山东省青岛市城阳区人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0214民初5482号原告：青岛晟龙建筑装饰工程有限公司，住所地青岛市城阳区华城路391-1号25号楼1单元102，统一社会信用代码：91370214MA3C9KKT1M。法定代表人：朱文龙，该公司总经理。委托诉讼代理人：王林鹏，山东盈康律师事务所律师。被告：房建成，男，1983年9月18日生，汉族，住青岛市城阳区。委托诉讼代理人：郝洪超，山东运策律师事务所律师。原告青岛晟龙建筑装饰工程有限公司（以下简称晟龙装饰公司）与被告房建成装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。原告晟龙装饰公司委托诉讼代理人王林鹏，被告房建成及其委托诉讼代理人郝洪超到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告晟龙装饰公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付装修费52160元并支付相应的违约金；2.诉讼费、保全费由被告承担。庭审中原告明确第一项诉讼请求中的违约金是指从起诉之日起以52160元为基数按每日千分之二计算至实际付清之日止。事实和理由：原、被告于2018年11月25日签订《装修合同》，原告已按约定为被告装修完毕并投入使用，被告拖欠原告装修款52160元，经原告多次催要，被告均拒付。请求判如所请。被告房建成辩称，案涉工程至今未完工，双方未对案涉工程是否合格进行验收交接。双方约定竣工日期为2019年1月14日，合同中约定的装修义务，原告并未履行完毕，案涉工程部分水电安装、墙面地面处理、吊顶工程等原告并未完成，且经过被告多次催促原告均置之不理，拒绝继续施工。未完工工程具体表现为：墙面乳胶漆未粉刷完毕，存在色差；卫生间洗刷台未安装橱柜，卫生间排风未施工，导致厕所无法通风；顶面石膏板吊顶未施工，金属材料未刷防锈漆。另外，合同约定原告负责清理案涉工程产生的垃圾，被告为此支付了相关费用，但是实际垃圾清运是被告自己完成的。被告已经超额支付工程款，不存在拖欠。合同签订后被告严格按照付款节点向原告支付工程款，至今已经支付134000元，已经超出原告已完工部分应支付的工程款。案涉工程存在质量问题，原告拒不整改。案涉工程约定原告包工包料，原告在施工过程中偷工减料、擅自更改装修原材料品牌，比如装修明细表中约定采用多乐士乳胶漆，而原告在实际施工中采用的是伟派漆、万佳漆，两者价格相差甚大。原告的种种违约行为造成案涉工程存在严重的质量问题，被告多次要求原告维修，原告置之不理。综上所述，原告违约在先，给被告造成巨大损失，其所诉无事实以及法律依据，请求法院驳回原告的诉讼请求，被告不承担本案诉讼费用。另外被告保留向原告追偿损失以及违约金的诉讼权利。当事人围绕诉辩主张依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：一、原告提交的证据1.《装修管理协议书》、《房屋装修管理责任书》各1份，证明工程地点位于青岛市城阳区蔚蓝创新天地25栋3层，由原告负责装修施工，施工日期为2018年11月26日至2019年1月14日，原告已于2019年1月10日按期保质保量完工。被告质证：对该证据真实性无异议，但是不能证明案涉工程已经完工且原告未按照该责任书的约定装修水电：室内线路穿线，需采用镀锌管进行施工，而原告采用的是PVC管，按照《装修管理协议书》的约定，原告在装修完毕后应当配合被告到物业公司进行验收并办理装修保证金退还手续，因案涉工程至今未完工且已完工部分存在严重质量问题，导致至今无法验收，因此被告无需支付剩余装修款。本院认证：该证据符合证据的法定形式要件，本院予以采信。2.工商登记基本信息1份，证明案涉工程已由被告投入使用，作为青岛京美文化艺术传媒有限公司的教育培训使用。被告质证：对该证据的真实性予以认可，但该证据仅能证明青岛京美文化艺术传媒有限公司成立日期是2018年11月29日，当时案涉工程刚刚开工，不能证明原告所要证明的事项。本院认证：该证据具有真实性、合法性，但与本案无关联性，本院不予采信。3.装修结算单、邮寄回执单各1份，证明原告已按合同约定按期保质保量完工，按照合同约定，被告在2019年6月7日收到装修结算单后三日内未提出任何异议，视为被告对上述装修价款无异议。被告质证：对该证据的真实性予以认可，但该证据无法证明案涉工程已经完工，案涉工程的工程进度应当结合施工现场的实际施工进度来结算具体工程款，事实上案涉工程存在大量未施工部分，具体内容在被告举证时一一列明。本院认证：同对1号证据的认证。二、被告提交的证据1.装修预算报价单1份，证明案涉工程的装饰内容明细，原告未按照该明细表施工，顶面乳胶漆、石膏板吊顶、墙面乳胶漆、地面找平、洗手台、卫生间通风、水电改造、房间造型门等均未施工完毕。原告质证：对该证据的真实性无异议，但该证据仅为装修预算报价单，应以原告提交的3号证据为准，且原告已经按照结算明细施工完毕。本院认证：该证据符合证据的法定形式要件，本院予以采信，对其证明事项应结合其他证据及本案事实加以确认。2.《装修管理协议书》、《房屋装修管理责任书》、装修保证金收据各1份，证明原告未按照双方及物业签订的三方协议施工，比如室内线路穿线，需采用镀锌管，而原告采用的是PVC管,案涉工程至今未完工，且存在严重的质量问题，导致案涉工程无法通过竣工验收，被告交纳的装修保证金无法退还。原告质证：对该证据的真实性无异议，但案涉工程已于2019年1月10日完工，不存在质量问题，案涉工程无法竣工验收与原告无关。本院认证：同对1号证据的认证。3.银行交易明细1份，证明被告已按照合同付款节点的约定，向原告支付了134000元，结合1号证据以及实际完工工程量被告已经超额付款，无需再向原告支付任何工程款。原告质证：对该证据的真实性无异议，被告并不存在超额付款的情况，尚欠原告装修费48160元。本院认证：同对1号证据的认证。4.施工现场照片打印件一宗，证明原告未按照装饰明细表施工，具体表现为施工墙面乳胶漆未粉刷完毕、存在色差，卫生间洗刷台未安装橱柜，卫生间排风未施工，顶面石膏板吊顶未施工，且案涉工程存在严重的质量问题，比如室内线路穿线，需采用镀锌管。原告质证：对该证据的真实性无法确认，该证据与本案无关且案涉工程不存在质量问题。本院认证：同对1号证据的认证。根据当事人陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年11月25日，原告晟龙装饰公司（承包方）与被告房建成（发包方）签订《装修合同》，主要约定：承包方为发包方的青岛市城阳区蔚蓝创新天地25#楼校区工程进行装修，工程内容及做法（装修预算报价表）。工程承包方式为承包人包工、包料。工程期限50天，开工日期2018年11月26日，竣工日期2019年1月14日。合同价款182160元（装饰装修工程报价单）。发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式两份，发包人、承包人各一份。承包人义务，施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：（1）水电施工改造完工，开关插座定位验收；防水层经24小时试水不漏；（2）泥工粉砌新墙完毕，墙、地砖铺贴完工；（3）木工吊顶，木制品完工；（4）油漆工程完工；（5）全部工程完工，承包人应提前两天通知发包人进行验收。工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，在工程款结清后，办理移交手续。工程款支付方式合同签订后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款，根据施工进度；工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人，发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，发包人应在签字后三天内向承包人结清工程进度款。违约责任合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责；发包人未按期支付每次工程进度款的（三日内），每延误一天向对方支付违约金发报价2‰元，十五天后承包方可中止合约；由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金2‰元。施工过程而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用5800元。物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付。2018年11月26日，晟龙装饰公司（丙方）、房建成（乙方）与深圳市百富东方物业管理有限公司青岛分公司（甲方）签订《装修管理协议书》，甲乙丙三方就丙方对蔚蓝创新天地.蔚蓝观邸25栋3层进行室内装饰装修中有关事宜，达成协议。主要约定，甲方负责装修工程的施工审批，协助乙方监督管理丙方的施工行为，并为丙方提供相应的协助；乙方、丙方承诺遵守蔚蓝创新天地.蔚蓝观邸《装修服务手册》中的各项规定，如有违反，应立即进行更正，并承担因违反规定造成的相应责任及损失；凡进行电气改动并涉及隐蔽工程的，在封闭前应经甲方的专业人员检验合格后方能封闭；丙方应向甲方预付预付装修保证金，按建筑面积收取，收费标准配套商业30元/㎡，装修结束未发生违反装修管理规定行为的，经甲方完工确认合格后3个月内免息退还全部保证金。同日，晟龙装饰公司、房建成出具《房屋装修管理责任书》，主要载明，为加强房屋装修施工管理，规范房屋装修现场的施工安全和施工人员的作业行为，界定房屋装修施工的违约责任，保障园区内人员、财产、物业、车辆的安全和有序，房屋装修施工单位应遵守下列规定：……室内线路穿线，需采用镀锌管，地下和墙面可用阻燃PVC电线管，但上面至少有30㎜水泥层厚度覆盖;线管内所有的穿线必须是活线,中间不得有接头和分支,分支应在过线盒内。同日，房建成向物业公司交纳装修保证金1万元。房建成已向晟龙装饰公司支付工程款134000元，其中2018年11月25日支付7万元，2018年12月10日支付34000元，2018年12月21日支付2万元。案涉工程于2018年11月26日开工，双方未办理竣工验收，房建成称于2019年2月15日投入使用。晟龙装饰公司施工的室内线路穿线，使用的是PVC管，未采用镀锌管。晟龙装饰公司称完工时间为2019年1月10日，房建成称未完工。2019年6月7日，晟龙装饰公司向房建成邮寄送达了装修结算单，载明工程款合计182160元，房建成收到后未提出异议。本院认为，原告晟龙装饰公司与被告房建成签订的《装修合同》是双方当事人的真实意思表示，亦不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应全面履行。综合双方的诉辩理由，本案争议焦点问题是：一、晟龙装饰公司是否已施工完毕、房建成是否应支付晟龙装饰公司剩余工程款及数额的认定；二、房建成是否支付违约金的认定。本院评判如下：关于第一个焦点问题，首先，房建成虽主张晟龙装饰公司未完工，但房建成在双方未经验收的情况下，就擅自使用案涉工程，其也未提交证据证明双方约定有洗手台橱柜、卫生间排风的施工，且在晟龙装饰公司向其邮寄送达装修结算单后，房建成也未提出异议，故本院对房建成的该主张不予采纳。其次，晟龙装饰公司向房建成邮寄送达装修结算单后，房建成对此未提出异议，本院对该装修结算单予以确认，故晟龙装饰公司主张案涉工程工程款为182160元，本院予以采信。房建成已支付工程款134000元，庭审中，晟龙装饰公司也认可房建成尚欠工程款48160元，房建成未按照合同约定支付工程款，晟龙装饰公司要求房建成支付工程款，理由正当，本院予以支持，其数额应为48160元。晟龙装饰公司要求过高部分，本院不予支持。关于第二个焦点问题，虽然案涉合同约定“发包人未按期支付每次工程进度款的（三日内），每延误一天向对方支付违约金发报价2‰元”，但因晟龙装饰公司存在未采用镀锌管进行室内线路穿线施工，且房建成已就此另案提起诉讼，故晟龙装饰公司要求房建成支付违约金，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第二百七十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告房建成于本判决生效后10日内支付原告青岛晟龙建筑装饰工程有限公司装修费48160元；二、驳回原告青岛晟龙建筑装饰工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1104元，由原告承担100元，被告承担1004元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。审 判 长  赵丕杰审 判 员  康廷富人民陪审员  纪利燕二〇二〇年六月五日书 记 员  李聪聪