河南省兰考县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0225民初908号原告（反诉被告）：暴文鑫，男，汉族，1991年10月10日生，住开封市。委托诉讼代理人：王宣东、王冲（实习），河南兰桐律师事务所律师。代理权限为特别授权。被告（反诉原告）：王东风，男，汉族，1970年10月2日生，住甘肃省兰州市七里河区。被告：铜川市建设（集团）有限责任公司。统一社会信用代码：91610200727352437M。法定代表人：赵殿轶，经理。住所地：陕西省铜川市新区铜川政务**。委托诉讼代理人：王梓臣，男，汉族，1992年1月31日生，该公司员工，，住陕西省铜川市耀州区代理权限为特别授权。原告暴文鑫与被告王东风、被告铜川市建设（集团）有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告暴文鑫及委托诉讼代理人王宣东、王冲、被告王东风、被告铜川市建设（集团）有限责任公司委托诉讼代理人王梓臣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告暴文鑫向本院提出诉讼请求：1、依法判令二被告给付原告各项费用612800元；2、本案的诉讼费由二被告承担。事实与理由：被告王东风承包了被告铜川市建设有限责任公司的位于兰考县××ＥＰＣ项目宝龙里新建工程项目，原告于2019年8月26日与王东风签订泥水平衡顶管施工劳务合同，并于2019年8月23日，该工程已完工并验收完工。被告王东风已给付原告260000元工程款，剩余款项被告迟迟不予给付，因此给原告造成了经济损失，现原告要求被告给付剩余工程款488000元。依照约定，被告王东风应给付违约金74800元。在施工期间，因被告原因给原告造成损失50000元，共计612800元。原告与被告协商未果，为维护原告合法权益，特向贵院提起诉讼，依法公判。被告王东风辩称：2019年8月26日，经双方协商一致签订《泥水平衡顶管施工劳务合同》,合同约定被反诉人作为劳务提供方，具体负责EPC宝龙路新建工程的泥水平衡顶管施工，工程具体内容详见原告提供的证据。首先，原告涉诉的涉案工程至今还未完工，并且原告因自身的原因而造成严重的逾期违约，双方签订的《泥水平衡顶管施工劳务合同》第八条明确约定了施工期限为80天，自2019年8月23日进场施工，但原告却未在约定期限内完成施工，导致拖延整个工程的进度，使被告遭受巨大的经济损失。其次，原告负责施工的具体路段项目质量存在严重问题。双方签订的合同明确约定原告方必须严格按照图纸设计及技术规范施工。但是在施工过程中，原告严重违反施工标准和流程，偷工减料，致使到交工之日一再拖延，并出现严重的工程质量问题，监理方出具整改说明书，被告及时联系让其整改维修，但原告却以各种借口推诿拖延，无奈被告只能自己找施工人员，自己出钱维修。综上所述，是原告的违约行为影响整个工程进度及工程存在质量问题，现在反倒是反咬一口，违背了基本的契约精神，让整个工程都陷入停滞，产生不可弥补的经济损失。因此恳请法院驳回原告的诉讼请求，等工程验收合格，结算清楚之后再由双方解决。被告铜川市建设（集团）有限责任公司辩称：原告所称的我公司系发包人不正确，我公司不是涉案工程的承包人，请求法院驳回原告对我公司的诉讼请求。针对原告的起诉，被告王东风提起反诉请求为：1、判令被反诉人暴文鑫承担违约金73950元（总价的10%）；2、判令被反诉人暴文鑫承担损失53200元（材料费、人工费）；3、诉讼费用由被告承担。事实及理由：2019年8月26日，经双方协商一致签订《泥水平衡顶管施工劳务合同》,合同约定被反诉人作为劳务提供方，具体负责EPC宝龙路新建工程的泥水平衡顶管施工，工程具体内容详见原告提供的证据。但是在施工过程中，被反诉人无故拖延工期，严重违反施工标准和流程，偷工减料，致使到交工之日一再拖延，并出现严重的工程质量问题，监理方出具整改说明书，并让反诉人承担相应的赔偿责任，反诉人多次要求被反诉人尽快维修未果。综上，被反诉人的违约行为已经严重损害了反诉人的利益为了维护反诉人的合法权益，具状判令所请。针对被告王东风的反诉，原告暴文鑫辩称：1、被告王东风反诉与事实不符。2019年8月26日，原告与被告王东风签订《泥水平衡顶管施工劳务合同》，并于2019年8月23日进场施工，该工程已完工并验收完毕。2、原告负责实施工的具体路段项目质量不存在任何问题，原告是严格按照图纸设计及技术规范施工，也未违反施工标准及流程，更不存在偷工减料的行为。3、原告反诉称监理方出具的整改说明书，并非是给原告出具的，而是给他人出具的，与原告无关。综上，原告所承包的工程已完工并验收合格，不存在任何违约行为，请求驳回被告王东风的反诉请求。经审理查明:2017年11月27日，铜川城市建设工程有限责任公司兰考分公司将自己承包的兰考县产业集聚区宝龙路EPC建设项目以内部承包的方式将“招标文件、施工图纸和公司与建设单位签订的施工合同及补充合同约定的全部工作内容”转包给被告王东风，双方签订了《工程项目内部承包合同》。2019年8月26日，王东风作为甲方，暴文鑫作为乙方，双方签订了《泥水平衡顶管施工劳务合同》，王东风将兰考县宝龙路EPC项目宝龙路新建工程劳务部分承包该暴文鑫，工程内容为“污水管线泥水平衡顶管施工：三级F口水泥管，直径1200毫米，长约1000米左右，最终结算以实际量为准；工作井靠背挡墙制作；卸砼管。甲方采用包公不包料，包质量、包进度的承包方式将此承包给乙方施工”。工期为80天，施工费用“本工程为三级F口泥水平衡顶管，直径1200毫米；施工费用采用每延米单价850元（此单价不含税金），含税造价：造价加6%税金。包含顶管施工、井内的一切顶管设备安装”，并对付款方式做了约定。并约定“非乙方原因造成的停工3日以上，甲方每天支付5000元误工费”。违约责任为“以上条款甲乙双方共同遵守，如有违约，违约方向对方支付总造价10%的违约金”。工程质量验收标准：所有施工管道以闭水试验合格为验收标准。甲方责任：施工所用的管材、混凝土、发电机及电源、水源、泥浆池开挖，打降水井与降水及止水条、辅料，顶管完工15日内甲方应积极组织闭水试验，如超出约定闭水期限视为甲方闭水验收合格。合同签订后，原告暴文鑫带人进场施工。2019年9月4日，王东风与暴文鑫关于11-12号井三级F口水泥管问题与接收井降水问题签订补充协议，关于上述所发生的问题，造成的一切后果及经济损失全部由王东风负责。2019年12月9日，原告暴文鑫作为乙方与被告王东风作为甲方关于EOC项目宝龙路新建工程关于后续款项支付达成协议，乙方收到约定款项后，于2019年1月10日完成剩余工程量。2019年12月19日，关于误工问题，被告王东风向原告作出书面承诺，内容为“2019年12月17日顶管施工工作队及吊车进场，因B13井井底及洞口问题造成顶管施工队无法正常施工，经双方协商，宝龙路新建工程项目部承诺补偿顶管施工队三天误工费用。宝龙路新建工程项目部负责人：王东风，同意，2019年12月19日”。原告施工完毕后，双方于2020年3月20日进行了结算，签了书面结算单，内容为“顶管施工队（原告）于2019年8月进场施工，于2020年1月完成所有顶管施工量……以上所有顶管施工量共计880米，合同单价为850元/米，共计柒拾肆万捌仟元（748000元）”。2020年1月20日，涉诉工程监理单位河南卓建工程管理有限公司出具书面整改通知单，兰考县产业集聚区宝龙路（中州路-陇海路）道路新建工程-排水工程部分污水管网存在漏水、渗水现象，限三日内整改完毕，并以书面形式回复监理部。兰考县产业集聚区管理委员会、河南卓建工程管理有限公司出具“关于兰考县产业集聚区宝龙路道路新建工程污水管网检查情况说明书”，说明自2020年3月28日起到2020年4月6日止，经几家联合单位检查，发现管道接缝存在多处严重漏水状况，给予施工单位严重警告，即刻进行整改。2020年3月28日，王东风与冯智慧签订污水管道整改协议，内容中包含“经我方（王东风）向施工方暴文鑫发出强烈整改通知，施工方暴文鑫迟迟不来整改。故我方（王东风）在公平公正自愿的前提下，就宝龙路污水管道……，整改费为叁万贰仟元整承包给乙方（冯智慧）”。原告施工过程中，被告王东风共支付工程款260000元，余款经原告催要，被告未支付。根据原告的申请，本院作出（2020）豫0225民初908号民事裁定书，依法对被告王东风名下的银行存款612800元或同等价值财产采取保全措施，原告交纳保全费3584元。以上事实，有原、被告陈述，原告《泥水平衡顶管施工合同》、《补充协议》、《关于EOC项目宝龙路新建工程协议》、EOC宝龙路新建工程泥水平衡顶管劳务施工队工程量结算单、被告王东风出具的承诺提交的原告工商信息资料、（2020）豫0225民初908号民事裁定书、庭审笔录在卷佐证，足以认定。本院认为，依法成立的合同受法律保护，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，当事人履行合同不符合约定，应当承担相应的法律责任。本案中原告暴文鑫与被告王东风签订泥水平衡顶管施工合同》、《补充协议》、《关于EOC项目宝龙路新建工程协议》，双方形成建设施工合同关系，均应当按照约定履行合同义务。原告将涉诉工程施工完毕，双方并进行了清算，被告王东风为及时将拖欠的工程款结清是纠纷产生的原因，依法应负继续清偿的责任。对原告诉请中的工程款488000元，双方工程结算单总价款为748000元，被告王东风已经支付工程款260000元，计算后尚欠488000元，本院对此予以确认，双方对工程已经完工结算，被告王东风应当承担向原告暴文鑫继续支付的责任，本院对此予以支持。对原告诉请的误工损失50000元，是按照双方约定误工损失每天5000元计算10天，按照被告王东风给原告暴文鑫出具的书面承诺，补偿原告误工天数为3天，按照双方约定每天5000元计算为15000元，本院对此予以确认。对原告要求的其他误工损失，没有有效证据证明，本院不予支持。对原告主张的违约金74800元，原告所做涉诉工程，双方签字结算单上载明，于2020年1月完成所有顶管施工量，按照双方约定顶管完工15日内甲方（被告王东风）应积极组织闭水试验，如超出约定闭水期限视为甲方闭水验收合格。2020年1月20日，涉诉工程监理单位河南卓建工程管理有限公司对兰考县产业集聚区宝龙路新建工程污水管网漏水、渗水出具书面整改通知单，说明原告所做工程存在质量问题，原告以被告王东风违反约定，不按时支付工程款要求承担违约责任，支付工程总价748000元10%的违约金，本院不予支持。对原告要求被告铜川市建设（集团）有限责任公司承担责任的诉请，从合同上看，承建兰考县产业集聚区宝龙路EPC建设项目的是铜川城市建设工程有限责任公司兰考分公司，无证据证明被告铜川市建设（集团）有限责任公司与铜川城市建设工程有限责任公司兰考分公司存在法律关系，被告王东风与被告铜川市建设（集团）有限责任公司与铜川城市建设工程有限责任公司兰考分公司系内部承包关系，与被告铜川市建设（集团）有限责任公司无合同关系，原告要求被告铜川市建设（集团）有限责任公司承担支付工程款的责任，于法无据，本院不予支持。对被告王东风的反诉请求，1、要求原告暴文鑫支付违约金73950元，从2019年12月9日双方签订的协议看，被告王东风并未按照双方于2019年8月26日签订的施工协议约定支付工程款，也存在违约问题，本案中双方均存在违约，故对被告王东风要求原告暴文鑫承担违约责任，支付违约金73950元的诉请，本院不予支持。2、要求原告暴文鑫赔偿损失53200元，从被告王东风提供的证据看，关于兰考县产业集聚区宝龙路新建工程污水管网漏水问题的整修，仅提供了与案外人冯智慧签订的整修协议，没有具体的工程量施工清单，没有提供整修款项支付的票据和手续，没有经过有关部门评估鉴定，原告暴文鑫亦不予认可，不能确认被告王东风损失的具体数额，对此反诉请求，本院不予支持。依照，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）王东风于本判决书生效后十日内支付原告（反诉被告）暴文鑫工程款488000元、误工损失15000元，合计503000元；二、驳回原告（反诉被告）暴文鑫对被告铜川市建设（集团）有限责任公司；三、驳回原告（反诉被告）暴文鑫的其他诉讼请求；四、驳回被告（反诉原告）王东风反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9928元，保全费3584元，合计13512元，由被告（反诉原告）王东风负担12414元，原告（反诉被告）暴文鑫负担1098元。反诉费1422元，由被告（反诉原告）王东风负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省开封市中级人民法院。审判长  张伟献陪审员  姜英杰陪审员  郑红梅二〇二〇年六月九日书记员  程文霞