北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2018）京0105民初80512号原告：北京中冶设备研究设计总院有限公司，住所地北京市朝阳区安外胜古庄**。法定代表人：费利东，董事长。委托诉讼代理人：姚海瑞，男，北京中冶设备研究设计总院有限公司员工。委托诉讼代理人：刘涛，北京刘涛律师事务所律师。被告：江苏澳森重工科技有限公司，住所地张家港市金港镇华达路**。法定代表人：徐松其，总经理。委托诉讼代理人:高磊，江苏宁盾律师事务所律师。原告北京中冶设备研究设计总院有限公司（以下简称中冶公司）诉被告江苏澳森重工科技有限公司（以下简称澳森公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告中冶公司之委托诉讼代理人姚海瑞、刘涛，澳森公司之法定代表人徐松其及委托诉讼代理人高磊均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告中冶公司向本院提出以下诉讼请求：1、判令澳森公司向中冶公司支付因其不能依约履行交货义务导致中冶公司多支付的货款共计3045201元；2、判令澳森公司支付延期交货违约金174万元；3、判令澳森公司承担本案诉讼费用。事实与理由：中冶公司与澳森公司于2018年1月9日签订《九xxx钢铁有限公司轧钢棒材改造工程冷床设备采购合同》，约定中冶公司向澳森公司采购冷床设备，合同总价款为870万元。在合同履行过程中，中冶公司严格按照合同约定履行义务，澳森公司未依约履行全部交货义务。中冶公司曾于2018年3月26日、5月3日向澳森公司发函要求其履行交货义务，但其一直未履行。为弥补工期损失，避免损失进一步扩大，中冶公司被迫于2018年5月21日与上海xx机械有限公司（以下简称xx公司）签署《九xxx钢铁有限公司轧钢棒材改造工程冷床区干油润滑系统采购合同》，采购澳森公司应供货的冷床区干油润滑系统设备，合同价款为518000元。为推动合同的履行，2018年6月2日，中冶公司与澳森公司在其办公室达成《会议纪要》，中冶公司承诺在设备全部发出前支付至合同总价款的90%，即783万元，澳森公司承诺于2018年6月9日前发货完毕，否则赔偿给中冶公司造成的一切损失。中冶公司向澳森公司支付至合同总价款90%的货款后，澳森公司仍没有履行交货义务。因澳森公司迟延履行合同已造成业主工程严重延期，为减少业主对中冶公司进行工期罚款损失的进一步扩大，中冶公司被迫于2018年6月24日与xxx进机械装备有限公司（以下简称x进公司）签署《钢板购销合同》，采购澳森公司应供货的Q235型号钢材，合同价款为178500元，实际结算金额为107201元；于2018年6月24日与xxx市x洲机械有限公司（以下简称x洲公司）签署《加工承揽合同》，采购澳森公司应供货的拉杆，合同价款为2万元；于2018年6月26日与xxx市x博机械有限公司（以下简称x博公司）签署《加工合同》，采购澳森公司应供货的冷床铸件一批，合同价款为50万元。为全力确保九xxx钢铁有限公司（以下简称xx公司）轧钢棒材改造工程继续推进，中冶公司于2018年7月3日给业主方xx公司出具《授权委托书》，授权xx公司与澳森公司洽谈剩余设备交付事宜，委托xx公司支付货款，并从xx公司应支付中冶公司的工程款中扣除。后，xx公司与澳森公司于2018年7月6日签订《工矿产品购销合同》，由xx公司向澳森公司采购剩余设备，合同总价款为190万元。澳森公司迟延履行交货义务，构成违约，给中冶公司造成巨大经济损失，澳森公司应依约承担违约责任，并支付中冶公司因此多支付的货款3045201元。故中冶公司诉至法院。被告澳森公司答辩称：1、中冶公司主张之货款损失均与澳森公司无关；2、中冶公司没有实际损失，其主张之违约金没有事实依据；3、2018年7月5日，中冶公司向澳森公司出具《承诺书》，双方之间已不存在任何债权债务关系。故不同意中冶公司全部诉讼请求。经审理查明：中冶公司作为甲方、澳森公司作为乙方签订《九xxx钢铁有限公司轧钢棒材改造工程冷床设备采购合同》（以下简称《冷床设备采购合同》），约定：甲方为实施其所承揽的xx公司轧钢棒材改造工程（以下简称涉案工程），特向乙方定购冷床设备。乙方应向甲方提供的合同设备及服务，详见双方签订的技术协议。本合同总价款为870万元。货物名称为冷床设备，重量为644.27t，综合单价1.35万元/t，交货地点为xx公司厂内。本合同价格为暂估价，合同冷床设备综合吨单价为13500元。支付发货款前，甲乙双方以最终甲方图纸的设备重量和本合同约定的综合吨单价为准重新签订本合同补充协议，确定新合同总价（以下称调整后合同总价）。乙方加工允许发生偏差范围为正负2%（业主方现场秤重为准），如乙方加工实际重量低于2%，按照综合吨单价扣款结算；如乙方加工实际重量高于2%，按照调整后合同价结算。电控设备合同价格为固定价，合同金额不再调整。乙方所供合同设备的技术规格应与包括最终图纸在内的合同附件的规定相一致。乙方接到甲方的发货通知后安排发货时间，并应提前向甲方提供详细的设备发货清单纸质版和电子版各一套，纸质版送交至北京市朝阳区安外胜古庄2号中冶设备院姚海瑞（收），电子版发送至xxx@126.com。发货清单满足甲方发货要求的，乙方才可安排发货。合同价款的支付地点为甲方所在地，支付方式为六个月银行承兑汇票。具体支付办法如下：预付款：本合同签订生效后，甲方支付合同总价的30%；发货款：设备经出厂检验合格，具备发货条件后，凭乙方开具的50%合同额的发票，甲方支付合同总价的20%；进度款：合同设备全部运到现场并经甲方初步开箱检验合格后一个月内，甲方支付合同总价的20%；热试款：合同工程热负荷试车经业主、甲方、乙方联合验收合格后，凭乙方开具的剩余50%发票，甲方支付合同总价的20%；质保金：合同总价的10%为质量保证金。合同约定的质量保证期满一年内，甲方将扣减后的（如果按照合同约定有扣减的话）质保金余额一次性支付给乙方，质保金不计息；合同设备的交货地点为：合同工程的现场，包括该区域的厂房、仓库、预装现场等甲方指定的地点；交货期：乙方应于2018年4月20日前将全部合同设备（含与设备相关的图纸、资料等）前运抵交货地点并交付甲方。由于乙方原因造成交货期延误，每延误一天，乙方应支付违约金5万元，因工期延误造成的违约金总额不超过合同总价的20%。如果由于乙方原因导致延误工期15天及以上，乙方应赔偿甲方全部经济损失，并且甲方有权立刻单方面解除合同并要求乙方返还甲方已支付合同价款并向甲方支付合同总价20%的违约金。该合同附有《技术附件轧钢主车间冷床区设备》。合同签订后，中冶公司向澳森公司支付合同款435万元。2018年3月26日，中冶公司向澳森公司发送《催货函》，要求澳森公司务必保证合同规定的4月20日供货期要求。2018年4月8日，澳森公司向中冶公司出具《工作函》，载有：关于澳森公司与中冶公司签订的九江萍钢冷床设备合同，签订日期为2018年1月9日，接收图纸时间2018年2月10日，中冶公司提供图纸，澳森公司负责制造、加工、装配、发运。澳森公司收到贵公司图纸后，各部门立即开始组织图纸分解，计划清单、原材料清单、二类机电采购询价、锻件、铸件、铜件及标准件的采购。至今各项工作投入到位，紧密布置有序，同步开展。为了双方良好的开端及长期的合作，现我公司有机电需向中冶公司做汇报如下：一、澳森公司在九江萍钢冷床项目报价中，无详细的设计图纸，此冷床报价根据我公司冷床设计经验及我公司的制造成本来进行报价，也是我公司多年来与国内外钢铁公司合作的成果经验和业绩，包括冷床的结构、配置做出的报价。从设计、标准、制造、二类机电选型符合国际性冷床的先进性，设备的可靠性，属于行业内的领先水平。二、中冶公司提交图纸后，我公司进行分解、工艺编制，发现贵司设计的冷床结构形式及各部件的工艺配置、选型有不同之处，如：上钢装置、主传动装置、对齐辊道装配，下钢小车装置等，对我公司增加了制造成本及外协采购成本。三、在制作加工过程中，发现图纸与实际尺寸不符，造成原材料报废，也加剧了成本的增加和损失。四、由于交货期短，为满足交货节点，我公司与各外协厂家及供应商协商交付期限，各配套厂家同步进行配合，加班加点，同时各外协厂家及供应商提出必须100%全款提货的付款条件，因此也大大增加了澳森公司外协和采购成本，给我公司带来了沉重的资金压力。我公司考虑实际的交货节点及用户的客观因素，同意外协厂家及供应商的要求，全力推进九江萍钢冷床项目进度，积极主动配合好中冶公司及业主单位。现我公司要求中冶公司将原主合同变更付款方式，保障各外协厂家及供应商的资金安排，确保澳森公司对此项目的全力推进。五、经我公司生产部、外协部、采购部最终核算成本，采购件与外协件：原材料、二类机电、锻件、铸件、铜件及标准件、加工费等，直接成本为897.5万元整。（不含税金、管理费、油漆、运输费）直接亏损190.6万元，恳请贵司予以增补价格，重新补充合同。六、我公司在冷床报价中，不含集中干油润滑系统，不含干油系统中所有的配管材料及采购的辅件，在招标中澳森公司的报价中有明确说明，请贵公司核实。以上几点澄清说明，避免我公司遭受更大损失，并有效的将此项目更快的推进。敬请贵公司酌情考虑。2018年5月4日，中冶公司向澳森公司以电子邮件方式发送《催货函》，内容有：目前贵公司与我公司签订的合同设备已经延误，为保持业主方、我公司及贵公司之间的长期友好合作，望贵公司高层领导能引起高度重视并给予大力支持，请立即安排全部合同设备的发货。2018年6月2日xx公司、中冶公司、澳森公司人员签署之《会议纪要》载有：中冶公司与澳森公司签订冷床设备供货合同，原定交货期为4月20日，截止目前发货至九钢项目现场不足100吨，鉴于目前设备交货情况，为保证现场6月18日热试成功的后墙不倒要求，2018年6月2日xx公司、中冶公司、澳森公司三方就九钢项目冷床交货的事宜进行了协商，达成以下一致意见：1、澳森公司承诺即日起陆续发货，6月9日前全部发货完毕；2、发货前，澳森公司必须进行质量检测，严禁将不合格品发往现场，6月5日前安排技术人员到现场指导安装；3、中冶公司按照合同条款已支付澳森公司435万元，中冶公司承诺在设备全部发出前支付到合同总额的90%，还需支付348万元；4、设备全部发出后，双方就增补合同进行协商；5、如果6月9日澳森公司不能完成全部发货，由此给中冶公司造成的一切损失均由澳森公司承担。《会议纪要》签订后，中冶公司截至2018年6月8日共向澳森公司支付348万元。庭审中，澳森公司称其并未按照《会议纪要》约定在2018年6月9日前发货，原因为澳森公司担心中冶公司在其发货后不会与其签订增补合同，且6月25日、26日，澳森公司发现中冶公司直接和下游厂家提货，澳森公司相信中冶公司不会签订增补合同。庭审中，中冶公司称因澳森公司未依约交货，中冶公司只得直接向澳森公司供应商采购涉案合同项下货物，包括：1、2018年5月21日，中冶公司作为甲方、上海xx机械有限公司（以下简称xx公司）签订《xx公司轧钢棒材改造工程冷床区干油润滑系统采购合同》，约定中冶公司为实施其所承揽的xx公司轧钢棒材改造工程，特向xx公司订购冷床区干油润滑系统设备。合同总价款518000元。交货期：乙方应于2018年6月15日前完成全部合同设备的安装与调试并具备试车条件。中冶公司、xx公司同时签订《xx公司棒材改造工程冷床去干油润滑及水冷系统技术协议》。2、2018年6月24日，xxx进机械装备有限公司（以下简称x进公司）作为供方、中冶公司作为需方签订《钢板购销合同》，约定中冶公司向x进公司购买钢材130件，总额178500元。3、2018年6月24日，中冶公司作为需方、xxx市x洲机械有限公司（以下简称x洲公司）作为供方签订《加工承揽合同》，约定中冶公司向x洲公司采购拉杆8件，总金额2万元。4、2018年6月26日，张家港市兰博机械有限公司作为承揽方、中冶公司作为定作方签订《加工合同》，约定中冶公司向兰博公司定作冷床铸件一批，总金额50万元，全部货物2018年6月27日发出。2018年6月28日，澳森公司向中冶公司出具函件，载有：关于澳森公司与中冶公司签订的九江萍钢冷床设备合同，合同总重量650吨。现冷床设备约92%的货物已发至萍钢现场，剩余货物8%也已全部制造完成，待发货中。情况说明：一、中冶公司工作人员未与我公司商议及澳森公司的允许，擅自将我公司和各外协配套厂家签订的加工件提货并转移，给澳森公司造成了不良影响和经济损失，严重侵害了我公司的权益和双方的合作关系。对此澳森公司表示强烈的抗议，及中冶公司承担一切后果和经济损失。二、关于中冶公司提供给我公司的图纸在加工及装配过程中，由于设计有误、缺件及变更中更换重新加工，给澳森公司造成了严重的损失，现我公司要求增补合同。三、关于2018年4月8日，澳森公司发往中冶公司的一份工作函中，中冶公司对澳森公司提供的来图加工的图纸中，因设计原因造成我公司合同亏损，亏损金额190.6万元。现澳森公司要求中冶公司必须把补充合同履行完毕，并全款付清。四、关于澳森公司与中冶公司剩余的10%货款，共计87万元整，招标保证金20万元整，两项合计为107万元整。现澳森公司要求中冶公司全款付清。2018年7月3日，中冶公司向xx公司出具《授权委托书》，载有：我司与澳森公司于2018年1月签订xx公司轧钢棒材改造工程《冷床设备采购合同》，约定我司向澳森公司采购冷床设备。为全力确保xx公司优钢线工程推进，我司授权xx公司与澳森公司洽谈剩余冷床设备交付事宜（货物见清单），并委托xx公司支付相关款项。xx公司垫付的相关款项总额为190万元（包含合同（编号为J-C-G-17-055）项下剩余款及加价费用。上述xx公司垫付的190万元，在xx公司应付我司下一笔工程款中一并扣除，结算时在合同总额中减去。财务上不再重复扣款（即此190万垫付款仅扣除一次）。2018年7月5日，中冶公司工作人员姚海瑞以电子邮件向澳森公司发送《承诺书》，载有：澳森公司，中冶公司与贵公司签订的《冷床设备采购合同》双方已履行总合同90%左右，我方同意解除合同，剩余设备由贵公司与业主xx公司直接商谈，货物直接发给业主方，我公司与贵公司合同解除后货款两清，互不追究对方违约责任。庭审中，中冶公司称上述《承诺书》系其按澳森公司要求被迫出具，对承诺书的效力不予认可。对于《承诺书》之出具过程，中冶公司称合同工期是2018年4月20日，工期罚款非常重，澳森公司一直不能按期交货，提出中冶公司付到90%的货款，澳森公司才发货，但中冶公司付款后，澳森公司仍未交货，在此情况下，xx公司出面协调交货问题，澳森公司提出增补合同；2018年7月3日，澳森公司不再与中冶公司协调交货问题，由业主与澳森公司进行协调；澳森公司为避免其违约责任，要求中冶公司必须按其要求出具承诺书。中冶公司提交其工作人员姚海瑞与xx公司人员杨某某之间微信通话记录加以证明，其中，2018年7月4日，杨某某向姚海瑞发送照片，载有“1、对于澳森剩余设备，中冶设备同意九钢公司直接与澳森公司购买，与中冶设备无关，2、澳森公司发出的设备，中冶设备已收到，无异议，与澳森公司再无关系”，并称“就等你给澳森的承诺书了”，姚海瑞称“我也在努力”；7月5日，杨某某称“承诺书搞好后先发微信给我，我先拿给澳森看，再由你公司又向发澳森邮箱，纸质版随后邮寄澳森”，姚海瑞称“你先给他看，他们要再不同意我也没得办法了”，杨某某称“没改就行”，姚海瑞向中冶公司发送文件《承诺书》，杨某某称“澳森已看，不要改字，已同意”，“加盖公司章”，“搞好了先发照片给我”，姚海瑞称“盖公章要求领导签字比较多，所以慢”，杨某某称“等你哦”，姚海瑞称“我也很着急，谈好了，领导也同意了，就赶紧把货提了”，杨某某称“车都在路上了”…“兄弟等着签合同”，姚海瑞称“正在办国企公章好难搞”…姚海瑞向杨某某发送加盖中冶公司公章之承诺书照片，并称“杨厂，公章好难盖，特别是被逼盖的，领导都不签字。赶紧提货吧”。7月6日杨某某向姚海瑞发送照片，并称已开始装车。对此，澳森公司称，合同签订后，中冶公司预付款晚付一个多月，图纸交付也晚；在消化图纸过程中，澳森公司发现图纸错误，澳森公司通知中冶公司，中冶公司变更设计；在图纸消化过程中，核心零部件是特殊材料，导致成本加大，设计变更后，根据原图纸制造的部分零部件报废，成本加大，会议纪要里也约定要增补合同；中冶公司拒绝签订增补合同，并自行跟澳森公司下游外加工单位去转移货物，导致澳森公司与下游单位产生矛盾；2018年6月30日，中冶公司未经澳森公司同意，将澳森公司仓库中的货物自行拉走，澳森公司报案。在此情况下，经调处，中冶公司自愿出具承诺书；中冶公司委托业主自行向澳森公司付款提货。澳森公司提交《接处警工作登记表》对此加以证明。2018年7月5日，xx公司作为需方、澳森公司作为供方签订《工矿产品购销合同》，约定了产品、名称、数量、金额，总金额为190万元。庭审中，澳森公司提交《发货随车清单》20张，以证明其于2018年5月5日、5月18日、5月26日、5月28日、6月5日、6月7日、6月8日、6月9日、6月11日、6月12日、6月14日、6月16日、6月17日、6月20日、6月26日、7月6日向xx公司发货，xx公司人员签收。庭审中，澳森公司称其并未对最终送货数量进行称重。庭审中，澳森公司称其未能按照约定时间供货系基于如下原因：1、中冶公司于2018年1月13日、3月1日两次出具《设计修改通知单》，对设计图纸进行修改，设计合同价款及交货期的调整，但中冶公司不愿就此签订增补合同，导致双方发生纠纷；2、2018年1月29日，中冶公司才向澳森公司交付图纸，晚于合同约定时间，导致澳森公司推迟交货。庭审中，中冶公司提交xx公司出具之《关于190万冷床设备款扣除的说明》，载有：中冶公司，2018年7月3日贵司向xx公司出具授权委托书，主要内容：“为全力确保就将钢铁公司优钢线工程推进，我司授权九江钢铁有限公司与澳森公司洽谈剩余冷床设备交付事宜，并委托九江钢铁公司支付相关款项。”“九江钢铁公司支付的相关款项为190万元。上述九江钢铁公司垫付的190万元，在九江钢铁公司应付我司下一笔工程款中一并扣除，结算时在总额中减去。”2018年8月17日我司在支付贵公司工程进度款时，已将冷床设备190万垫付款扣除。特此说明。另查，2018年7月2日，中冶公司向本院提交诉状，诉讼请求为：1、判令澳森公司依照《冷床设备采购合同》的约定向中冶公司履行交货义务；2、判令澳森公司支付延期交货违约金174万元；3、判令澳森公司承担本案诉讼费用。庭审中，中冶公司变更诉讼请求为：1、判令澳森公司向中冶公司支付因其不能依约履行交货义务导致中冶公司多支付的货款共计3045201元；2、判令澳森公司支付延期交货违约金174万元；3、判令澳森公司承担本案诉讼费用。上述事实，有上述证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：中冶公司与澳森公司签订之《冷床设备采购合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，应属合法有效，双方均应依约履行。本案争议焦点在于：第一、澳森公司履行涉案合同是否存在迟延送货的违约行为；第二、中冶公司是否因澳森公司之迟延送货行为遭受损失；第三、澳森公司是否应向中冶公司承担支付违约金的责任。关于争议焦点一，首先，澳森公司主张其未依约定时间供货之原因为中冶公司延迟交付图纸，且图纸发生变更，澳森公司要求中冶公司签订增补合同，中冶公司未予签订。本院认为，《冷床设备采购合同》约定“本合同价格为暂估价，合同冷床设备综合吨单价为13500元。支付发货款前，甲乙双方以最终甲方图纸的设备重量和本合同约定的综合吨单价为准重新签订本合同补充协议，确定新合同总价。”根据双方提交之证据，可以确认在合同签订后图纸确曾发生变更，澳森公司以此为由向中冶公司提出签订增补合同，中冶公司依约应与澳森公司就合同总价问题进行协商。但合同并未明确约定在未签订增补合同，而中冶公司已支付合同约定之发货款的情况下，澳森公司有权不按合同约定时间供货。澳森公司以外协厂家及供应商要求全款提货为由，提出变更合同付款方式的意见，更缺乏合同依据。故澳森公司主张其因上述理由而未按约定时间供货，不构成迟延供货的意见，本院不予采信。其次，2018年6月2日之《会议纪要》约定“澳森公司承诺即日起陆续发货，6月9日前全部发货完毕”，并约定全部发货完毕后，双方就增补合同事宜进行协商。《会议纪要》签订后，中冶公司依约支付货款至90%，但澳森公司并未依约于6月9日前完成发货。澳森公司主张其有理由相信中冶公司在其发货完毕后，不会与其签订增补合同。但澳森公司提交之证据不足以支持其此项不安抗辩，本院对其此项意见，不予采信。其三，根据本院查明之合同履行情况，可以确认因图纸变更，合同暂估之金额确有变化，澳森公司在此情况下，依约向中冶公司要求签订增补合同，系其基于合同约定之合理诉求。但其同时提出变更付款方式，却缺乏合同依据。在双方就签订增补合同未达成一致意见，且中冶公司已支付了合同约定之发货款的情况下，澳森公司应本着保证合同目的顺利实现的善意，按合同约定之进度进行供货。且在《会议纪要》中，双方已就合同供货期限及增补合同签署事宜进行了明确约定，澳森公司仍未依约履行。故澳森公司履行合同存在迟延供货的行为，构成违约。关于争议焦点二，首先，中冶公司提交之证据，可以证明其因澳森公司未依约供货，向澳森公司之供应商直接采购了合同项下的部分货物。澳森公司虽对该部分货物与本案的关联性不予认可，但其在微信记录曾对中冶公司此项行为提出抗议。故本院对相应货物与本案的关联性予以采信。中冶公司因此支出之费用1216500元，系其因澳森公司未依约供货而发生之实际损失，其有权要求澳森公司予以赔偿。其次，根据中冶公司提交之证据，可以确认xx公司与中冶公司之间的合同未能完全履行，xx公司在结算时扣除了中冶公司190万元款项。该部分款项系中冶公司在合同正常履行情况下可以获得的利益。根据本院查明之事实，可以确认澳森公司已向xx公司最终履行完毕供货义务，但澳森公司陈述称因未进行称量，故其最终供货数量无法确定。对于其最终供货数量是否超出合同约定及超出部分的数量、金额均已无法查明。澳森公司作为供货方，对此应承担举证不能的法律责任。中冶公司已向澳森公司支付合同项下90%价款即783万元，剩余87万元质保金未付。中冶公司与澳森公司之间的合同实际已无法继续履行，故中冶公司被xx公司扣除之190万元中的87万元，并非中冶公司之实际损失，其余103万元应认定为中冶公司因澳森公司延迟供货而发生之实际损失。关于争议焦点三，中冶公司出具之《承诺函》，承诺双方互不追究对方违约责任。中冶公司提交之证据，虽可以显示其系因澳森公司延迟供货，迫于交货期之压力，在澳森公司要求及xx公司催促下，出具了上述《承诺函》，但尚不足以证明《承诺函》系因受胁迫而出具，并非中冶公司真实意思表示。故对中冶公司要求澳森公司支付违约金的诉讼请求，本院不予支持。但中冶公司因澳森公司之延迟供货行为而遭受上述重大损失，如因中冶公司出具《承诺函》而无法得到补偿，显然有违合同公平原则。故对中冶公司要求澳森公司赔偿损失2015201元的诉讼请求，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十三条之规定，判决如下：一、被告江苏澳森重工科技有限公司于本判决生效之日起七日内向原告北京中冶设备研究设计总院有限公司支付2015201元；二、驳回原告北京中冶设备研究设计总院有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费45082元，由原告原告北京中冶设备研究设计总院有限公司负担22160元（已交纳）；由被告江苏澳森重工科技有限公司负担22922元（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审判长 王 凛审判员 张春光审判员 赵 鑫二〇二〇年六月八日书记员 李 然