山东省莒南县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁1327民初3511号 原告：山东天元压力容器有限公司，住所地：山东省临沂经济开发区新3**国道与东纵路交汇处。统一社会信用代码：9137130026161436K。 法定代表人：江帆，总经理。 委托诉讼代理人：陈友磊，公司职工。 委托诉讼代理人：郇恒吉，山东隆泰律师事务所律师。 被告：山东泓瀚石化有限公司，住所地：山东省临沂市临港经济开发区壮岗镇东坡村。统一社会信用代码：91371300MA3CG0L39H。 法定代表人：葛建国，执行董事。 委托诉讼代理人:张思军，山东大地人（临淄）律师事务所律师。 委托诉讼代理人:翟雪，山东大地人（临淄）律师事务所律师。 原告山东天元压力容器有限公司（以下简称：天元公司）与被告原告山东泓瀚石化有限公司（以下简称：泓瀚公司）建设工程合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告天元公司的委托诉讼代理人陈友磊、郇恒吉，被告泓瀚公司的委托诉讼代理人张思军、翟雪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告天元公司向本院提出诉讼请求：1、请求人民法院依法判令被告支付原告工程款446.78万元及利息；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2016年10月5日，被告与原告应位于临沂市临港经济开发区壮岗镇泓瀚公司厂内的40万吨/年烷化基化项目及30万吨/年苯乙烯项目签订《球罐制作、安装合同》，将4台30**m3球罐的设计、制造、现场安装、防腐、质检等工程发包给原告。合同签订后，原告如约完成了合同约定的工程内容，后被告支付了334万工程款项，剩余446.78万款项一直拖欠未予支付。后经原告多次催要，被告均以公司发生安全生产事故停产无法结算为由拒绝支付。故诉至法院。请求判令被告支付设备款446.78万元及利息。本案审理过程中，原告变更诉讼请求为：1、请求判令解除原、被告签订的《球罐制作、安装合同》，并判令被告支付原告工程款390.9271万元及利息。2、本案案件受理费、财产保全费等诉讼费用由被告负担。 被告泓瀚公司辩称，原告未按照合同约定改造完其义务，因此被告不应向原告支付工程款。 根据当事人陈述和经审审查认定的证据，本院认定事实如下： 2016年10月5日，原告天元公司与被告泓瀚公司签订《球罐制作、安装合同》。合同主要内容为：“发包单位：山东泓瀚石化有限公司（甲方）承包单位：山东天元压力容器有限公司（乙方）甲方将4台30**m3球罐的设计、制造、现场安装、防腐、监检等工作委托给乙方……一、工程概况：发包范围4台30**m3球罐的设计、制造、现场安装、防腐、监检等内容……三、工期：合同工期：6.5个月（包含所有节假日）……六、合同价款：本工程合同价款：4台30**m3球罐的设计、制造、安装价格为固定单价6500元/吨，最终结算以实际过磅重量为准，过磅时，仅限于用于本工程的焊材可一同过磅。单重300.3吨/台，4台总重1201.2吨，合同金额780.78万元，大写：柒佰捌拾万柒仟捌佰元整（含运费），含17%增值税专用发票……九、付款及结算方式1、合同签订3个工作日内，甲方预付给乙方合同总额的30%；第一台球皮压制完成运到现场后再付30%；四台球罐组装、焊接完毕、热处理、水压试验、防腐、验收完成交付资料前再付30%。乙方开具全额增值税发票。2、剩余合同总价的10%作为质保金，在交付质量证明书一年内无质量问题一次性无息付清……”。合同签订后，泓瀚公司共计向天元公司支付货款3340000元。 另查明，2017年1月16日，天元公司与案外人临沂岐古工程安装有限公司签订《球罐安装分包合同》，将其与泓瀚公司签订的４台30**m3球罐设备安装项目分包给案外人临沂岐古工程安装有限公司。合同主要内容有：“一、工程名称：4台30**m3球罐安装工程二、工程内容：球罐设备安装工程包括（1）焊材电焊条、（2）现场组焊及焊接、（3）喷淋安装、（4）梯子平台制作及安装、（5）热处理、（6）水压试验、（7）气密性试验、（8）喷砂防腐（凉凉胶）、（9）监检费、工程以及设计图纸为准，按图施工。三、工程地点：山东泓瀚石化有限公司厂区内。四、本合同安装费为人民币每吨贰仟零伍拾圆整（2050元/吨），按重量结算。合同安装费总价为人民币（2460000.0元），人民币大写：贰佰肆拾陆万圆整最终以实际重量结算。注：4台30**m3球罐总重量约1200吨……”。2017年7月18日，天元公司与案外人临沂岐古工程安装有限公司签订《工程结算书》，双方确认实际完工总重量为1177.075吨，结算总价款为1177.075吨*2050元/吨=2413003.75元。合同未完成工程量扣除：（1）喷淋未完工程量扣除3.48吨*2050元/吨=7134元。（2）爬梯平台未完工程量扣除35.255吨*2050/吨=72272.75元。（3）水压试验按5000元/台扣除，总计扣除5000元/吨*4台=20000元。（4）喷吵防腐按100元/m2扣除，本工程防腐面积约计4300m2。总计扣除4300m2*100元/m2=430000元。最终结算款为：2413003.75元-7134元-72272.75元-20000元-430000元=1883597元。 再查明，因被告泓瀚公司原因，2017年6月23日原告停止所有施工，并将人员撤离。 上述事实，由原、被告的陈述及有关书证等证实，并经本院庭审查证所认定。 本院认为，双方签订的《球罐制作、安装合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规规定，属有效合同。双方应当按照合同约定履行合同义务。现因被告泓瀚公司原因导致合同自2017年6月23日起停工至今，无法继续履行。原告天元公司要求解除与被告泓瀚公司签订的《球罐制作、安装合同》的诉讼请求，本院予以支持。关于已经完工的工程量，因双方在合同中约定单价，并约定以实际过磅重量为结算依据。在原告与案外人临沂岐古工程安装有限公司的结算中，因被告泓瀚公司原因，该合同尚未实际履行完毕，亦未对已完工工程量进行结算，但是原告天元公司委托案外人临沂岐古工程安装有限公司对涉案项目进行施工，其对涉案项目的结算，可以作为判定已完工工程量的依据。原告天元公司与案外人临沂岐古工程安装有限公司的结算中，确认总重量为1177.075吨，但原告方尚有喷淋系统、平台安装未完工，该两部分未完工重量为喷淋系统3.48吨、爬梯平台35.2**吨，原告主张爬梯平台35.2**吨已完工一半重量，但其与案外人的结算中是全部扣除，故本院不予采信该主张。该喷淋系统3.48吨、爬梯平台35.2**吨应予扣除，则已经完工重量应为1138.34吨，本院予以认定。则实际合同总价值应为1138.34吨*6500元/吨=7399210元。除此外，原告方尚未对完工项目进行水压试验、喷砂防腐项目，该两项项目包含在上述总价内。参考原告天元公司与案外人临沂岐古工程安装有限公司的结算中对两项目作出的扣除450000元的结算，本院酌情认定，上述总价中亦应扣除450000元，即剩余总价款为6949210元，再扣除被告泓瀚公司已经实际交付的3440000元后，被告泓瀚公司应当向原告天元公司支付实际完工量总价应为3509210元。原告天元公司要求被告泓瀚公司支付390.9271万元的诉讼请求，本院予以部分支持。关于工程款利息，原告主张自起诉之日起支付利息的诉讼请求，不违反法律规定，本院予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百一十五条之规定，判决如下： 一、解除原告山东天元压力容器有限公司与被告山东泓瀚石化有限公司签订的《球罐制作、安装合同》。 二、被告山东泓瀚石化有限公司于本判决生效后五日内支付原告山东天元压力容器有限公司工程款3509210元及利息（自2017年6月18日起至2019年8月19日，按照中国人民银行同期贷款利率计算；自2019年8月20日起至实际付清之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费42542元，由原告山东天元压力容器有限公司负担9128元，由被告山东泓瀚石化有限公司负担33414元。保全费5000元，由被告山东泓瀚石化有限公司负担。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省临沂市中级人民法院。 审 判 长  纪 英 人民陪审员  陈兰梅 人民陪审员  张 慧 二〇二〇年六月十二日 书 记 员  逯 欣