广东省佛山市三水区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0607民初3839号原告：欧少专，女，1984年12月8日出生，汉族，住广东省佛山市三水区*****************，公民身份号码445************968。被告：广州翡翠装饰工程有限公司，住所地广东省广州市南沙区************，统一社会信用代码91440115MA59AN1Q00。法定代表人：黎某1。被告：黎某1，男，1976年3月22日出生，汉族，住广东省广州市南沙区珠江管理区***********，公民身份号码440************619。原告欧少专与被告广州翡翠装饰工程有限公司（以下简称广州翡翠装饰公司）、黎某1装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月30日立案后，依法适用简易程序于2019年9月5日第一次公开开庭进行了审理，原告欧少专到庭参加诉讼，被告广州翡翠装饰公司、黎某1经本院传票合法传唤，无正当理由均拒不到庭参加诉讼。因原告欧少专在开庭审理时增加诉讼请求，需要重新给予被告答辩期限，致使法庭审理无法继续进行。诉讼过程中，因原告欧少专申请司法鉴定，本院于2019年9月18日裁定本案中止诉讼。中止诉讼的情形消失后，本院恢复审理，并于2020年5月21日第二次公开开庭进行了审理，原告欧少专到庭参加了诉讼，被告广州翡翠装饰公司、黎某1经本院传票合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告退还原告已交工程装修款95000元，并支付该工程款利息2151.16元（按照中国人民银行同期贷款利率4.35%，从2019年1月22日起暂计算至2019年7月30日止）；2.请求判令被告向原告支付工程延期违约金57000元（以合同总价100000元为本金，每日按0.3%计，从2019年1月22日起暂计至2019年7月30日）；3.请求判令被告向原告支付装修质量问题返工赔偿金50000元;4.本案诉讼费用由被告承担。在诉讼过程中,原告变更诉讼请求为：1.请求判令解除原告与被告《翡翠装饰装修合同》关系；2.请求判令被告退还未装修款55720元;3.请求判令被告支付延误交付房产所导致原告租房损失7500元（按每月1500元，从2019年3月1日计算至2019年9月4日）；4.本案诉讼费用和房屋装修价值鉴定费由被告承担。事实和理由：2018年10月14日，原告与被告签订《翡翠装修装饰合同》，约定原告将位于广东省佛山市三水区*******1*****9******产交由被告装修，工程承包方式为包工包料，工程期限为2018年10月21日至2019年1月21日，合同总价款为100000元。2018年9月22日和2018年10月14日，原告分别向被告支付定金3000元和7000元；2018年11月3日至2019年4月10日，原告分3次共向被告支付了工程款85000元。但截止2019年7月30日，原告该房子的装修工程仍未竣工，原告多次与被告交涉，被告均以各种理由拖延工期，且被告装修使用的材料与合同约定不相符，质量也无法达到验收标准。目前，被告黎某1拒不接听原告的电话和微信联系，原告无法联系被告。原告为维护自身合法权益，特向法院提起诉讼，请求法院依法裁决。原告在诉讼中提供的证据及主张证明的内容如下：1.身份证、企业信用信息公示报告，证明原、被告的诉讼主体资格。2.翡翠装修装饰合同，证明原告与二被告就案涉房屋签订装修装饰合同，以及合同约定的内容。3.788套餐工程预算单、选料单，证明装修合同上进行装修所用的材料及价钱。4.平面设计图，证明案涉房屋装修的设计及效果。5.产权证，证明案涉房屋属原告所有。6.收款收据、中国农业银行回单、微信聊天记录截图，证明原告向被告支付案涉房屋装修费用一共为100000元。7.签购单、施工许可证、照片，证明被告对原告案涉房屋进行装修的情况。8.租赁合同，证明原告因被告没有按期完成装修后租赁房屋居住所产生的费用。9.装饰装修工程承包合同，证明原告于2019年12月10日与另一装修公司签订装修合同，对案涉房屋另行进行了装修。10.收款收据、淘宝购物清单、京东购物发票及购物清单、微信聊天记录截图、厨房吊柜报价表，证明原告重新装修案涉房屋支付购买防盗网及铝合窗13130元、厨房吊柜2800元、洗水盆柜二套719.74元、厨房三件套2092元，上述项目是原告与被告签订的装修合同中已包含的项目内容，但因被告没有完成导致原告再次支付上述费用。被告黎某1辩称，一、答辩人在保证工程质量情况下，材料和手工都是比较好的，但由于经营不善，导致公司破产，无力完成剩下的工程，但工程已经完成80%。二、剩下的工程及费用为：泥工最后收尾的人工费为2000元左右；厨柜未做约需6500元；三是铝合金窗不锈钢防盗网做了一小部分，估计还欠9000元未做；扇灰做了大部分，材料也上了，约1000元的工作量未做；开关面板未装、卫浴水件未装，约3500元未做。鉴于未完成的工程合计为22000元，减去原告尚未支付的尾款5000元，答辩人应欠原告17000元。三、依双方签订的《翡翠装修装饰合同》第十一条11.5的规定，因种种原因导致工程延误，答辩人及被告广州翡翠装饰公司均不用给付违约金。四、被告广州翡翠装饰公司准备破产了，但工程质量绝对保证，且没有偷工减料，所以无需向原告赔偿和返工。五、诉讼费由法院依法判决。被告黎某1没有向本院提交证据。被告广州翡翠装饰公司没有向本院提供答辩意见及证据。本院根据审查确认的证据，结合当事人的陈述，认定案件事实如下：被告广州翡翠装饰公司系自然人独资的有限责任公司，投资股东为被告黎某1。2018年10月14日，原告与被告广州翡翠装饰公司签订《翡翠装饰工程施工合同》，约定原告将位于广东省佛山市三水区*******1************产交由被告装修，工程承包方式为包工包料，开工日期为2018年10月21日，竣工日期为2019年1月21日，合同工程造价为100000元。合同还约定了“合同双方当事人中任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，收到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方所造成的经济损失。”等违约责任。至2019年4月10日，原告分*次共向被告广州翡翠装饰公司支付了装修款95000元。但截止2019年7月30日，案涉房屋的装修工程尚未竣工。2019年11月6日，根据原告的申请，本院委托广州宇丰工程咨询有限公司佛山分公司对案涉房屋的装修价值进行鉴定。2019年12月4日，广州宇丰工程咨询有限公司佛山分公司以当事人无法提供相关鉴定资料为由，向本院出具终止鉴定函。2019年12月10日，原告将案涉房屋未完成的装修工程发包给其他人进行装修，合同总价为68000元。2019年3月15日，原告向案外人龙燕芬承租座落于佛山市三水区*******3座****屋居住，租金每月1500元，租期1年。本院认为，原告与被告广州翡翠装饰公司存在合法有效的装修装饰合同关系，双方的权利义务应依法予以保护。被告对案涉房屋收取原告的房屋装修款，但未按合同约定完成房屋装修工程，已经构成违约，依法应承担违约责任。原告现诉请被告广州翡翠装饰公司退回未完成装修工程部分的款项及因延误工期造成的损失合法有理，对原告主张合理部分的损失金额本院予以支持。对于原告主张退回未装修工程款55720元的问题。首先，原、被告双方均确认案涉房屋的装修工程确实尚未完工，但对尚未完工部分工程的价值意见并不一致，原告认为需要55720元，而被告认为只需22000元。本院就该事项依法委托鉴定机构进行鉴定，但由于原告未能提供完整装修图纸等鉴定材料，致使鉴定机构无法出具鉴定结论。其次，因原、被告均无充分的证据证明对案涉房屋装修未完工部分工程的价值，根据原告提供的证据，通过被告对案涉房屋进行装修时的照片与本院对案涉房屋现场勘查情况的比对，结合原告对案涉房屋委托第三方另行装修的合同及原告只向被告支付95000元装修款等情况，本院酌情认定被告广州翡翠装饰公司应退回原告装修未完工部分的工程款45000元。被告广州翡翠装饰公司没有合法理由未能依照双方的合同约定时间完成案涉房屋的装修义务，造成原告无法及时入住案涉房屋而需要另行租房居住，由此产生的房租损失应由被告广州翡翠装饰公司承担。原告承租的房屋从2019年3月15日开始，每月租金为1500元，因此，本院认定被告广州翡翠装饰公司应支付原告的租赁房屋损失6750元，对超出部分的金额，本院不予支持。鉴于被告广州翡翠装饰公司系被告黎某1投资的自然人独资公司，登记股东只有被告黎某1一个自然人，属于一人公司，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条规定：一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。被告黎某1在本案中未能举证证明被告广州翡翠装饰公司的财产独立于其个人财产，故被告黎某1应对被告广州翡翠装饰公司的案涉债务承担连带清偿责任。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十六条、第一百零七条、第一百一十三条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：一、原告欧少专与被告广州翡翠装饰工程有限公司签订的《翡翠装修装饰合同》于2019年10月22日解除；二、被告广州翡翠装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告欧少专51750元；三、被告黎某1对上述第二项判决确定的债务承担连带清偿责任；四、驳回原告欧少专的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计1150元（原告已预交2181元），由原告欧少专负担210元，被告广州翡翠装饰工程有限公司、黎某1负担940元。原告案件受理费多缴部分1031元，经原告书面申请后，本院予以退回。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  邓家石二〇二〇年六月二十二日书记员  李秋云