河南省焦作市山阳区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0811民初738号原告（反诉被告）：北京中海昊华水务有限公司，住所地：北京市海淀区羊坊店路**光耀东方大厦****。法定代表人：罗永泉，董事长。委托诉讼代理人：牛锐波，公司法务部主任。委托诉讼代理人：袁伟，河南星歌律师事务所律师。被告（反诉原告）：风神轮胎股份有限公司，住所，住所地：河南省焦作市焦东南路**div>法定代表人：白忻平，董事长。委托诉讼代理人：李优良，河南苗硕律师事务所律师。原告（反诉被告）北京中海昊华水务有限公司（以下简称：中海公司）与被告（反诉原告）风神轮胎股份有限公司（以下简称：风神公司）合同纠纷一案，本院于2019年3月1日立案后，依法适用简易程序。诉讼中，被告风神公司提出反诉，本院依法予以合并审理。原告（反诉被告）的委托诉讼代理人牛锐波、袁伟，被告（反诉原告）的委托诉讼代理人李优良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告中海公司向本院提出以下诉讼请求：1.被告支付工程未结款320万;2.被告承担本案的诉讼费。事实与理由：2019年1月2日原告与许继联华国际环境工程有限责任公司签署债权转让协议，并通过邮寄方式已及时通知被告。2014年6月30日，原被告双方签署风神轮胎股份公司3*130吨/小时循环硫化床锅炉脱硫脱硝项目工程总承包合同，项目总标的额2100万。项目签署后原告按合同要求委托河南宏业光大建设有限公司进场施工，前期被告方按合同要求先后在2015年10月26日前后，打入原告工程结算款1780万，由于在施工结束后原告方，被告及第三方（施工方）在工程付款等问题存在分歧，被告方拒绝原告交验图纸等问题，原告多次催要,被告以此为由拒绝支付施工尾款320万。原告认为施工既然未验收，被告就不应对未验收的设备投入使用，同时被告在未经原告允许的情况下，针对原告施工的项目自行组织焦作市环保局进行环境验收，验收后已自行投入运行，原告认为该项目虽未经过甲乙双方验收但设备已实际投入使用，根据相关司法解释及依据合同第五条第5款规定即视为验收，被告再无任何理由拒绝支付原告尾款，原告请求法院支持其诉讼请求。诉讼中，原告增加一项诉讼请求：申请增加损失赔偿金67.2万元。后原告在庭审中将该损失金额明确为57.6万元。被告风神公司辩称，1.并非被告不履行合同义务，而是原告方即原合同承包人许继联华国际环境工程有限责任公司未按合同约定先履行自己的义务。原告在工程还未完全完工的情况下就擅自撤场，致使公司工程还有部分没有完成及有的施工不符合合同约定，原告方迟迟不能提供“交验图纸”，并不能最终验收，造成工程量无法计算，被告也不能对剩余工程款进行结算；2.原告方诉称“施工既然未验收就不应当对未验收的设备投入使用……设备已投入使用，根据相关司法解释及依据合同第5条第5款规定即视为验收”是没有根据的。该工程是省市环保局督办必须达标的环保工程，如果不能通过环保验收将造成被告停工停产的严重后果，故风神公司才组织环保局进行了环保验收。被告风神公司反诉称：1.请求法院判令被反诉人支付反诉人违约金2829460元；2.本案诉讼费用由被反诉人承担。事实和理由：2014年6月30日，风神公司与许继联华国际环境工程有限责任公司签订了《风神轮胎股份有限公司3*130吨/小时循环硫化床锅炉脱硫脱硝项目工程总承包合同》，据合同约定，该工程应当在2014年12月10日完工，但由于工程未完工承包人就擅自撤场，致使工程迟迟不能完工，应交工验收而不能交验，风神公司不得已自己完成了环保局的验收，但还致使工期延误至2015年7月份。根据合同约定，由于承包人延误工期超过205天，需向风神公司每天支付20000元误期损害赔偿费，共计4100000元。债权人虽将320万的债权转让给了本诉原告，但不能免除其应承担的义务，两项相抵后误期损害费2829460元。请求法院依法裁决。原告中海公司辩称，1.对方反诉诉讼时效期已过，依据民诉法规定对方主张权利时间应在2015年7月开始，诉讼时效为3年，对方已失去胜诉权；2.反诉原告应明确其所称的违约金是延期产生的还是因设备安装问题产生的，中海公司不存在对方所称的工期延误和设备瑕疵。经审理查明：2014年6月30日，被告风神公司作为甲方与乙方许继联华国际环境工程有限责任公司（以下简称：许继公司）签订了《风神轮胎股份有限公司3*130吨/小时循环硫化床锅炉脱硫脱硝项目工程总承包合同》，约定合同总价款为2100万元，其中脱硫部分总价1800万元，脱硝部分总价300万元；工期为自合同签订之日起，脱硫部分在160个自然日内施工完成，脱硝部分应在85个自然日内施工完成；工程进度款为“……4.项目通过焦作市环保局验收后，10日内付20%计人民币420万元。5.剩余10%的工程款210万元，作为本工程质保金，在系统××（焦作市环保局验收通过）一年无质量问题后30日内，甲方一次性付清。”后施工方进场施工，2014年11月25日，根据被告风神公司进行环保验收的请示中显示“截至11月中旬，该工程已基本完工，经过调试和试运行，脱硝设施已可以正常运行。”2015年6月15日，风神公司在申请环保验收的请示中载明“风神轮胎股份有限公司动力供应部1-3#锅炉脱硫改造主体公司已完工……2#、3#锅炉脱硝设施已于2014年12月验收完毕。”焦作市环境监测站于2014年12月和2015年7月分别出具项目竣工验收监测报告，后验收合格投入生产使用。另查明，被告按合同约定支付工程款1780万元，剩余320万元工程款未支付。2019年1月2日，许继联华国际环境工程有限责任公司与被告中海公司签订债权转让协议，将工程余款320万元债权转让给中海公司。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，当事人一方不履行合同义务的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。双方签订的工程总承包合同系真实意思表示，合法有效。合同签订后许继公司委托施工单位进场施工，根据焦作市环境监测站出具的报告显示，脱硝项目于2014年8月开始施工，2014年11月安装结束；脱硫项目于2014年12月开始施工，2015年6月基本完工，故合同约定工程已全部完工，对原告中海公司请求支付工程尾款320万元的主张本院予以支持。对于被告风神公司辩称部分工程没有完成以及有的施工不符合合同约定，因风神公司未提交证据证明未施工部分的具体施工主体及施工情况，故本院不予采信。关于原告主张的损失赔偿金57.6万元，按照合同对工程进度款支付的约定，通过环保验收后的10日内付420万元，剩余的210万元在环保验收一年无质量问题后30日内一次性付清，故损失金额应分别以110万元为基数，从通过环保验收（2015年7月）后的10日以后即2015年8月11日开始计算；以210万元为基数，从通过环保验收（2015年7月）后的一年无质量问题后30日内即2016年8月31日开始计算，逾期利率按照中国人民同期贷款基准利率计算。对于被告风神公司反诉中海公司支付违约金282.946万元，因该工程最终于2015年6月施工完成，至本次风神公司2019年4月提出反诉时已超出3年的诉讼时效，故对于被告风神公司的反诉请求，本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定,判决如下：一、被告风神轮胎股份有限公司于本判决生效后的十日内支付原告北京中海昊华水务有限公司工程款3200000元及利息（按照中国人民同期贷款基准利率，分别以1100000元为基数，从2015年8月11日开始计算至实际履行之日止；以2100000元为基数，从2016年8月31日开始计算至实际履行之日止,且利息总额不超过576000元）；二、驳回原告北京中海昊华水务有限公司的其他诉讼请求；三、驳回被告风神轮胎股份有限公司的诉讼请求。案件受理费18504元和反诉受理费14718元，均由被告风神轮胎股份有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省焦作市中级人民法院。审判员  孙东东二〇一九年五月二十四日书记员  张红艳