山东省济宁市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁08民终2397号上诉人（原审被告）：济宁市德麟祥房地产开发有限公司，住所地济宁市任城区仙营街道古槐路与金宇路交叉路口商动力大厦**，统一社会信用代码913708117526890669。法定代表人：胡德建，总经理。委托诉讼代理人：王传征，山东晟哲律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：杨建华，男，1980年11月7日出生，汉族，住济宁市汶上县。委托诉讼代理人：梁奉文，山东恒正律师事务所律师。上诉人济宁市德麟祥房地产开发有限公司（以下简称“德麟祥公司”）因与被上诉人杨建华商品房销售合同纠纷一案，不服山东省济宁市任城区人民法院（2019）鲁0811民初9692号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月29日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。德麟祥公司上诉请求：依法改判原审判决。事实和理由：上诉人交付的房屋符合合同约定的装修标准；原判决认定案涉房屋具备办理不动产登记条件的时间错误。2017年8月20日，上诉人在小区内张贴通知要求各买受人自即日起到售楼处办理上房和房产登记手续，而被上诉人迟迟不上房，一直到2018年3月19日才上房，期间逾期上房的责任在被上诉人，上诉人不应承担被上诉人拖延上房的违约责任，且由于被上诉人的过错造成办证延期，其责任也应由被上诉人承担。案涉房屋于2018年3月19日交付，交付时被上诉人对房屋的装修现状进行了验收，认可了当时的装修，应视为被上诉人对房屋装修的确认，上诉人的装修符合合同约定，不存在违约行为，当然也不应该承担违约责任。杨建华辩称，一、上诉人主张2017年8月20日在小区内张贴通知，要求办理上房和产权登记手续，没有事实依据。该时间和上诉人的主张一审法院没有认定。二、根据案涉商品房买卖合同第九条、第十条和第十一条的约定，上诉人交付房屋应当具备房屋交付的约定条件。截至2017年8月20日，上诉人并不能按照合同的约定，提供房屋交付应当具备的住宅使用说明书和住宅质量保证书。因此，上诉人关于2017年8月20日具备房屋交付条件的上诉理由不能成立。三、涉案小区的房屋的业主在2019年5月15日最早能够在房地产交易处提交办理房屋权属证书的申请，一审法院对于上诉人承担逾期办证违约金的计算时间，符合合同约定。上诉人也并未提交，在此之前已经完成材料的报备工作，相应的举证不能的不利后果，应当由上诉人自行承担。四、一审中被上诉人提交了案涉房屋入户大堂、电梯前室和入户门照片以及相应的视频资料，足以证实上诉人交付的房屋不符合买卖合同附件6关于装饰装修及相关设备标准的约定，上诉人对于选材和装修属于违约，应当对不符合约定的装修装饰部分承担违约责任。上诉人关于装饰装修部分的上诉理由与事实不符，是不能成立的。杨建华向一审法院起诉请求：一、依法判令被告继续履行《济宁市商品房买卖合同》关于房屋装饰装修及相关设备标准的约定，及时进行更换和修理；二、依法判令被告向原告支付逾期交房违约金77294.5元；三、依法判令被告向原告支付逾期办理房屋所有权证书的违约金49400元；四、案件受理费由被告承担。一审法院认定事实：2015年9月30日，原告与被告签订了商品房买卖合同一份。约定原告购买被告开发的位于济宁德麟祥帝景项目一期1号楼1单元01-0701号房屋。房屋总价款为1226318元，原告按照合同约定一次性缴纳了购房款，并由被告开具了购房发票。根据合同约定，被告应在2016年6月30日前将符合交房条件的房屋交付原告，逾期按照全部房价日万分之一支付违约金；交房后90日内办理产权证书，逾期按照总房款日万分之一支付违约金。原告购买的案涉房屋为精装修标准，被告应当按照商品房买卖合同附件六的约定对原告购买的案涉房屋进行装修。2018年3月19日，原告向被告缴纳房屋差价款2530元。总房款应为1228848元。被告交房延期至2018年3月19日交房。该小区房屋于2019年5月15日能够办理房屋权属证书。一审法院认为，原、被告对签订购房合同、交付房款金额以及约定交房日期、办证期限、违约金计算方式没有异议。本案争议焦点为：一、被告是否违反了《济宁市商品房买卖合同》关于房屋装饰装修及相关设备标准的约定，应如何承担民事责任；二、被告逾期交房和逾期办理权属证书的违约金数额。关于焦点一，原告提交了其拍摄的案涉房屋入户大堂及电梯前室、入户门照××张，证实被告向原告交付房屋的入户门、入户大堂及电梯前室、天花板的装修不符合合同附件六“关于装饰装修及相关设备标准的约定”，本院给予确认。被告未依据《济宁市商品房买卖合同》附件六的约定进行选材和装修，属违约。被告应当对不符合约定的装修、装饰部分承担违约责任。现原告要求被告对该部分进行更换和修理，符合法律规定，本院予以支持。关于焦点二，双方仅是对违约金计算起止时间存在争议。就该争议本院认为，该小区业主最早于2019年5月15日在房地产交易处受理了办理了房屋权属证书申请，证明被告才将材料全部送至不动产登记中心，当日才能受理办理不动产权属证书的工作。被告认为在此之前已完成材料报备工作，该举证责任应该由被告负责，因其没有提供可采信的能够办理产权证具体日期，本院采纳办证日期为2019年5月15日。违约天数从应交房日期2016年6月30日的次日至实际办证日期2019年5月15日前一日，为957天（违约总天数1047天-办证期限90天），违约金为117600.75元（总房款1228848元x违约天数957天x日万分之一）。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十一条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、被告济宁市德麟祥房地产开发有限公司继续履行《济宁市商品房买卖合同》关于房屋装饰装修及相关设备标准的约定，并按照附件六的约定对向原告杨建华交付的装修装饰房屋进行更换和修理；二、被告济宁市德麟祥房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付原告杨建华因济宁德麟祥帝景项目一期1号楼1单元01-0701号房屋逾期交房违约金和逾期办理房屋权属证书违约金117600.75元。三、驳回原告其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1416.95元，由被告济宁市德麟祥房地产开发有限公司负担（原告已垫付，由被告直接支付原告）。二审中，各方当事人均没有提交新证据。本院对一审查明的事实予以确认。本院另查明：杨建华与德麟祥公司签订的《济宁市商品房买卖合同》第十六条第三款约定：“装饰、装修及设备标准该商品房应当使用合格的建筑材料、构配件和设备，装置、装修、装饰所用材料的产品质量必须符合国家的强制性标准及双方约定的标准。不符合上述标准的，买受人有权要求出卖人按照下列第（1）项方式处理：（1）及时更换、修理；……具体装饰装修及相关设备标准的约定见附件六。”附件六关于装饰装修及相关设备标准的约定载明：“交付的商品房达不到本附件约定装修标准的，按照本合同第十六条第三款约定处理……双方就装饰装修主要材料和设备的品牌、产地、规格、数量等内容约定如下：……9、入户门：“群升”；……10、入户大堂及电梯前室：天花：造型天花吊顶，“多乐士”高级乳胶漆，配精美石膏角线；地面；地面上经典”高级抛光瓷砖，局部采用拼花样式铺设；墙面：“塞上经典”高级抛光砖。”本院认为，本案在二审阶段的焦点问题是：一、德麟祥公司是否应向被上诉人支付逾期交房违约金和逾期办理不动产权属证书违约金；二、德麟祥公司应否承担案涉房屋交付不符合关于装饰装修约定的违约责任。关于第一个焦点问题，本案中双方当事人对签订购房合同、交付房款金额以及约定交房日期、办证期限、违约金计算方式没有异议，仅对逾期交房及逾期办理不动产权属证书违约金计算的起止时间存在争议。德麟祥公司主张该公司于2017年8月20日在案涉小区内张贴公告，通知业主自2017年8月20日起到小区售楼处办理上房和房产登记手续，该小区此时已达到交房和办理不动产权属证书的条件，逾期交房及逾期办理不动产权属证书违约金仅应计算至2017年8月20日。本院认为，根据民事诉讼中“谁主张谁举证”的证据规则，双方当事人应当对各自主张承担举证责任，并承担相应后果。根据一审中被上诉人提交济宁市不动产登记中心不动产登记信息管理系统查询记录等证据，直至2019年5月15日德麟祥公司才将办理案涉小区房屋权属证书所需材料全部送至济宁市不动产登记中心，当日才能受理办理案涉小区业主不动产权属证书的工作。而德麟祥公司主张截至2017年8月20日案涉小区已经具备交房和办理不动产权属证书的条件，但仅提交了加盖其公章的公告予以证明，仅凭该公告不足以证实案涉房屋此时已经具备交房和办理不动产权属证书的条件，应由其承担举证不能的不利后果。因此，德麟祥公司的上诉主张证据不足，本院不予采信。一审法院按照合同约定交房时间和被上诉人实际接收房屋时间、合同约定办理不动产权属证书时间和济宁市不动产登记中心可以为案涉小区业主办理办理不动产权属证书时间认定案涉逾期交房及逾期办理不动产权属证书违约金计算的起止时间，并无不当。关于第二个焦点问题，德麟祥公司与被上诉人签订的《济宁市商品房买卖合同》中对于案涉房屋的装饰、装修及设备标准通过附件的形式进行了明确约定，并对违约责任进行了明确约定：“及时更换修理”。根据一审时被上诉人提交的案涉房屋入户大堂及电梯前室、入户门的照片，德麟祥公司交付的案涉房屋不符合双方当事人约定的装饰、装修及设备标准，一审法院根据双方当事人的约定，判决德麟祥公司对不符合约定装饰、装修及设备标准的部分，进行更换和修理，并无不当。综上所述，济宁市德麟祥房地产开发有限公司的上诉请求不能成立。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费2652元，由济宁市德麟祥房地产开发有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 扈 琳审判员 史海洋审判员 张思平二〇二〇年六月二十四日法官助理刘洪信书记员计涵