.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院民事判决书（2019）内0291民初70号原告：任丘市庆鑫金属门窗有限公司。法定代表人：郝文召，总经理。委托诉讼代理人：王耀禄，内蒙古字仁律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵丹，内蒙古字仁律师事务所律师。被告：湖北水都消防工程有限公司包头分公司。负责人：杨军军，经理。委托诉讼代理人：刘云，内蒙古祥鹿律师事务所律师。委托诉讼代理人：王宏宇，内蒙古祥鹿律师事务所律师。被告：湖北水都消防工程有限公司。法定代表人：王会根，总经理。原告任丘市庆鑫金属门窗有限公司与被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司、湖北水都消防工程有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2019年1月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告任丘市庆鑫金属门窗有限公司的委托诉讼代理人王耀禄、赵丹，被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司的委托诉讼代理人刘云到庭参加诉讼。被告湖北水都消防工程有限公司经传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告任丘市庆鑫金属门窗有限公司向本院提出诉讼请求：1.依法判决被告给付原告工程款245514.3元及利息（自起诉之日起按中国人民银行同期贷款利率计算至工程款付清之日止）；2.本案诉讼费、保全费由被告承担。诉讼过程中，原告将第1项诉讼请求变更为：依法判决被告给付原告工程款266065.3元及利息（自起诉之日起按中国人民银行同期贷款利率计算至工程款付清之日止）。事实和理由：2017年10月27日，原告与被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司签订《包头市一宫居然之家防火门、防火卷帘门安装改造工程合同书》,约定由原告承包湖北水都消防工程有限公司包头分公司发包的防火门、防火卷帘、挡烟垂壁制作、安装、调试工程及原防火卷帘拆除工程，承包方式为包工包料，该合同对工程量、各项施工内容单价、工程款计算方式及结算方式亦作了明确约定，并初步核算工程款数额为254324.7元，另外双方约定最终工程价款以实际工程量结算。现原告已按合同约定履行了全部施工义务，且工程已交付湖北水都消防工程有限公司包头分公司使用，根据合同约定及实际施工量核算，被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司应给付工程款320514.3元，案涉项目施工中另产生防火卷帘不锈钢装饰底封施工费20551元，被告仍拖欠工程款266065.3元。经原告多次催要，被告至今未给付。被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司无法独立承担民事责任，被告湖北水都包头消防工程有限公司应对上述工程款承担给付义务。被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司辩称，1.本案所涉合同约定工程造价初步为254324元，同时约定最终的工程造价按实际工程量结算。后原、被告双方对实际工程造价达成一致意见，即实际工程造价低于合同约定254324元，原告称被告应给付工程款320514.3元无事实依据；2.被告已给付原告工程款85000元；3.原告未按照合同约定日期完工，逾期49天，按照双方于2017年12月21日达成的处理方案，原告应承担违约责任；4.本案所涉工程验收合格日期为2018年7月31日，依据双方签订的合同第六条第2款规定，合同价款5%的质保金应在验收合格后一年质保期满后一次性结清，质保期内，原告的工程出现严重质量问题，且原告在收到通知后尚未维修，现无权主张合同价款5%的质保金；5.原告在施工过程中损坏了商户的鱼缸，居然之家已将该笔款项从被告工程款中予以扣除，这笔款项应由原告承担。被告湖北水都消防工程有限公司经传票传唤未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。本院经审理认定事实如下：2017年10月27日，原告任丘市庆鑫金属门窗有限公司（乙方）与被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司（甲方）签订《包头市一宫居然之家防火门、防火卷帘安装改造工程合同书》，承揽被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司发包居然之家消防改造工程。承包范围和内容：1.防火门、防火卷帘、挡烟垂壁制作、安装、调试工程；2.原防火卷帘拆除工程。约定的开工日期：2017年11月3日，竣工日期为2017年11月22日。承包方式：包工包料。工程价款的支付与结算：1.防火门、防火卷帘、挡烟垂壁按平米计算。（1）防火门制作、安装、调试，每平米310元；（2）无机布基防火卷帘制作、安装、调试，每平米240元（包含原防火卷帘的拆除）；（3）挡烟垂壁制作、安装，每平米150元；以上三项合计254324.7元。2.防火卷帘轨道、封箱到货后，支付合同价款的30%；防火门、防火卷帘、挡烟垂壁到货后，支付合同价款的50%；安装、调试完毕，验收合格后支付合同价款的15%，余5%作为质保金，质保期满后一次结清，质保期为一年。3.工程造价：材料费+安装费+运费+税金（增值税专用发票）254324元（最终按实际工程量结算）。原、被告双方对实际完工工程量争议较大，依照原告任丘市庆鑫金属门窗有限公司的申请，本院委托内蒙古卓越工程项目管理有限公司对原告施工居然之家消防改造工程的工程造价进行司法鉴定，原告支出鉴定费3000元。2019年4月28日，内蒙古卓越工程项目管理有限公司作出卓越鉴字（2019）第005号《工程造价鉴定报告书》，鉴定结果载明：本项目工程造价为242916元。经查，被告已给付原告85000元，核减85000元后，未付工程款的数额为157916元。被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司称工程验收日期为2018年7月31日并提供包头市公安消防支队青山区大队出具的《建设工程消防验收意见书》予以证明。原告称完工验收时间为2017年12月27日前，但未提供相应证据，故该工程的验收时间以包头市××区出具的《建设工程消防验收意见书》载明的2018年7月31日认定。合同约定的质保期为验收合格后一年，即质保期自2018年7月31日起至2019年7月31日止，故5%的质保金即12145.8元尚未到期。本院认为，原告任丘市庆鑫金属门窗有限公司与被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司签订《包头市一宫居然之家防火门、防火卷帘安装改造工程合同书》，承揽被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司发包居然之家消防改造工程，该工程于2018年7月31日验收合格，除5%的质保金尚未到期外，被告应给付原告工程款145770.2元（157916元-12145.8元）。被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司未按约定给付原告工程款，现原告要求从起诉之日起按中国人民银行同期贷款利率支付利息的诉讼请求，不违反法律法规的相关规定，本院予以支持。关于原告要求被告承担鉴定费3000元的诉讼请求，根据本案具体情况，由原、被告各自负担一半。被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司不具备独立承担民事责任的能力，被告湖北水都消防工程有限公司应对上述款项承担共同给付的责任。被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司抗辩称原告逾期完工，要求原告承担逾期完工的违约责任并要求原告赔偿鱼缸损坏的损失，但未提起反诉，被告的该抗辩理由，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司、湖北水都消防工程有限公司于本判决生效之日起十五日内给付原告任丘市庆鑫金属门窗有限公司工程款145770.2元；二、被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司、湖北水都消防工程有限公司于本判决生效之日起十五日内给付原告任丘市庆鑫金属门窗有限公司上述145770.2元工程款的利息，利息按中国人民银行同期贷款利率从2019年1月15日起计算至本判决确定的给付之日止；三、被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司、湖北水都消防工程有限公司于本判决生效之日起十五日内给付原告任丘市庆鑫金属门窗有限公司鉴定费1500元；四、驳回原告任丘市庆鑫金属门窗有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5292元，减半收取计2646元（原告任丘市庆鑫金属门窗有限公司已预交），由原告任丘市庆鑫金属门窗有限公司负担1196元，由被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司、湖北水都消防工程有限公司负担1450元；诉讼保全费1748元（原告任丘市庆鑫金属门窗有限公司已预交），由被告湖北水都消防工程有限公司包头分公司、湖北水都消防工程有限公司负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于内蒙古自治区包头市中级人民法院。审判员 谢 莉二〇一九年五月二十七日书记员 黄晓敏附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他债务的，应当支付迟延履行金。