广东省广州市番禺区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0113民初244号原告：广州市瀚丽美电子有限公司，住所地广州市番禺区石楼镇珠江路**。法定代表人：梁智力，职务执行董事。委托诉讼代理人：梁小薇，系该公司工作人员。委托诉讼代理人：丁婷婷，系广东金桥百信律师事务所律师。被告：广州迈上品牌策划有限公司，住所地广州市番禺区大石街105国道大石段**6A08。法定代表人：仵博儒。原告广州市瀚丽美电子有限公司（以下简称瀚丽美公司）诉被告广州迈上品牌策划有限公司（以下简称迈上公司）合同纠纷一案，本院依法受理后，适用简易程序公开开庭进行审理。因争议较大，本院依法转为普通程序，第二次公开开庭进行审理。原告瀚丽美公司的委托诉讼代理人梁小薇、丁婷婷，被告迈上公司的法定代表人仵博儒到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告瀚丽美公司向本院提出诉讼请求：1.判决解除原告与被告于2018年2月8日签订的《瀚丽美品牌视觉营销合同书》。2.判决被告向原告返还其已支付合同款项67800元。3.判决被告向原告支付违约金11300元。4.判决由被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：2018年2月8日，原告与被告签订《瀚丽美品牌视觉营销合同书》[合同编号：up2017.上012（粤）]，该合同约定被告向原告提供品牌视觉营销服务。合同签订后，原告根据合同规定，向被告支付了首付金67800元。根据合同附件《美丽加品牌视觉营销合作内容》载明，被告应当在20个工作日内将官方网站交付给原告使用，但被告一直未向原告交付合同成果。2018年6月19日，原告向被告发出《律师函》进行催告，截止至2018年12月8日，被告依然未能交付合同成果。原告与被告签订的合同及其附件未违反法律及行政法规的规定，是双方的真实意思表示，合法有效，故双方应予以遵守。原告已按合同约定履行支付义务，被告也应按合同约定如期交付合同成果，原告于2018年6月向被告发送律师函，被告确认收到，在该律师函中，原告催告被告收到律师函三日内向原告交付工作成果，但被告截止至第二次开庭仍未交付工作成果。被告在没有任何合同约定的情况下，迟延履行合同义务，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）项的规定，被告已经构成根本性违约，原告经催告后有权要求解除合同，另根据合同第八条第2项之约定，被告应当向原告支付11300元的违约金。此外，被告向法庭提交《〈美丽加〉企业宣传片拍摄制作合同》，该合同清晰载明被告委托第三人广州天吉文化传媒有限公司拍摄制作美丽加企业宣传片，根据原告与被告签订的合同，原告委托被告拍摄企业宣传片，但被告未经原告同意将其承揽的主要工作交由第三人完成，对此原告有权解除合同并要求被告返还原告已经支付的合同款项67800元，以及支付违约金1300元。综上所述，被告迟延履行主要债务已构成根本性违约，原告经催告后有权要求解除合同并支付违约金，请求法院判如所请，以保障原告的合法权益，维护法律的尊严。被告迈上公司辩称，1.关于原告诉称我方没有按照约定的时间履行合同义务。合同签订时间为2018年2月6日，我方收到款项时间为2018年2月8日，项目对接人、项目管理人可以证明双方对第一次提案的时间无异议。第二次合作自2018年8月21日开始，7月份我方与原告的老板开会，双方协商由我方继续完成项目，对此，原告也认可我方提交的会议记录。会议由被告法定代表人主持。2.我方按照约定时间履行合同，但原告一直没有按时向我方提供素材及资料，根据双方合同约定，原告需在3日内将相关的方案提供给我方，但直至2018年9月12日，原告才将相关的内容提供给我方。3.我方按照约定时间将方案提供给原告，按照合同约定，如原告对我方提供的方案有意见，应当在3日内回复我方，但原告一直迟迟未回复。4.合同没有约定我方需要对图片进行修图、做效果，但原告一直要求我方做合同未约定的工作。5.原告提及宣传片是我方找第三人制作属于违约，但合同未约定视频必须要由我方制作，我方只要按照合同约定进行制作，并在规定时间内交付给原告即可。原告瀚丽美公司围绕诉讼请求依法提交了《瀚丽美品牌视觉营销合同书》、转账凭证、律师函、快递单、《〈美丽加〉企业宣传片拍摄制作合同》等证据，被告迈上公司依法提交了《美丽加网站设计方案》、会议备忘录、美丽加智能网站建设策略、证人证言、微信聊天记录、《〈美丽加〉企业宣传片拍摄制作合同》、视频截图、宣传片拍摄现场照片、宣传片样片截图等证据。本院组织当事人进行质证，被告迈上公司对原告瀚丽美公司提交的证据无异议，原告瀚丽美公司对被告迈上公司提交的微信聊天记录的真实性无异议，对其他证据的真实性均不予认可，认为是被告迈上公司单方制作。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年2月8日，瀚丽美公司作为委托方（甲方），迈上公司作为受托方（乙方），双方签订《瀚丽美品牌视觉营销合同书》，就瀚丽美公司委托迈上公司进行“瀚丽美”品牌的网站搭建优化、拍摄企业宣传片事宜作出如下约定：委托事项具体内容见附件《瀚丽美.品牌视觉营销合同内容》。合作时间自2018年2月开始，自签订合同支付定金起，25个工作日（不得超过30个工作日）全部内容交付给甲方。甲方委托乙方设计的《瀚丽美.品牌视觉营销合同内容》全部方案将在2018年3月25日前提交甲方，其中乙方就网站搭建、拍摄企业宣传片内容之核心的基础部分包括：美丽加品牌形象优化、网站搭建、彩页设计、企业宣传片拍摄、DHQ品牌形象优化等。网站搭建后乙方务必把网站源代码及后台信息全部交付给乙方，且以上内容不含除甲方以外的任何商标信息。（注：工作周期为乙方确认甲方第一期付款到帐后，当日开始。第一期的工作是本合同内的视觉设计部分。）第二个工作周期从甲方确认第一个工作周期的工作后，乙方在双方约定的时间内把工作（见附件）所有内容提交给甲方。甲方可以根据自己具体工作进展情况，依照工作目录（见附件）细则，选出自己急需的类别或单项，乙方同意可以优先提供方案。由甲方指定相关工作人员负责配合、跟进设计工作。合同总酬金为113000元，此酬金不含税、不含彩页设计，不含任何第三方费用。本合同签订之日，甲方支付首付金67800元，即总酬金的60%。甲方确认乙方第一期工作后，即付33900元，即总酬金的30%。乙方完成整个工作后付清最后11300元，即总酬金的10%。甲方指派梁小薇、李红霞为工作对接人，负责与乙方联络并协助乙方工作。甲方为乙方工作及时提供所需材料和信息，及时审定乙方各阶段成果，以便迅速落地实施，准时向乙方支付报酬。乙方指派罗博成为工作对接人，仵博儒为项目总负责，负责与甲方联络并协助甲方工作。乙方按双方约定时间进度计划完成各阶段工作。如因甲方原因导致工作时间节点推移，乙方对此不负任何责任。乙方所提交的方案，甲方需在至少3个工作日以内予以回复。逾期，乙方视为方案通过，将进入下一个工作环节。乙方所提供的最后方案为各种文件的甲方确定后的原始文件（具体见本合同附件）。因乙方原因致使合同无法履行或中断，应承担违约责任，违约金为当期款项10%。《瀚丽美品牌视觉营销合同书》附件《瀚丽美.品牌视觉营销合同内容》包括《美丽加品牌视觉营销合作内容》、《瀚丽美旗下品牌响应式网站制作内容（PC官网+手机网站）》、《美丽加（产品+品牌DNA诉求）》、《美丽加宣传片报价单》。《美丽加品牌视觉营销合作内容》约定：一、美丽加品牌策划设计服务清单。第一板块：工作类别为官方网站（PC+手机端）应用设计，时间为20个工作日，具体内容包括官方网站应用设计，在甲方确认所有网站的内容（文字和图片）后，15个工作日完成。工作流程如下：1.网站品牌视觉规划，2.乙方提供网站结构设计，3.上传资料，4.甲方验收及调整、调试，5.交付使用。网站搭建完成后乙方务必把网站源代码及后台信息全部交付给甲方。如果源码建站需要再行沟通。服务报价15000元。第二版块：美丽加品牌宣传片。时间为确定故事剧本后，制作所需时间30个工作日。具体内容为美丽加品牌宣传片，含3分钟、1分30秒、30秒、15秒四个版本。非动画制作。以上视频内容，以产品品牌诞生基因（凸显休闲）及用户体验的独到之处（智能科技）相结合，体现产品核心竞争力。实拍+特效制作，完成所需时间25日。制作要求同《美丽加品牌宣传片制作合同》。片源带“Homebeauty美丽加”水印。根据故事剧本和制作要求。服务报价98000元。第三板块：美丽加彩页。完成所需时间为2个工作日/p。具体内容为美丽加彩页设计（见设计规划），尺寸为32开，四种特种纸。服务报价3500元/p。以上工作完成所需25个工作日约合1个月。二、项目成果呈现形式：1.《美丽加品牌网站、手机端》相关源文件及源代码。2.《美丽加品牌宣传片》动态相关源文件。3.《美丽加品牌彩页设计》相关源文件。4.DHQ品牌标识设计优化，带三个应用设计（免费）相关源文件。5.《美丽加品牌PPT制作》相关源文件。《瀚丽美旗下品牌响应式网站制作内容（PC官网+手机网站）》对官网设计风格、PC端、WAP手机端、网站栏目、语言版本、域名、内容管理、产品管理、新闻管理、官网搜索优化设置、官网图片管理、官网信息设置、友情链接管理、在线客服系统等作出约定，并备注：1.域名购买应该提供实名制资料……。2.网站建设前期准备（资料必须为电子版本，务必提供带**资料，乙方不负责为甲方处理图片）……。3.网站备案准备资料……。《美丽加（产品+品牌DNA诉求）》对宣传片的片长、创意说明、画面及音效进行约定。《美丽加宣传片报价单》记载：客户为瀚丽美公司，制作方及制片人为迈上公司，制作期30天，拍摄天数2天，总制作费100500元，优惠价98000元，本报价单为初步预估制作费用。报价单对宣传片制作费细项进行了报价。2018年2月8日，瀚丽美公司向迈上公司支付67800元。2018年6月19日，瀚丽美公司委托国信信扬律师事务所向迈上公司发出律师函，要求收到函件3日内向瀚丽美公司交付官方网站，若迈上公司在上述期限内未能交付合同成果的，瀚丽美公司将依法解除《瀚丽美品牌视觉营销合同书》，并依法向迈上公司进行追偿。现瀚丽美公司主张迈上公司迟延履行合同义务，诉至本院要求解除合同。迈上公司抗辩已履行如下合同义务：1.完成网站品牌视觉规划、提供网站结构设计。2.完成宣传片样片。3.完成并向瀚丽美公司交付彩页。为证明上述主张，迈上公司提交了《美丽加网站设计方案》、会议备忘录、美丽加智能网站建设策略、证人证言、微信聊天记录、《〈美丽加〉企业宣传片拍摄制作合同》、视频截图、宣传片拍摄现场照片、宣传片样片截图等证据予以证实。上述证据显示：1.自2018年2月27日起，迈上公司的工作人员、瀚丽美公司的工作人员在微信群中就美丽加网站框架设计、视频拍摄、视频配音等进行沟通。2018年6月22日，迈上公司的工作人员在微信群中称“流程第一步为确认页面设计，第二部确认网站功能实现，以上均为5个工作日，之后测试空间开放，5日后无技术问题，整个网站建设完成，交付正式网站管理后台”，瀚丽美公司的工作人员李红霞回复“根据合同约定，你方应在25个工作日内向我司提供可供验收调试的网站，而不是在严重延期后经我司催告提供一些设计图片”。2.迈上公司与广州天吉文化传媒有限公司签订《〈美丽加〉企业宣传片拍摄制作合同》，约定迈上公司委托广州天吉文化传媒有限公司拍摄制作美丽加品牌宣传片，合作时间为2018年3月12日开始，至2018年3月25日结束。自签订合同支付定金起，10个工作日交付成片给迈上公司。3.2018年8月21日，瀚丽美公司与迈上公司就美丽加网站建设召开会议，由迈上公司讲解美丽加网站建设思路，瀚丽美公司介绍了美丽加产品优势以及未来品牌战略发展思路。2018年9月11日，迈上公司向瀚丽美公司工作人员发送美丽加官网设计开发时间周期表，并催促瀚丽美公司提供资料。2018年9月12日，瀚丽美公司将网站建设所需资料发送给迈上公司工作人员。2018年9月27日，瀚丽美公司就迈上公司提供的网站设计图片回复意见，认为画面看起来混乱，太多素材和颜色，没有突出产品。2018年12月2日，瀚丽美公司工作人员质疑迈上公司“美丽加网站到现在还没有完成。宣传片看了样品我不知道怎么修改”。2018年12月5日，仵博儒向瀚丽美公司董事长提出：“关于您在群里的留言，我建议：1.网站和视频，我们再沟通一次，根据新确定的方案报价，在以前费用的基础上，多退少补，重新签约。2.我们把这两个项目已做的所有内容，包括视频拍摄的高清资料，全部交付源文件给您。您可以自己做，或者找其他公司做。项目到此结束。”4.2018年9月13日，迈上公司通过电子邮件方式向瀚丽美公司交付美丽加彩页。瀚丽美公司确认迈上公司已经交付美丽加彩页，但美丽加彩页是根据实际完成P数付款，不包括在《瀚丽美品牌视觉营销合同书》约定的合同款项之内，瀚丽美公司已在2018年4月25日向迈上公司支付了14000元。迈上公司确认一页彩页的设计费为3500元，迈上公司一共做了4页，已收到瀚丽美公司支付的14000元彩页设计费。本院认为，瀚丽美公司与迈上公司之间签订的《瀚丽美品牌视觉营销合同书》是双方的真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方均有约束力。根据《瀚丽美品牌视觉营销合同书》及其附件的约定，瀚丽美公司委托迈上公司进行官方网站（PC+手机端）应用设计、拍摄美丽加品牌宣传片、设计美丽加彩页，合作时间自2018年2月开始。合同总酬金为113000元，此酬金不含税、不含彩页设计，不含任何第三方费用。合同签订之日，瀚丽美公司支付首付金67800元，瀚丽美公司确认迈上公司第一期工作后支付33900元，迈上公司完成整个工作后付清11300元。第一个工作周期是合同内的视觉设计部分，其中迈上公司就网站搭建、拍摄企业宣传片内容之核心的基础部分包括美丽加品牌形象优化、网站搭建、彩页设计、企业宣传片拍摄、DHQ品牌形象优化等。迈上公司应当在2018年3月25日前将全部方案提交给瀚丽美公司，迈上公司应当交付的成果包括《美丽加品牌网站、手机端》相关源文件及源代码、《美丽加品牌宣传片》动态相关源文件、《美丽加品牌彩页设计》相关源文件、DHQ品牌标识设计优化[带三个应用设计（免费）相关源文件]、《美丽加品牌PPT制作》相关源文件。瀚丽美公司已于2018年2月8日向迈上公司支付67800元，现双方争议焦点为迈上公司是否已经依约完成第一个工作周期视觉设计部分内容。关于网站搭建方面。第一，迈上公司抗辩已经多次提交网站设计方案，但未提交充分的证据予以证实。第二，从微信聊天记录看，在瀚丽美公司发出律师函之前，瀚丽美公司的工作人员已经质疑迈上公司“根据合同约定，你方应在25个工作日内向我司提供可供验收调试的网站，而不是在严重延期后经我司催告提供一些设计图片”。第三，虽然双方在2018年8月21日曾就美丽加网站搭建问题召开会议，迈上公司也就美丽加官网设计开发作出时间规划，并在9月份向瀚丽美公司提供网站设计图片，但在瀚丽美公司提出修改意见后，迈上公司并未提供修改后的方案，而是在2018年12月5日建议就网站和视频重新签约，或者将所有已完成的内容交付给瀚丽美公司，项目到此结束。第四，迈上公司抗辩瀚丽美公司未依约回复方案，导致无法进行下一步工作。依合同约定，瀚丽美公司对迈上公司提交的方案至少3个工作日内予以回复，逾期视为方案通过，迈上公司将进入下一个工作环节。但是，现有证据无法证明迈上公司曾行使该合同权利，告知瀚丽美公司直接进入下一个工作环节，或催促瀚丽美公司确认第一期工作，故对迈上公司的上述抗辩，本院不予采信。综上所述，迈上公司主张已完成网站品牌视觉规划、提供网站结构设计缺乏事实依据。关于宣传片拍摄方面。双方约定瀚丽美公司委托迈上公司拍摄制作企业宣传片，根据《中华人民共和国合同法》第四百条规定，受托人应当亲自处理委托事务。迈上公司未经瀚丽美公司同意，私自转委托第三方，明显违约。综上所述，迈上公司迟延履行合同主要义务，未经瀚丽美公司同意私自将宣传片拍摄制作工作转委托第三方，且明确要求重新签订合同或终止项目，瀚丽美公司主张解除合同符合法律规定，本院予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。迈上公司未依约履行合同义务，瀚丽美公司要求迈上公司返还已支付合同款项合法合理，鉴于迈上公司履行了一部分合同义务，本院酌定瀚丽美公司向迈上公司支付服务费用7800元，故迈上公司应向瀚丽美公司退还合同款项60000元。《瀚丽美品牌视觉营销合同书》约定，因迈上公司原因致使合同无法履行或中断，应承担违约责任，违约金为当期款项10%。因瀚丽美公司仅支付了第一期合同款项67800元，根据上述约定，迈上公司应向瀚丽美公司支付违约金6780元，瀚丽美公司主张以合同总酬金113000元计算违约金缺乏依据，本院对其主张超出部分不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第三百九十六条、第四百条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、解除原告广州市瀚丽美电子有限公司与被告广州迈上品牌策划有限公司在2018年2月8日签订的《瀚丽美品牌视觉营销合同书》。二、被告广州迈上品牌策划有限公司于本判决发生法律效力之日起三日内向原告广州市瀚丽美电子有限公司退还合同款项60000元。三、被告广州迈上品牌策划有限公司于本判决发生法律效力之日起三日内向原告广州市瀚丽美电子有限公司支付违约金6780元。四、驳回原告广州市瀚丽美电子有限公司其余诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉受理费2560元，由被告广州迈上品牌策划有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。发生法律效力的民事判决，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，申请执行的期间为二年。审 判 长  肖晓丹人民陪审员  何蕴华人民陪审员  吴健周二〇二〇年六月五日书 记 员  梁玉华