江苏省东海县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0722民初888号 原告（反诉被告）：宿迁市苏能电力工程有限公司，住所地江苏省宿迁市宿城区江苏财茂科工贸城****。 法定代表人：刘新平，经理。 委托代理人：王莉，女，1968年2月17日生，汉族，住新沂市。 被告（反诉原告）：连云港闽东特钢有限公司，，住所地连云港市东海县桃林镇工业集中区 法定代表人：郑超群，执行董事。 委托代理人：孙爱强，江苏恒旭律师事务所律师。 原告宿迁市苏能电力工程有限公司（以下简称：苏能电力公司）与被告连云港闽东特钢有限公司（以下简称：闽东特钢公司）纠纷一案，本院于2019年1月25日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原、被告的代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告苏能电力公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付工程款708000元及逾期付款利息（暂定20万元），从2015年8月24日按照中国人民银行同期贷款利率计算；2.诉讼费由被告承担。事实和理由：原、被告于2013年9月15日签订供电工程施工合同，合同总价款为2608000元，合同签订后原告按约定完成施工义务，可被告在支付部分款项后，余款拖欠不还。原告为维护自己的合法权益依法提起诉讼，请法院支持原告的诉讼请求。 被告闽东特钢公司辩称，苏能电力公司并非本案适格原告，根据原告提交的合同，系我公司与苏能电力公司新沂分公司签订，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第四十八条及《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第五十二条、第五十三条的规定，以及合同相对性原则，苏能电力公司无权作为原告向我公司主张权利。原告的诉讼请求不能成立，我公司并不拖欠苏能电力公司新沂分公司的工程款，我公司一案约定支付了前三期工程款，之所以没有支付10%尾款250800元，因为苏能电力公司新沂分公司没有提交竣工图，也没有履行供电工程保修义务。原告要求支付逾期利息20万元，不能成立，合同并没有关于逾期付款利息的约定。综上，请求驳回原告的诉讼请求。 被告闽东特钢公司（反诉原告）向本院提出反诉请求：判令反诉被告支付逾期完工违约金255816元。事实和理由：根据涉案合同第4.1条、第13条的约定，施工方最迟应当在2013年11月16日完工送电，但施工方直到2014年4月19日才完工送电，并且在2014年8月2日才安装调试完成，根据施工合同第11.2.2条约定，施工方应当向反诉原告支付逾期完工违约金255816元（250800元×2%×5.1个月）。 原告苏能电力公司（反诉被告）辩称，反诉原告的诉讼请求无事实依据，因为导致涉案工程未能在2013年11月交付使用的原因，是因为反诉原告土建工程没有在这个时间点完工，所以导致反诉被告也不能在合同约定的时间内完工，反诉被告没有构成违约，反诉原告要求支付违约金没有事实依据，请求法庭依法驳回反诉请求。 经审理查明，2013年9月15日，闽东特钢公司（甲方）与苏能电力公司新沂分公司（乙方）签订《闽东特钢公司供电工程施工合同》，约定乙方承包闽东特钢公司供配电工程，工程总承包款2508000元（不含税），包工包料；供配电工程所涉及的电气工程设计，施工由乙方负责，供配电工程所涉及的土建工程（含建筑物、构筑物）由甲方负责建设；工程款的支付，合同签订后三日内甲方支付工程总价30%即752400元，设计通过及乙方设备进场后支付工程总价20%即501600元，供配电工程验收装表送电后，支付工程总价40%即1003200元，送电一年后运行稳定，符合供送电质量标准，付清余款（质保金）10%；工程期限，总工期60个工作内完成，乙方在11月16日前完工，供电局验收并送电，如甲方不能按约支付工程款，工程总工期另行商定；甲方施工的土建受电建筑物，甲方虽竣工但暂无法提供土建受电建筑物、构筑物的竣工验收证明时，必须经乙方书面认可才能开工；由于修理或返工造成工程逾期交付的，或工程因乙方责任而未能如期完成的，每逾期一天，按合同总价的2%偿付违约金，双方还就其他事项进行约定。 2014年3月27日，闽东特钢公司办公楼1号、宿舍楼2号、钢结构厂房3号工程进行四方验收，监理部门最后于2015年5月10日在竣工验收单盖章签字。 案涉供送电工程于2014年4月17日经供电部门竣工验收合格，用户概况：总产量16250KVA16000KVA35KVA一台，250KVA10KVA一台。 闽东特钢公司向苏能电力公司新沂分公司支付工程进度款明细如下：2013年9月26日付款35万元、2013年11月20日付款40万元、2014年1月8日付款75万元、2015年8月3日付款20万元、2015年8月24日付款10万元、2018年2月28日付款10万元，合计190万元。 原告主张在合同约定总价之外，苏能电力公司新沂分公司又为被告安装一台250K**变压器，价值10万元，被告抗辩不予认可，主张该变压器包含在合同之内。 苏能电力公司具备输变电工程专业承包叁级资质和建筑机电安装工程专业承包叁级资质。 以上事实，有当事人陈述、原告提交的《闽东特钢公司供电工程施工合同》、受电装置竣工验收报告、单位工程竣工验收到、调试报告、建筑企业资质证书等证据予以证实。 本院认为，闽东特钢公司与苏能电力公司新沂分公司签订的《闽东特钢公司供电工程施工合同》，系当事人真实意思表示，不违反法律强制性规定，合法有效，对当事人具有约束力。苏能电力公司新沂分公司承建案涉供输电工程，已完工并竣工验收，同时约定的一年保修期已过，因此被告应当支付原告剩余工程尾款608000元（2508000元-1900000元）。供输电工程于2014年4月17日验收，按照约定被告至迟应予2015年4月17日前支付全部剩余尾款，原告主张从2015年8月24日按照中国人民银行同期贷款利率计算逾期付款利息，符合法律规定，本院予以支持。原告主张在合同外为原告安装一台价值10万元的变压器，被告不予认可，因案涉工程合同为固定总价合同，原告施工安装的变压器是否在合同范围内，没有相关证据予以证实，因此原告应当承担举证不能的法律后果。分公司是公司的分支机构，不具备企业法人资格，其民事责任由公司承担。本案中苏能电力公司新沂分公司与被告签订合同，苏能电力公司作为原告主张权利，符合法律规定，被告抗辩原告主体不适格，依法不能成立。根据合同约定，被告不能按双方约定支付工程款，工程总工期可以另行协商，其次供配电涉及的土建工程由被告负责施工，根据合同第五条第1.6款的规定，土建受电建筑物是否竣工验收，影响供电工程的施工。根据查明的事实，被告未能按照约定足额支付工程进度款，其次闽东特钢公司相关土建工程直至2014年3月27日才验收，案涉供送电工程于2014年4月17日经供电部门竣工验收合格。综上，因被告方的原因导致供输电工程延误，被告反诉请求原告支付逾期完工违约金，没有事实法律依据，本院不予支持。 综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条、《中华人民共和国公司法》第十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告连云港闽东特钢有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告宿迁市苏能电力工程有限公司工程款608000元及逾期利息（按照中国人民银行同期贷款利率，从2015年8月24日其计算至实际给付之日止）； 二、驳回原告宿迁市苏能电力工程有限公司其他的诉讼请求； 三、驳回被告连云港闽东特钢有限公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费12880元，由原告苏能电力公司负担2600元，被告闽东特钢公司负担10220元（原告已预付，被告应负担部分付款时一并付给原告）；反诉案件受理费减半收取2586.62元，由反诉原告闽东特钢公司负担，已交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于连云港市中级人民法院，同时向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费（本诉受理费12880元，反诉受理费5137.24元）。江苏省连云港市中级人民法院开户行：江苏省连云港市农行苍梧支行，帐号：10×××94。010000 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。 审 判 长  吴 鹏 审 判 员  侯书宇 人民陪审员  马长宜 二〇一九年五月二十三日 法官 助理  马 跃 书 记 员  王 玥 法律条文及上诉须知附录 一、法律条文 （一）、《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 （二）、《中华人民共和国公司法》 第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。 公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 （三）、《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 …… 二、上诉须知 根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下： 当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。 上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。 本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。