新民市人民法院 民 事 判 决 书 （2018）辽0181民初4681号 原告（反诉被告）灯塔市永吉机械钻井有限公司，住所灯塔市。 法定代表人刘永吉，系总经理。 委托代理人王文强，系辽宁王雅娟律师事务所律师。 被告（反诉原告）东北金城建设股份有限公司，住所沈阳市铁西区。 法定代表人张亚龙，系总经理。 委托代理人杨东敏，男，1964年4月12日出生，汉族，系该公司员工，住所沈阳市和平区。 委托代理人周福旭，系辽宁名熙律师事务所律师。 原告（反诉被告）灯塔市永吉机械钻井有限公司与被告（反诉原告）东北金城建设股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，依法由审判员彭进忠担任审判长，与审判员王乐（主审）、人民陪审员张瑞琦组成合议庭，于2018年11月13日、2019年4月26日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）灯塔市永吉机械钻井有限公司（以下简称永吉钻井公司）的法定代表人刘永吉、委托代理人王文强，被告（反诉原告）东北金城建设股份有限公司（以下简称东北金城公司）的委托代理人杨东敏、周福旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告永吉钻井公司诉称，2015年8月22日，我公司经东北金城建设股份有限公司新民文化艺术中心项目部项目经理孙宝龙介绍，被告东北金城建设股份有限公司授权东北金城建设股份有限公司新民文化艺术中心项目部(甲方)与原告灯塔市永吉机械钻井有限公司(乙方)签订《降水工程合同书》，双方就工程名称、工程地点、工程承包范围、合同价款及支付方式、合同价款的组成、合同工期、双方的权利及义务等方面做了详细的约定，该合同尾部有甲乙双方单位的名称、双方单位的公章及双方代表人的签字印章。我公司根据合同约定对位于新民市中兴东路和北环路之间的新民市文化艺术中心基坑降水工程中的降水井施工及排水管线铺设，截止到2015年10月，我公司共施工完降水井30眼、排水管线600余米，按照合同约定完成工程，形成抽水能力，但仅仅抽水30天，由于新民市政府改变工程计划，至今该工程一直处于停工状态，被告东北金城建设股份有限公司授权甲方项目经理孙宝龙给付原告公司4万元工程款。甲方东北金城建设股份有限公司新民文化艺术中心项目部作为被告东北金城建设股份有限公司的内部机构，不具备法人资格，未办理工商注册登记，根据法律规定该机构即甲方的法律责任应当由被告东北金城建设股份有限公司承担。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定:有下列情形之一的，当事人可以解除合同:(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。第九十七条规定:合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百一十二条规定:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。本案中，甲乙双方根据该《降水工程合同书》第四条第2项支付方式的约定:降水井施工完毕，降水一周，有明显水位下降，甲乙双方共同验收合格，甲方支付工程款五万元。甲方已经部分履行了合同，但由于政府改变工程计划，甲方至今一直未支付剩余工程款，根据以上法律规定，原告可以解除合同，返还主管线并要求被告赔偿原告各项经济损失。原告公司负责人多次找到被告公司负责人协商解决此事，被告以种种理由子以拒绝，无奈，原告将被告诉至贵院。诉讼请求：1、请求判令依法解除原被告签订的《降水工程合同书》；2、要求被告返还515.50米主管线；3、要求被告给付施工费132060元［含：降水井钻探成井费用，30眼，每眼18米，每米180元，共97200元；主管线铺设费用（包括运费、安装费、拆卸费、租赁费等）每米120元，515.50米，共61860元；洗井、水泵安装、施工机械费共23000元；三项共计182060元。在此基础上扣除被告已经支付了5万元］；4、本案诉讼费及评估费依法由被告承担。 被告东北金城公司辩称，不同意原告的诉讼请求，原告施工的降水工程，一共是30眼井，合同约定井深18米，孔径550mm，井径400mm，地表以下井管为水泥管长6米，下部过滤管长12m，原告实际施工的30眼井，井深最浅为3m，最深16m，均未达到合同约定18m深的标准，打的井也未发现水源，根本达不到排水的目的，按照合同约定的我公司应该进场的设备（水泵、电机）没有在现场安装实施，原告没有按照合同约定履行自己的义务，因此，不同意原告的诉讼请求。原告要求工程价格鉴定申请不应予批准，原被告双方约定合同第四条1款本工程总承包价（包干价格），导致法律后果是不予鉴定，这个说法是最高人民法院关于审理工程合同若干问题的司法解释，明确规定双方约定了固定价格，当事人又提出申请，应不予支持，原告违约，我公司要求退回已付的5万元，并赔偿我公司造成的损失（以评估为准）。 反诉原告东北金城公司诉称，2015年8月22日，我公司下属新民文化艺术中心项目部与反诉被告灯塔市永吉机械钻井有限公司签订《降水工程合同书》，我公司为甲方，永吉钻井公司为乙方，约定乙方承包甲方施工的新民文化艺术中心项目降水工程，工程范围:钻探施工降水井30眼、井深18M、孔径550M、井径400M地表以下井管为水泥管长6M、下部过滤管长12M等项目。反诉被告进场施工后，不按合同约定施工，特别是井深经我公司实际测量最大值为16米，达不到合同约定的井深深度最小值18米的标准，无法达到降水目的，井深深度不合格。2015年9月3日，我公司给反诉被告签发《质量问题整改通知单》，反诉被告至今未整改，同时，反诉被告也未按合同约定安装相关设备。我公司认为，反诉被告至今未按合同约定履行施工义务至合同无法履行，属严种违约，请求法院依法判决支持反诉请求：1、请求依法判令解除反诉原、被告的《降水工程合同书》；2、请求依法判令反诉被告返还工程款5万元，恢复原状，赔偿损失暂定3万元（具体以评估为准）；3、本案诉讼费用由反诉被告承担。 反诉被告永吉钻井公司辩称，我公司已经按照被告的要求建造了符合合同约定的30眼井，并该降水井具备抽水能力，已经抽水30天，双方根据合同约定已经部分履行了合同，我公司没有造成被告的经济损失，请求法院依法驳回被告的反诉。我的施工已经完成了，2015年施工成功降水半个月后，被告给我合同约定的工程款4万元，当时我给打的是5万元的收条。2015年已经成功降水1个月，因被告工程项目有变，通知我方停止施工，2016年被告又恢复了该项目启动，通知我继续履行降水工程，我又干了20多天左右，具体二十几天记不清了，降水的深度我公司是符合标准的。 经审理查明，2015年8月22日，东北金城公司下属新民文化艺术中心项目部（合同乙方）与永吉钻井公司（合同甲方）签订《降水工程合同书》，约定由永吉钻井公司承包新民文化艺术中心基坑降水工程。工程承包范围：1、钻探施工降水井30眼，井深18m，孔径55m，井径400m，地表以下井管为水泥管长6m，下部过滤管长12m。2、排水主管线安装铺设。3、计划抽水工期60天。4、配备足够人员降水。5、配备停电备用发电机，乙方提供甲方燃油200L，超过200L，燃油费用归甲方负责。合同价款及支付方式，合同价款:降水工程总承包价(包千价)参拾万元。(抽水工期按60天，不足60天按60天计，抽水工期超过60天抽水费用按30元／台班另计。停电使用发电机燃油超过200L后，燃油归甲方负责。乙方不需要开发票。)。2.支付方式:降水井施工完毕，降水一周，有明显水位下降，甲乙双方共同验收合格，甲方支付工程款伍万元；降水工程结束一周内甲方支付至合同总价款的80％；剩余合同价款的20％在2015年12月合同价款的组成(下述价格为参考价，不做为结算依据)：1、降水井钻探成井包工包料，每m综合价为180元，30眼井费用为97200元。2、主管线铺设费用(包括运费、安装费、拆卸费，租货费等)每m综合价为120元，暂定800m，费用96000元。3、洗井、水泵安装、施工机械费共计23000元。4、发电机租赁费每天400元，60天费用共计24000元。5、抽水工期60天，超过60天费用另计，抽水台班费为38元(按每台泵8小时计)，60天抽水维护费用205200元。降水工程总造价约为445400元。合同签订后，永吉钻井公司按合同约定派出工作人员实施该降水工程，抽水一定天数后（未到约定的60天），工程因东北金城公司原因而停工。 另查明，2016年6月2日，东北金城公司向永吉钻井公司支付降水工程款50000元。剩余工程款，东北金城公司未向永吉钻井公司支付。反诉原告虽然提出了赔偿损失暂定3万元（具体以评估为准）的反诉诉讼请求，但未提出书面的评估申请。 上述事实，有原告（反诉被告）提供的《降水工程合同书》一份、图片复印件五张、录音一份、照片5张、来源于百度搜索处的新民市文体广电新闻出版局文化艺术中心工程项目情况介绍一份、（2018）辽01民终2115号判决书一份，被告（反诉原告）提供的新民市文化艺术中心工程（文博馆、图书馆）基坑降水设计方案一份、《降水工程合同书》一份、质量问题整改通知书一份、照片三张（11个图片）、收条一份并与庭审笔录、询问笔录在卷佐证，经过质证和审核，予以确认。 本院认为，原与被告签订的《降水工程合同书》系双方真实意思表示，不违反相关法律法规的规定，合同有效，对双方均具有拘束力。因原、被告均认可解除《降水工程合同书》，故本院对双方解除《降水工程合同书》的诉讼请求予以支持。关于原告提出返还515.50米主管线问题，因原、被告均认可主管线的长度为515.50米（具体为：外周长值40厘米的塑料管33.4米，外周长52厘米的铁管99.62米，外周长120厘米的铁管167.73米，外周长135厘米的铁管108.35米，外周长168厘米的铁管58.6米、外周长202厘米的铁管47.8米），且均认可返还，故对该项诉讼请求予以支持。关于原告提出的要求被告给付施工费132060元问题及反诉原告提出的要求反诉被告返还工程款5万元，恢复原状，赔偿损失暂定3万元（具体以评估为准）的问题，按照合同约定，降水井施工完毕，降水一周，有明显水位下降，甲乙双方共同验收合格，甲方支付工程款伍万元。东北金城公司于2016年6月2日向永吉钻井公司支付降水工程款50000元的行为，应视为认可降水井施工完毕，降水时间不低于一周，有明显水位下降，双方共同验收合格。故反诉原告提出的返还工程款5万元，恢复原状，赔偿损失暂定3万元（具体以评估为准）的请求无事实和法律依据不予支持。鉴于原、被告双方在降水工程合同书中已经对合同价款的组成作出了明确约定，并计算出降水工程总造价约为445400元，虽然表示该价格为参考价，不能作为结算依据，但结合合同中的总承包价（包干价）30万元，永吉钻井公司诉请的施工费132060元［含：降水井钻探成井费用，30眼，每眼18米，每米180元，共97200元；主管线铺设费用（包括运费、安装费、拆卸费、租赁费等）每米120元，515.50米，共61860元；洗井、水泵安装、施工机械费共23000元；三项共计182060元。在此基础上扣除被告已经支付了5万元］应按总承包价30万元与445400元相除后比例折算支付。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院〈关于适用中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、解除原告灯塔市永吉机械钻井有限公司与被告东北金城建设股份有限公司签订的《降水工程合同书》； 二、被告东北金城建设股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告灯塔市永吉机械钻井有限公司返还515.50米主管线； 三、被告东北金城建设股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告灯塔市永吉机械钻井有限公司支付施工费72626.85元（300000元÷445400元×97200元＋300000元÷445400元×61860元＋300000元÷445400元×23000元-50000元）； 四、驳回原告灯塔市永吉机械钻井有限公司的其他诉讼请求； 五、驳回反诉原告东北金城建设股份有限公司的其他诉讼请求。 如果当事人未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3144元，由原告灯塔市永吉机械钻井有限公司负担1528.33元，被告东北金城建设股份有限公司负担1615.67元；反诉案件受理费900元，由反诉原告东北金城建设股份有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。 审 判 长  彭进忠 审 判 员  王 乐 人民陪审员  张瑞琦 二〇一九年五月十四日 书 记 员  刘 洋