行了沟通，其中由之前的灰白色变更为宝蓝色（绿能公司在庭审后向本院提交的交付后的实验台的柜体颜色也为蓝色系列），且通知实验台上增加2个水盆和一组试剂架等。根据常理可知，双方在具体货物订购安装过程中，即便是已预先确认图纸也可能存在细节改动的情况，雅乐公司在通知绿能公司做细节变动的情况下，应适当给绿能公司预留一定的供货和安装宽限期，本案中绿能公司比合同约定晚10天完成货物的全部安装，雅乐公司对此也知情，其未向绿能公司提出异议，应当视为其对绿能公司晚10天完工的认可。因此，雅乐公司现主张绿能公司逾期完工20天，需向其支付违约金10336.×××0元理据不足，本院不予支持。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、被告广州雅乐装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，偿付原告广州绿能实验设备科技有限公司款项28365元及违约金（以63365元为本金，自2018年7月6日起计至2018年8月24日止；以58365元为本金，自2018年8月24日起计至2018年9月27日止；以28365元为本金，自2018年9月28日起计至本判决确定的付款之日止。均按年利率24%计收）；二、驳回原告广州绿能实验设备科技有限公司的其他诉讼请求；三、驳回被告广州雅乐装饰工程有限公司的全部反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费2480元，由原告广州绿能实验设备科技有限公司负担1240元，被告广州雅乐装饰工程有限公司负担1240元。反诉费400元，由被告广州雅乐装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  刘永纯人民陪审员  杨敏华人民陪审员  胡雪军二〇一九年五月十五日法官助理孙毓萍书记员郑苗璇杨春霞