江苏省徐州市泉山区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)苏0311民初3102号 原告：杜文辉，男，1978年10月5日生，汉族，驾驶员，住安徽省宿州市萧县。 委托诉讼代理人：王秉席，江苏佑本律师事务所律师。 被告：徐州古兰装饰工程有限公司，住所地江苏省徐州市泉山区淮海西路**西都大厦1-2216。 法定代表人：赵献礼，经理。 原告杜文辉与被告徐州古兰装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年5月29日立案后，依法适用普通程序，于2018年11月8日、2019年4月19日公开开庭进行了审理。原告杜文辉及其委托诉讼代理人王秉席到庭参加了诉讼。被告徐州古兰装饰工程有限公司经本院公告送达诉状副本、开庭传票等法律文书，公告期满未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告杜文辉向本院提出诉讼请求：1、判令解除原告杜文辉与被告徐州古兰装饰工程有限公司于2016年12月3日签订的《古兰装饰工程有限公司装修合同》，退还原告已付装修款32117.31元并支付违约金45100元（自2017年3月3日起至起诉之日止，按每天100元计算）；2、鉴定费3000元、诉讼费等由被告承担。事实与理由：2016年12月3日，原告杜文辉与被告徐州古兰装饰工程有限公司签订房屋装修合同，约定包工包料计48000元，工期90天，2017年3月3日交付使用，原告按照被告要求在2016年12年3日支付定金1000元，2016年12月6日支付定金4000元，2016年12月8日支付装修款32000元，2017年1月17日支付装修款10000元，2017年11月2日通过微信支付2000元。但工程装修只是做完了水电、铺了地板砖、铲了墙皮，地，地砖装铺完后因被告未向工人丁某某给付劳务费某某用电钻将铺好的瓷砖全部打烂，报案后，经公安机关立案侦查，后徐州市云龙区人民法院对丁某某判刑。原告多次要求被告抓紧施工，交付使用，但被告拖延至今不予履行。为维护原告的合法权益，故诉至法院，请求依法支持原告的诉讼请求。 被告徐州古兰装饰工程有限公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。 本院经审理认定事实如下： 原告杜文辉为其位于徐州市云龙区嘉旭苑8号楼X-XXXX室房屋进行装修，于2016年12月3日与被告徐州古兰装饰工程有限公司签订《古兰装饰工程有限公司装修合同（家装合同）》，约定：原告杜文辉将自己位于和平上东二期XX-XXXX室住宅的室内装饰工程以包工包料的形式交给被告徐州古兰装饰工程有限公司施工，工程总造价48000元，工期自2016年12月3日起至2017年3月3日止，为期90天，并约定双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总价的3%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。其中合同第9条对于违约责任明确为：原告不按合同约定拨付款，每拖期一天按合同金额的0.2%支付滞纳金；由被告原因逾期竣工，每逾期一天被告支付原告每天100元的违约金；未经原告同意，被告擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失……因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。双方还于2016年12月6日签订了《古兰装饰工程有限公司装修合同》的附则，内容为：一、材料品牌（已选定）：巴洛克地板、新南克瓷砖、恒洁卫浴-欧路莎卫浴、3D木门、欧美阳光橱柜。二、重新沟通确定材料：1、地、地柜3+1出部分另算增项（地（地柜超出1米1080元柜超1m算580元）；2、地、地板巴洛克升级155元/平方米27元/平方米；3、卧室用3D木门，卫生间和厨房用孟氏兄弟木门；4、赠送：商套、厨卫阳台灯、开关面板（德力西）、淋浴房；5、油漆用都芳漆；6、约定于12月8日10:18开工仪式。 原告于2016年12月3日、12月6日支付定金1000元、4000元，于2016年12月8日支付装修首笔款32000元，被告徐州古兰装饰工程有限公司为原告出具了编号为0000189、0000190、0000191的收款收据。 2017年2月底，丁某某与徐州古兰装饰工程有限公司因装修质量问题发生纠纷，丁某某没拿到工钱，后协商未果，丁某某遂于2017年5月3日17时许至徐州古兰装饰工程有限公司承揽的装修工地徐州市云龙区和平上东小区8号楼XXXX室，持角磨机将该房间内客厅、厨房、阳台、卫生间的墙砖和地砖毁坏，经鉴定，被损毁的瓷砖装修面积达85.72平方米，价值11180元，后丁某某赔偿赵献礼经济损失24000元，取得赵献礼谅解。2017年5月16日丁某某因涉嫌故意毁坏财物罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉（2017）462号起诉书于2018年1月2日提起公诉，徐州市云龙区人民法院于2018年1月19日作出（2018）苏0303刑初58号刑事判决书，判决丁某某犯故意毁坏财物罪，单处罚金4000元；作案工具手持角磨机一台予以没收。 被告徐州古兰装饰工程有限公司对被丁某某毁坏的地砖等进行更换等施工。因被告徐州古兰装饰工程有限公司未能继续施工，完成装修，原告遂将被告诉至本院。 经原告申请，本院依法委托江苏仁华工程项目管理咨询有限公司对于徐州市云龙区嘉旭苑8号楼X-XXXX室房屋装修工程造价进行鉴定。江苏仁华工程项目管理咨询有限公司于2019年1月7日作出苏华工鉴字[2019]第001号鉴定报告，鉴定意见为：徐州市云龙区嘉旭苑8号楼X-XXXX室房屋装修工程竣工结算总价合计16882.69元，其中人工费5405.66元、材料费6921.84元、施工机具使用费78.65元、企业管理费2304.03元、利润822.80元、安全文明施工措施费248.53元、规费552.36元、税金548.82元。 庭审中，原告还向法庭提交了自己名下中国农业银行62284831692XXXXXXXX账户交易明细清单、微信转账截图、商品房买卖合同、房屋租赁合同等，并陈述赵献礼打电话让原告把装修款打到徐州古兰装饰工程有限公司会计时某某62284804596XXXXXXXX账户上，原告于2017年1月17日从自己中国农业银行62284831692XXXXXXXX账户转账10000元至上述指定账户。原告于2017年11月2日通过自己微信号138668X****向赵献礼微信号×××（微信名为团长）转了2000元（由红包转的10元和转账1990元构成），自己仅有涉案一套房屋，装修合同上的房号写错了。由于原告无法按时到房屋中居住，一直在外租房，每月租金2400元。 本院认为，依法成立的合同对当事人具有法律约束力，合同当事人均应遵循诚实信用的原则按照约定全面履行自己的义务。本案中，被告徐州古兰装饰工程有限公司在与原告杜文辉签订《古兰装饰工程有限公司装修合同》后未按合同约定的期限和质量标准完成合同义务已构成违约，原告要求解除该合同并要求被告承担相应的违约责任，有事实和法律依据，本院予以支持。原告主张被告退还装修款32117.31元，结合原告提交的收据、微信记录、银行交易清单、鉴定报告等证据，原告的该项诉请具有事实和法律依据，本院予以支持。原、被告签订的《古兰装饰工程有限公司装修合同》约定合同工期自2016年12月3日起至2017年3月3日止，如因被告原因逾期则自逾期之日起按每天100元的标准向原告支付违约金。原告主张被告按合同约定支付自2017年3月3日起至起诉之日止的违约金45100元，其计算违约金的期间明显过长。参照双方合同约定、原告主张权利的合理期间及可能产生的租房等损失，本院酌定支持违约金18000元。被告徐州古兰装饰工程有限公司经本院公告送达诉状副本、开庭传票等法律文书，公告期满未到庭参加诉讼，应自行承担对其不利的法律后果。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第一百四十四条规定，判决如下： 一、解除原告杜文辉与被告徐州古兰装饰工程有限公司于2016年12月3日签订的《古兰装饰工程有限公司装修合同》； 二、被告徐州古兰装饰工程有限公司于本判决生效后十日内向原告杜文辉退还装修款32117.31元并支付违约金18000元； 三、驳回原告杜文辉的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期限履行上述金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费1930元、公告费580元、鉴定费3000元，合计5510元，由被告徐州古兰装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。 审 判 长  许春燕 人民陪审员  周 勇 人民陪审员  张丽梅 二〇一九年五月五日 书 记 员  李慧萱