陕西省泾阳县人民法院民 事 判 决 书（2019）陕0423民初690号原告（反诉被告）：陕西裕华建筑安装有限公司（以下简称裕华建筑）。法定代表人：郑某某，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘某某，公司法务。被告（反诉原告）：李某某，男，汉族。委托诉讼代理人：豆某某，杨某某，陕西嘉伟法律事务所律师。原告（反诉被告）裕华建筑与被告（反诉原告）李某某建设工程分包合同纠纷一案，本院于2019年1月30日受理后，依法适用简易程序，于2019年4月29日公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）裕华建筑委托诉讼代理人刘某某，被告（反诉原告）李某某及其委托诉讼代理人豆某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）裕华建筑向本院提出诉讼请求：1、依法解除原、被告于2017年7月29日签订的分包合同；2、由被告支付合同违约金48000元；3、由被告赔付原告直接经济损失160000元；4、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年年初，原告承包泾河新城丝路田园实业有限公司的丝路田园文化小镇1号、2号驿站的整体砌筑工程。2017年7月29日，原告与被告签订合同，将此工程中的二次结构砌筑劳务部分分包给被告。被告分包的工程面积为12000㎡，单价为每平方米170元。其中1号驿站的施工面积为5000㎡，工程期限为四个月，即2017年12月31日前完工验收。合同第15条约定，被告垫资劳务费至5000㎡经原告和甲方验收合格后，原告给被告结算付款，被告在2018年前未按约定工期及施工面积内竣工，致使1号驿站工程不能按时验收。2018年后，原告多次打电话并书面发通知给被告，要求尽快复工完成其剩余工程量。被告接到通知后拒绝开工致使工程一度延误。发包方多次开会批评原告并以经济处罚原告，罚款累计160000元。综上，被告违法合同约定，未按期完工验收使原告在经济上遭受重大损失，为维护原告合法权益，诉至法院。被告（反诉原告）李某某辩称，原告的起诉针是对于被告2019年春节前继续找劳动监察大队申诉索要农民工工资的情况下起诉的，所谓的诉请均不能成立，违约的责任不在被告，而在原告，反诉中会体现，直至目前该项目仍处于烂尾状态。被告（反诉原告）李某某向本院提出诉讼请求：1、依法判令反诉原告与反诉被告2017年7月29日起签订的《二次结构砌筑工程分项承包合同》予以解除；2、依法判令反诉被告支付反诉原告劳务费963430元，并按照人民银行同期贷款利率承担该款自起诉至判决实际给付期间的利息；3、反诉费用由反诉被告承担。事实和理由：2017年7月29日，反诉原告与反诉被告签订了一份二次结构砌筑分项承包合同，反诉被告将自己承建的泾阳县花李丝路田园小镇1、2号驿站主体的二次结构范围内所有工序劳务分包给反诉原告，双方对承包内容、单价、付款方式作了约定。之后，反诉被告便供给材料，反诉原告组织人力物力开始施工。施工期间，双方协商又增加了墙体的内外粉、屋面垫层及粉刷等劳务。一号驿站共10栋房屋，反诉原告施工到最后一栋时，反诉被搞材料供应中断，迫使停工。由于合同约定一号驿站完工后反诉被告需向反诉原告支付劳务费，反诉原告多次催促材料，反诉被告不予搭理，反诉原告的劳务费也无法请求。2018年春节前，迫于政府压力反诉被告支付了120000元劳务费，，对于剩余劳务费只字不提。经结算，反诉原告共完成劳务1083430元。2019年春节前，为了不支付劳务费，反诉被告将反诉原告起诉到法院。为维护反诉原告的合法权益，故提起反诉。原告（反诉被告）裕华建筑辩称，1、同意解除分包合同。2、原、被告之间从开始施工到最后被告不再施工，这个工程一直未竣工，也一直没有结算，不存在原告欠被告劳务费的事实，原告在2018年年前由于政府的压力，支付被告120000元劳务费。原告（反诉被告）裕华建筑向本院提交以下证据：1、营业执照、法人身份证、法人证明，用以证明原告身份情况；2、《二次结构砌筑工程分项承包合同书》，用以证明原告将二次砌筑工程劳务部分承包费被告及合同具体内容。3、开工通知单、照片一张，用以证明被告违约停工，原告催其开工并向其书面通知。4、通话记录及短信记录8张、监理工程通知单，用以证明原告打电话、发短息要求被告开工完成工程量及工程质量存在问题。5、照片8张、罚款单，用以证明被告停工后的现状照片，未按约定完成工程量及开发商处罚原告罚款。6、收条2张，用以证明原告支付被告120000元劳务费。被告（反诉原告）李某某向本院提交以下证据：1、通话录音一份，用以证明原告违约不供料不开工。2、《二次结构砌筑工程分项承包合同书》，用以证明李某某干完活，本诉原告不提供所需的砖导致工程停工。3、工程量结算单，用以证明工程量及总价，原告支付120000元，剩余963430元未支付。4、照片三组，用以证明2017年、2018年、2019年工地的现状。5、情况说明一份，用以证明合同未涉及到的粉刷等工程量。经庭审质证，被告对原告提交的1、2、6号证据的真实性无异议，本院予以确认。被告对原告提交的3、4、5号证据有异议，本院认为原告提交的几份证据时间均为2018年7月份以后，通过被告李某某提交的通话录音，原告在此之前已经不向被告供料，且由于甲方不付款处于停工状态，非李某某违约在先，故对原告提交的2、3、4号证据，本院不予采信。原告对被告提交的1、2、4号证据的真实性无异议，本院对真实性予以确认；被告提交的结算单，原告质证不予认可，但其未能在法庭规定的期限内提供书面说明，说明被告所干工程量、工程内容以及单价及其不认可的工程由谁完成，本院对被告计算的工程量予以确认；被告提交的情况说明，欲证明双方增加合同外的施工内容，从情况说明中可以体现，本院予以确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年7月29日，原告裕华建筑（即甲方）与被告李某某（即乙方）签订《二次结构砌筑工程分项承包合同书》，约定乙方承包花李丝路田园小镇一号驿站、二号驿站主体的二次结构范围内的所有工序（包工不包料），工程面积为12000平米。合同第五条约定，承包价格按建筑面积计算，每平方米155元整。另加外架搭拆每平米15元，总价170元。合同第六条约定，1、结算时按实际完工的工程量由项目负责人签发结算书，并分栋对已完工的工程量开具结算清单。3、日常生活费自行负责，如有急需可与甲方协商解决。合同第七条约定付款方式，1、在现场施工正常情况下，各分项范围内工作内容完成5000平米，经甲方及监理质量验收合格后，项目负责人对该班组所完成的工作量进行核算，同时完善结算书手续，双方签字有效。结算方式同公司与大甲方大合同约定方式办理结算及付款。按已完成工作量的70%结算付款。3、本工程承包任务完成验收后在15个工作日付人工工费97%，余3%作为工程质保金，在工程竣工后验收合格期满一年后30日内办理结算手续，不计利息。合同第八条第3款约定，甲方及时提供现场所需的材料。李某某根据合同约定完成5000平方米工程量，该工程现处于停工状态。原告根据实际施工情况计算二次结构工程量、建筑面积5000平方米，按合同约定单价170元/㎡，合计850000元；装饰部分内粉4800㎡×18元=86400元，外粉4900㎡×18元=88200元，房面找平层3000㎡×18元=54000元，粉刷房面线条180米×15元=2700元，屋背粉刷110㎡×18元=1980元，以上合计1083280元。裕华建筑在2018年2月14日支付李某某120000元。现原告要求解除合同，请求判决被告支付合同违约金48000元，并赔付经济损失160000元。被告称本案原告主张应予以驳回。并提起反诉，要求解除合同，判令反诉报告支付反诉原告劳务费963430元并按照人民银行同期贷款利率承担该款自起诉之日至实际给付之日的利息。本院认为，被告李某某未提交证据证明其具有劳务作业法定资质，故原告与被告李某某签订的《二次结构砌筑工程分项承包合同书》应为无效合同，但李某某已实际依照合同约定履行自己的义务，裕华建筑未按约定全面履行自己的义务，其行为已构成违约，应当承担继续履行的违约责任，该工程目前仍处于停工状态，裕华建筑应按李某某实际履行情况支付劳务费用，故李某某请求裕华建筑支付剩余劳务费并自起诉之日即2019年3月25日按中国人民银行同期贷款利率承担利息的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。裕华建筑对李某某计算的劳务费不予认可，但未提出证据证明，本院对劳务费予以确认，但是原告计算数字有误，本院确认劳务费为1083280元，扣除裕华建筑已付的120000元，本院确认裕华建筑下欠李某某劳务费963280元。对于原告与反诉原告均要求解除合同的请求，因该合同被认定为无效合同，故没有解除的必要，对原告与反诉原告的该部分诉请，本院不予支持。对于原告裕华建筑要求被告李某某支付合同违约金及赔偿经济损失的诉请，因原告提交的证据不足以达到其证明目的，故本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、由反诉被告陕西裕华建筑安装有限公司于本判决生效之日起十日内向反诉原告李某某支付劳务费963280元并承担利息（按中国人民银行同期贷款利率计算，自2019年3月25日起至实际给付之日止）。二、驳回原告（反诉被告）陕西裕华建筑安装有限公司的其他诉讼请求。三、驳回被告（反诉原告）李某某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2210元，反诉费6717元，合计8927元，由原告陕西裕华建筑安装有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于咸阳市中级人民法院。审判员  郑蔓二〇一九年五月三十日书记员  王媛附法律释明：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十九条建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。1