福建省福州市鼓楼区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0102民初1247号 原告：昕影影业（福建）有限公司，住所地福州市鼓楼区水部街道古田路**中美大厦**A1、A2。 法定代表人：杨刚，执行董事。 委托诉讼代理人：王悦韩，福建元一律师事务所律师。 被告：福州钜岸文化传播有限公司，住，住所地福州市台江区茶亭街道交通路**侨发小区**楼****/div> 法定代表人：陈志勇，总经理。 原告昕影影业（福建）有限公司（以下简称“昕影公司”）与被告福州钜岸文化传播有限公司（以下简称“钜岸公司”）合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告昕影公司委托诉讼代理人王悦韩、被告钜岸公司法定代表人陈志勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 昕影公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除昕影公司与钜岸公司签订的《电影承制合同》；2.判令钜岸公司退还制作费用274100元；3.判令钜岸公司支付违约金82230元；4.判令钜岸公司负担本案诉讼费用。 事实与理由：昕影公司与钜岸公司签订《电影承制合同》。钜岸公司指派刘强负责承制电影《凶手X》项目。在此过程中，钜岸公司及刘强存挪用制作款，未能如期支付剧组工作人员劳务费用，导致影片在摄制过程中多次出现剧组工作人员停工的情形。因钜岸公司拒绝支付劳务费用，导致合同约定的所有素材至今遭受第三方留置，昕影公司至今无法取得。2019年9月8日，昕影公司与钜岸公司法定代表人陈志勇经过对账，签订《结算单》，载明昕影公司已经全部履行完毕合同付款义务，并超额支付3日（应予返还）。钜岸公司的上述违约行为致使合同约定的解除条件成就。钜岸公司经催告后在合理期限内仍未履行合同义务，导致合同目的无法实现，属于根本违约，根据合同法规定，法定解除条件亦成就。昕影公司为维护自身合法权益，提起本案诉讼，请求判如所请。 钜岸公司辩称，一、昕影公司法定代表人杨刚即案涉影片的导演，严重拖延拍摄期，导致费用严重超支。昕影公司仅支付10天的拍摄费用，无法支撑长达33天的拍摄时间。在取得杨刚要求先将影片拍摄完毕，之后会追加款项的承诺后，钜岸公司积极配合，并未导致“多次剧组人员停工”的情形。2019年9月8日，因拍摄进度实在进展太慢，双方协商同意剧组先停工，并对前期账目进行结算，对于后期拍摄和费用问题另行协商解决处理。 二、本案不存在约定或法定解除合同的情形。昕影公司诉钜岸公司未向其提交影视素材，不适用合同法关于“延迟履行债务”导致的合同解除的相关条款。案涉影片已拍摄完毕，素材已全部具备，仅因拍摄严重超支，双方未能达成解决方案导致纠纷。钜岸公司已完全履行完合同主要义务，不存在合同目的无法实现而导致法定解除合同的情形。本案纠纷产生的过错方系昕影公司，其不享有合法的解除权，且应当对因其行为造成的损失承担相应赔偿责任。钜岸公司已另案起诉要求昕影公司支付费用并赔偿损失。 综上，钜岸公司不存在违约，不同意解除合同。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述及上述已认定的有效证据，本院查明如下事实： 2019年7月2日，昕影公司与钜岸公司签订《电影承制合同》。合同约定，承制项目为电影《凶手X》。由钜岸公司负责组建优秀的电影制作团队，并将名单作为合同的附件1。钜岸公司有权自主决定团队成员的报酬待遇，并对团队予以管理。钜岸公司确认，昕影公司支付的制作费用已经涵盖了钜岸公司及其制作团队全体成员应当获得的一切报酬。昕影公司负责提供文学剧本，安排专人负责本片的导演工作，并不在钜岸公司处额外领取酬劳。钜岸公司应按照合同附件2列明的电影制作时间表的要求合理安排制作进度，并完成电影的全部制作工作，以确保即便制作成果没有通过昕影公司的验收，也有充分的时间予以改进或重新制作，或即便延迟，延迟也不会超过附件2制作时间表所约定的时间15日。钜岸公司在完成电影的所有制作工作后三日内需要将最终制作成果交由昕影公司整体验收，昕影公司应当在收到钜岸公司的验收请求及制作整体成果后7日内将验收结果告知钜岸公司。如钜岸公司制作完成的电影符合约定标准，昕影公司可随时通知钜岸公司交付电影制作成果，钜岸公司在收到昕影公司的通知后三日内将电影制作成果交付给昕影公司，同时需要提交与该电影制作成果相关的一切资料，包括但不限于全片所有拍摄素材、所有音频素材、场记单全套、统筹计划全套、剧照、花絮、工作照等一切资料。双方共同确认，电影总制作费用为132000元，并分别于签约后支付40%即52800元、于开机当天支付30%即39600元、于本片开机7日后的2日内或杀青后的2日内（以较前日期为准）支付30%即39600元。本预算为预计开机7日全片杀青的预算，如制作周期超过7日，昕影公司按照每日17700元的标准向钜岸公司支付超期经费。钜岸公司应严格控制拍摄进度，总制作周期不得超过10日，超过10日的情况下，昕影公司则按照每日9000元标准向钜岸公司支付超期经费，不足部分由钜岸公司负责。在此情况下，钜岸公司无法按照合同要求完成制作，视为钜岸公司根本违约，昕影公司可解除合同，并要求钜岸公司归还全部制作费，造成昕影公司损失的，钜岸公司还应予以赔偿。钜岸公司未能按照附件2中十个阶段性工作中的任何一个阶段性工作延迟完成超过15日的，昕影公司有权解除合同。如昕影公司按约定解除合同，则钜岸公司应将昕影公司已经支付的制作费用全部返还，并按照总制作费的30%支付违约金。合同附件2约定的电影制作时间分别为：于2019年7月2日完成筹备、于2019年7月16日完成开机、2019年7月22日完成杀青。昕影公司指定杨刚为合同联系人，钜岸公司指定陈志勇为合同联系人，并均预留了联系电话及通讯地址。 2019年9月8日，昕影公司通过邮政EMS快件向钜岸公司寄送《催告函》，要求钜岸公司3日内协调好剧组工作、结清劳务报酬、说明资金使用情况、完成合同约定的承制工作。同日，昕影公司与钜岸公司签订书面《结算单》。双方确认，因剧组现处于停工状态，昕影公司自结算单签订之日止付款项，昕影公司已经履行完毕合同付款义务（支付时间及金额分别为：6月23日支付5000元、7月3日支付47800元、8月9日支付20000元、8月15日支付19600元、8月24日支付39600元、8月25日支付17000元、8月27日支付35400元、8月30日支付36000元、9月3日支付36000元、9月5日支付9000元、9月6日支付8700元），并超额支付3日（应予返还）。电影的实际开机时间为2019年8月16日，电影拍摄总期限15日，已拍摄18日。双方处于协商处理解决方案期限内，为期3日（至2019年9月10日）。 2019年12月12日，昕影公司通过邮政EMS快件向钜岸公司寄送《律师函》，要求钜岸公司自律师函送达之日起7日内交付合同约定的影片素材，否则，昕影公司将根据合同法规定解除案涉合同，并要求钜岸公司退还全部已支付款项。2012年12月20日，钜岸公司向昕影公司寄送《律师函》，认为案涉合同实际系协拍合同，昕影公司是电影拍摄的主控方，造成合同严重超期的责任方是昕影公司，因昕影公司故意超期，造成拍摄费用严重增加，要求昕影公司收到律师函之日起7日内与钜岸公司对账、协商解决。2019年12月23日，昕影公司通过邮政EMS快件及短信方式向钜岸公司发送《律师函》，通知解除双方签订的《电影承制合同》。 本院认为，案涉《电影承制合同》系双方当事人真实意思表示真实，内容未违反法律强制性规定，应属有效，双方均应诚信、严格履约。经双方结算确认，昕影公司已向钜岸公司支付了共计274100元承制费用。但钜岸公司未能根据合同约定，按期完成案涉电影的摄制，并向昕影公司交付拍摄完成的电影，已构成违约。根据合同法第九十四条第（三）项规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。从2019年9月8日双方进行结算至2019年12月12日昕影公司发送《律师函》催告，要求钜岸公司在函件送达后七个工作日交付合同约定的影片素材，昕影公司已给予钜岸公司足够的合理期限履行主要债务。钜岸公司的回函同样确认其已经收到昕影公司的催告，但无证据证明，钜岸公司完成合同义务。在此种情况下，昕影公司于2019年12月23日通过钜岸公司预留的联系方式向钜岸公司发函主张解除合同，符合合同法第九十四条规定。又根据合同法第九十六条规定，本院认定案涉合同于2019年12月23日解除。合同解除后，钜岸公司应当退还昕影公司已付的274100元电影承制费，并承担违约责任。案涉影片系由钜岸公司具体承制，并明确约定摄制的具体时间及进度，其应对影片的制作团队成员分工、制作过程等进行统筹管理和合理安排。因此，对昕影公司关于杨刚是案涉影片导演，因杨刚拖延拍摄进度，导致案涉影片拍摄逾期的抗辩主张，本院不予认可。因钜岸公司未提交证据证明，其已经交付阶段性成果素材供昕影公司验收或杨刚曾承诺增资。故，本院对钜岸公司关于其已完全履行完毕合同义务，系因昕影公司违反增资承诺，导致案涉影片素材无法提交的抗辩主张，亦不予采纳。关于违约责任问题，本院认为，昕影公司法定代表人杨刚不仅是合同指定联系人，也是案涉影片的导演。昕影公司应当知悉合同的履行程度，对案涉影片的拍摄进度同样产生一定影响。因昕影公司未对案涉影片的摄制进度进行及时干预和敦促，其对合同无法按期履行亦存在过错。故，本院根据公平原则，酌情将钜岸公司应承担的违约责任调整为，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准，从案涉合同解除的次日，即2019年12月24日起计算至款项还清之日止。对昕影公司主张按已付款项30%计算违约金的诉讼请求，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条第（三）项、第九十六条、第九十七条、第一百零七条规定，判决如下： 一、昕影影业（福建）有限公司与福州钜岸文化传播有限公司于2019年7月2日签订的《电影承制合同》于2019年12月23日解除； 二、福州钜岸文化传播有限公司于本判决生效之日起十日内向昕影影业（福建）有限公司退还电影承制费274100元，并支付违约金（违约金以274100元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为标准，从2019年12月24日起计算至款项还清之日止）； 三、驳回昕影影业（福建）有限公司其他诉讼请求。 若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6644元,适用简易程序减半收取3322元，由昕影影业（福建）有限公司负担617元，由福州钜岸文化传播有限公司负担2705元。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。 审 判 员 林跃男 二〇二〇年六月二十日 法官助理 吴厚鑫 书 记 员 金雪芳 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： ……； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； …… 第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。 法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 执行提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期限为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。