河北省迁西县人民法院民事判决书（2019）冀0227民初563号原告：唐山康宇电梯销售有限公司，住所地：河北省唐山市路**燕新路**。负责人：熊秋利，男，该公司执行董事。委托诉讼代理人：奚新岚，女，河北奔驰律师事务所律师。被告：唐山市锋轩商贸有限公司，，住所地：河北省迁西县城关长城路**法定代表人：白雪冬，男，该公司总经理。原告唐山康宇电梯销售有限公司与被告唐山市锋轩商贸有限公司合同纠纷一案，本院于2019年2月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告唐山康宇电梯销售有限公司的委托诉讼代理人奚新岚到庭参加诉讼，被告唐山市锋轩商贸有限公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告唐山康宇电梯销售有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告立即支付电梯安装费20.55万元并按日千分之一的标准支付自2017年8月19日至履行完毕之日止的违约金；2.请求判决原告对上述安装费就被告所属迁西县中兴超市、锋轩商贸物流配送中心综合商业楼工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权；3.请求判令被告承担因违约给原告造成的差旅费损失1000元、律师费5000元；4.请求判令被告承担诉讼费用。事实和理由：2013年8月15日，被告唐山市锋轩商贸有限公司为其与迁西县中兴超市有限公司共同开发的迁西县中兴超市、锋轩商贸物流配送中心综合楼项目向原告唐山康宇电梯销售有限公司订购电扶梯13台，原告委托唐山兴发机电设备安装维修有限公司（以下简称兴发公司）对电扶梯设备进行安装。为此，原告就被告订购的13台电扶梯设备中的9台，其中包括无机房观光电梯1台、乘客电梯1台、货用电梯1台、自动电扶梯4台、人行道2台的安装于2013年8月15日与被告签订《电扶梯设备安装合同》一份，合同价款38.9万元；就余下4台自动扶梯的安装于2013年11月18日以兴发公司名义与被告签订《电扶梯设备安装合同》一份，合同价款14.8万元。两份合同均约定“在设备安装完毕，当地特检所验收合格后7日内”付清全部安装费，“若因甲方原因致使乙方不能及时安装，不能及时报验或不具备验收条件而致使电扶梯不能及时通过当地特种设备检验检测机构检验的，则从甲方收货之日起第91天视为验收合格。”合同签订后，原告分别于2014年3月6日、2014年4月28日将电扶梯设备运抵被告施工现场，兴发公司按约定将电扶梯设备安装完毕。但因被告所属综合楼电梯部位的土建不符合安装条件，且未进行整改，导致电梯未能通过唐山特种设备检验所检验合格。综上，原告已按约定委托兴发公司完成了全部电扶梯安装任务，但被告未按约定支付全部安装费用，已构成违约。截止目前，被告尚欠原告安装费14.95万元，欠兴发公司安装费5.6万元。2019年1月15日，兴发公司声明被告所欠安装费直接向原告支付。上述款项经原告索要无果，故提起诉讼，请予公正裁决。被告唐山市锋轩商贸有限公司未提交答辩状。原告为证明自己的主张提交了如下证据：1.电扶梯设备安装合同两份，证明（1）原告就被告订购的13台电梯委托唐山兴发机电设备安装维修有限公司进行安装，电扶梯设备中的9台，其中包括无机房观光电梯1台、乘客电梯1台、货用电梯一台、自动扶梯4台、人行道2台的安装于2013年8月15日与被告签订《电扶梯设备安装合同》一份，合同价款38.9万元；就余下4台自动扶梯的安装于2013年11月18日以唐山兴发机电设备安装维修有限公司名义与被告签订《电扶梯设备安装合同》一份，合同价款14.8万元。（2）两份合同均约定，在设备安装完毕，当地特检所验收合格后7日内付清全部安装费。若因被告原因致使原告不能及时安装，不能及时报验或不具备验收条件而致使电扶梯不能及时通过当地特种设备检验检测机构检验的，则从被告收货之日起第91天视为验收合格。如被告逾期付款，按照逾期部分金额千分之一/天向原告支付违约金。被告违约导致诉讼，除承担违约金外，另需支付原告因此支出的差旅费、调查取证费、律师费和诉讼费等合理费用。2.执行原版标准合同项目情况备案表,证明原告为被告安装的电梯因被告现场土建不符合验收条件不能进行验收。3.电梯安装工程项目移交表（迁西县中兴超市有限公司），证明2017年8月19日，与被告同属一个工程项目，同时订购同时安装的电梯，迁西县中兴超市有限公司所属部分已经验收合格并实际移交。4.唐山兴发机电设备安装维修有限公司声明，证明迁西县中兴超市、锋轩商贸物流配送中心综合楼项目从原告处订购的电梯设备，原告全部委托兴发公司安装，就被告所欠兴发公司的安装费及滞纳金等，兴发公司声明直接向原告支付。5.河北增值税普通发票，证明原告因诉讼支出律师费5000元。6.安装费结算明细表,证明对于合同价款，被告已向原告支付安装费14.95万元，运保费9万元，尚欠原告安装费14.95万元;向兴发公司支付安装费5.6万元，运保费3.6万元，尚欠5.6万元，共计20.55万元。对证据的分析与认证：被告经传票传唤，无故未到庭参加诉讼，视为其放弃当庭享有的抗辩及质证权利。原告提供的证据具有真实性、合法性和关联性，本院予以采信。该证据所证明的事实作为本院经审理查明认定的事实。本院认为，原、被告双方签订的《电扶梯设备安装合同》为有效合同，对双方当事人具有法律约束力。原告已按照合同约定将电扶梯设备安装完毕，被告应当履行支付安装费的义务。原告诉请的安装费205500元，事实清楚，证据充分，本院予以支持。被告至今未履行付款义务，按照约定应承担违约责任。双方约定按逾期部分金额千分之一/天计算违约金，依据合同法有关规定，该违约金约定过分高于逾期付款所造成的损失，而被告未到庭提出抗辩，本院酌定按中国人民银行发布的同期同类贷款利率的二倍计算违约金，并从立案之日起计算。另外，原告为诉讼开支律师代理费5000元，按照合同约定被告应予赔偿。原告要求被告支付差旅费1000元，因未提供证据，不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”本案中，电梯安装工程属于综合楼工程的附属部分，且为使用该工程所不可或缺。因此，原告在被告拖欠电梯安装费范围内对该工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。为维护当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告唐山市锋轩商贸有限公司于本判决生效后十日内向原告唐山康宇电梯销售有限公司支付电梯安装费205500元，并自2019年2月21日起至履行完毕之日止按中国人民银行发布的同期同类贷款利率的二倍支付违约金。二、被告唐山市锋轩商贸有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告唐山康宇电梯销售有限公司因本案诉讼所支出的律师费5000元。三、原告唐山康宇电梯销售有限公司就205500元电梯安装费对被告唐山市锋轩商贸有限公司所属迁西县中兴超市、锋轩商贸物流配送中心综合商业楼工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4382元，减半收取2191元，由被告唐山市锋轩商贸有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院。审判员 韦凤侠 二О一九年五月十三日书记员 王豆豆