河北省唐山市丰南区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0207民初660号 原告：赵秀宝，女，壮族，1985年3月26日生，工作单位天津市第一中心医院,现住天津市和平区。 委托诉讼代理人：任悦，男，汉族，1987年3月25日生，现住天津市和平区,（与原告系夫妻关系）。 被告：李建鹏，男，汉族，1987年12月11日生，身份证地址唐山市丰润区。现住唐山市路**。 被告:刘唤，女，汉族，1990年12月15日生，现住唐山市路**。（与李建鹏系夫妻关系）。 原告赵秀宝诉被告李建鹏、刘唤装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月20日立案后，依法适用普通程序，于2020年6月16日、6月22日公开开庭进行了审理。原告赵秀宝及其委托诉讼代理人任悦，被告李建鹏到庭参加诉讼。被告刘唤经本院依法传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告赵秀宝向本院提出诉讼请求:1、要求被告偿还原告前期支付用于唐山市丰南区装修的费用中被告未施工款项，合计金额42000元。2、要求被告支付违约金：34800元；3、诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告与被告于2019年4月8日签定家庭装修施工合同，原告分别于2019年4月6日支付定金10000元、2019年4月7日支付36200元，2019年5月7日支付16500元，给被告用于唐山市丰南区装修使用。2019年4月7日被告开始对原告的位于唐山市丰南区房屋进行装修，按照合同双方约定，签订合同之日支付第一次10000元定金，开工前支付第二次总工程的70%，原告如约履行，乙方按照进度对屋内水电路改造、地砖、断桥铝封阳台等（施工明细前6项）进行了装修施工，按照进度，被告告知原告工期进度即将过半由于要进料，希望原告尽快支付第三次施工款项，原告出于希望尽快完工的心理向被告支付了第三次施工款16500元，该期间被告告知会出设计图纸，但原告始终没有收到，再支付后被告以制作酒柜和玄关鞋柜，定制衣柜、榻榻米床时间长为由拖延工期至2019年6月14日，原告再次找到被告希望尽快完工，家中老人早日搬进入住，被告告知最晚7月14日前完工，以订料为由拖延工期至7月14日，原告再次找到被告，被告告知自己出了点事情（被告自述因为传销组织被拘留罚款），经过反复沟通后，被告告知8月14日完工，期间7月中旬原告多次与被告电话联系，被告又告知自己出车祸了，需要在家休养一段时间（该期间原告探望被告，见被告腿部脸部有不同程度的外伤）于8月20日原告再次与被告联系，要求履行合同完成施工，被告又以与别人打官司，被人起诉为由告知9月初一定完成，8月28日原告与被告见面再次约定此事，被告答应所有的石英台，橱柜、衣柜、鞋柜、门、洁具、吊顶灯已经预定好，月初送货完工，直至9月5日原告再次拨打被告两部手机，均关机。停机状态，直至11月中旬通过多方打听，与被告再次联系，被告告知钱已经还账了，无钱继续履行合同，反复沟通未果。按照合同约定，违约责任由乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方补偿甲方每天200元违约金，我现在要去解除合同，退还我已付的但为施工的资金42000元、违约金34800元（每日200元，共174天截止至2019年12月4日）、支付一切诉讼相关费用我要求依法维护我的合法权益，特依法向贵院提起诉讼，请依法判决。 原告庭审中增加诉讼请求：自2019年12月5日至2020年6月16日逾期完工违约金为34400元，每日按200元，共172天计算。 被告李建鹏辩称，一、我妻子刘唤与此次装饰装修无任何关系，未参与本装饰装修的一切事务。二、原告要求我退还未装修部分42000元不同意，我要求对施工已完毕部分进行司法鉴定，确定价值。三、原告诉请的违约金原定合同确实是每天200元，应自2019年10月开始计算，因为之前双方已经协议延期到10月份，我不存在违约。我说的每天200元是不能入住的住宿费用，如要求违约金应提交每天200元的住宿费用的发票。四、从2019年12月4至2020年6月期间的违约金我不同意支付，因为装修纠纷已经产生，原告不同意再由我继续装修。 被告刘唤未答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。经审理查明本院认定如下：原告赵秀宝作为发包方（甲方）与被告李建鹏作为承包方（乙方）2019年4月6日签订装修合同，约定甲方委托乙方进行住房装修，一、工程概况1、装饰施工地点：锦绣花苑二期6-2-104；2、住房结构**一厅一厨二卫，施工面积129平米；3、装饰施工内容：详见施工明细。4、承包方式：包工包料。5、工期：自2019年4月8日开工至2019年6月14日竣工，总工期65天。二、工程价款及结算的约定1、工程总价款66000元，大写人民币陆万陆仟元整。2、工程款付款方式：（1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元定金，第二次付款时扣除，（2）第二次合同签订后开工前支付工程总造价70%合计46200元，（3）第三次施工过程中，工期进度过半支付工程总造价25%合计16500元，（4）第四次竣工验收当天支付工程总造价5%合计3300元，（5）甲方未按时支付工程款超期支付乙方需收取每日1%的违约金，（6）工程保修期详见工程保修单。工程款全部结清后，甲乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。三关于材料供应的约定……四、关于工程质量及验收的约定……五、有关安全生产和防火的约定……六、其他事项……七、违约责任1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方补偿甲方每天200元违约金。2、如所需工程款甲方未按时支付乙方，乙方有权做工程停工处理。八、纠纷处理方式……该合同经甲方赵秀宝、乙方李建鹏，签字并按手印。合同附件施工明细21项和李建鹏身份证复印件。工程保修单双方未签字。 另查明，合同签订当天原告给付被告李建鹏10000元定金；2019年4月7日原告向被告李建鹏微信转账36200元装修款；5月7日给付被告李建鹏16500元装修款。被告李建鹏于2019年4月8日进入锦绣花苑二期6-2-104房屋开始装修，实际施工35天，完成了水电的改造，断桥铝密封阳台，地砖和墙砖的进料、铺设、加工、镶嵌、美缝，二个卫生间的防水，原阳台窗户的拆除等工作，存在部分合同约定施工事项未完工。庭审中原、被告双方均认可解除装修合同，原告主张自2020年6月16日解除，被告李建鹏主张自2019年12月4日即解除，庭审中被告李建鹏主张已经完成施工项目价值为41500元，原告认可已经完成施工项目价值为41500元。 以上事实有当事人陈述、原告赵秀宝作为发包方（甲方）与被告李建鹏作为承包方（乙方）2019年4月6日签订装修合同、装修定金收据、微信转账截图等证据予以证实。 本院认为，原告赵秀宝与被告李建鹏签订的装修合同系双方真实意思表示，合法有效，双方应按照合同约定履行。原告按照合同约定支付了62700元的装修款项，而被告李建鹏未按照合同约定期限完成装修工程，被告李建鹏应承担违约责任。现原、被告双方均认可解除该合同，已经完成工作量双方认可价值为41500元，原告多付给被告李建鹏装修款21200元被告李建鹏应予返还给原告。因双方合同约定“由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方补偿甲方每天200元违约金”，双方装修合同应在原告起诉提出返还未施工款项时解除，故违约金应自被告李建鹏逾期完工之日2019年6月15日至2019年12月15日止，计36000元。被告刘唤未参与装修合同的订立和履行，原告主张其承担违约责任于法无据，本院不予支持。被告李建鹏抗辩主张双方协商延长履行期限至2019年10月，其无充分证据予以证实，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条、第九十六条、第一百零七条、第一百一十四条；最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条的规定，判决如下： 一、被告李建鹏于本判决书发生法律效力后十日内给付原告赵秀宝剩余装修款人民币21200元、违约金36000元，合计人民币57200元。 二、驳回原告赵秀宝的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1720元，由被告李建鹏负担1230元，原告赵秀宝负担490元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院。 审 判 长  肖 斌 人民陪审员  李国光 人民陪审员  郑成秀 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  毕双玉