广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0605民初20950号原告（反诉被告）：佛山市尚来装饰设计工程有限公司，住所地：佛山市南海区。法定代表人：钟某1。委托诉讼代理人：许少娟，女，公司员工。被告（反诉原告）：方丽娟，女，汉族，住广东省佛山市南海区。委托诉讼代理人：刘洪标，广东正诺律师事务所律师。委托诉讼代理人：范桂玲，广东正诺律师事务所律师。原告佛山市尚来装饰设计工程有限公司与被告方丽娟装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月22日立案后，依法适用简易程序进行审理。被告在答辩期内提出管辖权异议，本院裁定予以驳回。被告不服，上诉至佛山市中级人民法院，该院裁定驳回上诉，维持原裁定。管辖权异议处理期间不计入审理期限。诉讼中，被告提起反诉，本院决定受理并与本诉合并审理。本案于2020年4月2日公开开庭进行了审理，原告的法定代表人钟某1及委托诉讼代理人许少娟，被告及委托诉讼代理人刘洪标、范桂玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.被告支付未付工程款4900元；2.被告支付逾期付款违约金21070元（以4800元为本金，从2019年7月8日起至2019年8月21日止按日10%标准计算）；3.被告承担本案诉讼费。事实和理由：2019年2月26日，原告与被告就位于佛山市南海区***房屋签订了一份《装修合同》，约定被告对该房屋三房两厅两卫两阳台进行装修装饰工程，工程价款为玖万陆仟元整，工期为90天，并约定原告付款方式“合同一经签订付工程款第一期40%；当工期进度做完水电、瓦工进场支付工程款第二期30%；当工期进度做完全屋地砖，厕所厨房墙砖，客厅天花支付工程款第三期25%；当工期进度做完全屋门和橱柜吊柜，扇灰油漆及安装全屋开关面板时的当天应支付工程尾款第四期5%；同时约定有变动项目，需当场结清价款，甲方未按本合同规定预付工程价款，每逾期一天按未付工程价款的10%支付给乙方”。2019年5月27日，原告告知被告，工程项目进行变动，增加了一把门锁，费用为100元，双方约定与工程尾款一并结算。2019年7月8日原告就本工程请求被告支付尾款，一共4900元整（包括工程款第四期的4800元与门锁费用100元），被告无理由拒绝支付，并且原告于2019年7月25日、2019年7月29日、2019年8月4日多次向被告催缴，被告均无理由拒绝并且拉黑了原告的联系方式。被告拒绝支付工程尾款的无理行径已严重违约，原告诚实守信遵守合同，兢兢业业完成装修装饰工程却没有得到应得报酬，故提起本案诉讼。被告辩称，一、因原告自身原因延期完工，涉案工程至今未安排正式竣工验收，且工程质量存在严重问题，被告不同意支付工程尾款。涉案工程在合同履行期间未增加工程量，按双方签订的《装修合同》约定原告应当在90个工作日内（即2019年7月1日前）完工，原告通知被告在2019年7月25日最后一次验收，但是涉案工程没有竣工且存在诸多质量问题，包括：未按施工图纸施工、新砌墙体不在水平仪同一直线，墙体歪斜、大门门槛石铺贴严重倾斜、厨房门槛石空鼓、客厅墙面乳胶漆严重开裂、墙体扇灰不均匀且开裂、公用卫生间马桶非标准位置安装（安装位置与施工图纸不符）、洗手盆安装歪斜、电视背景墙安装方向调转，与施工图纸不符等,双方无法办理竣工验收。被告再次把不符合质量要求之处告知原告，并要求整改，原告却要求必须支付尾款后才同意整改，双方无法达成一致意见。按照合同第三条质量要求的约定，施工质量由原告负责，原告作为施工方应严格按照施工标准，保证质量完成涉案工程，因此，原告违约在先，未按照合同约定按时、保证质量地完成涉案工程，被告有权拒付工程尾款。二、被告要求原告安排人员对涉案工程存在的质量问题进行返工、整改，双方确认验收合格后，被告支付剩余的工程尾款。因为涉案工程存在的质量问题比较严重，非专业人员用肉眼都可以看出，如墙体歪斜、大门门槛石铺贴倾斜、客厅墙面乳胶漆严重开裂等，被告认为现存的质量问题严重影响使用，并非如原告所述，是后期工程保修的范畴，被告要求返工并验收后支付尾款是合理的。被告向本院提出反诉请求：1.原告向被告支付涉讼工程的修复费23933元；2.原告向被告支付违约金12240元（以4800元为本金，从2019年7月2日起至2019年9月25日止按日百分之三的标准计算）；3.原告承担本案诉讼费。事实和理由：2019年2月26日，原告与被告就位于佛山市南海区***房签订《装修合同》，约定原告对该房屋三房两厅两卫两阳台进行设计、装修、装饰，工程价款为玖万陆仟元整，工期为90天，并约定付款方式“合同一经签订付工程款第一期40%;当工期进度做完水电、瓦工进场支付工程款第二期30%;当工期进度做完全屋地砖，厕所厨房墙砖，客厅天花支付工程款第三期25%;当工期进度做完全屋门和橱柜吊柜，扇灰油漆及安装全屋开关面板时的当天应支付工程尾款第四期5%”,同时约定如因原告原因导致延期完工，逾期每日按尾款3%支付违约金，还约定因质量问题导致返工的，全部施工费用由原告承担。涉案工程在合同履行期间未增加工程量，按合同约定原告应当在90个工作日内即2019年7月1日前完工，原告通知被告在2019年7月25日最后一次验收，因被告在外地出差，委托了朋友到施工现场与原告对接，但是涉案工程没有竣工且存在诸多质量问题，包括：未按施工图纸施工、新砌墙体不在水平仪同一直线，墙体歪斜、大门门槛石铺贴严重倾斜、厨房门槛石空鼓、客厅墙面乳胶漆严重开裂、墙体扇灰不均匀且开裂、公用卫生间马桶非标准位置安装（安装位置与施工图纸不符）、洗手盆安装歪斜、电视背景墙安装方向调转，与施工图纸不符等，双方无法办理竣工验收。被告再次把不符合质量要求之处告知原告，并要求整改，原告却要求必须支付尾款后才同意整改，双方无法达成一致意见。涉案工程至今未安排正式竣工验收。原告多次向被告发送催收工程款信息，并恐吓被告将找工人上门催收。到了2019年9月，被告找了广州广荣装饰工程有限公司对涉案工程现有质量问题进行检查，并提出书面的修复的价格预算，返工修复费用为人民币23933元。因原告自身原因延期完工，且工程质量存在严重问题，却拒绝修复、整改，被告有权要求原告支付逾期完工的违约金，以及支付因返工产生的全部施工费用。原告拒绝安排工人返工整改，被告聘请其他装修公司支出的施工费用应当由原告承担。被告认为，原告不遵守合同约定，未按期、按合同质量标准完成合同义务，已侵害其合法权益。被告为此提起反诉。被告将违约金计算至2019年9月25日是因为被告在该日将涉讼工程投入使用。原告针对被告的反诉辩称，第一，原告按照双方签订的《装修合同》约定要求被告按时支付第四期尾款共计4800元，符合《中华人民共和国合同法》规定，被告抗辩理由不能成立。双方签订的《装修合同》第四条约定：付款方式规定……当工期进度做完全屋门和橱柜吊柜，扇灰油漆及安装全屋开关面板时当天应付工程尾款，第四期5%即4800元……3.甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。甲方验收合格未结清工程价款时，乙方有权不交付使用。甲方未按本合同约定支付工程价款，每逾期一天按未付工程价款的10%支付给乙方。根据相关证据可知（微信聊天截图）,2019年7月8日原告就本工程请求被告支付尾款，一共4900元整（包括工程款第四期的4800元与门锁费用100元）,但被告以玻璃门没装好拒绝支付。根据甲乙双方签订的《装修合同》第四条约定，被告违反该合同，以不合理的理由拒绝支付尾款，已实质性违反合同义务。同时约定：甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。因此，被告陈述的上述施工瑕疵，是在被告实质性违约不支付尾款的情况下无奈之举。7月13日被告提出:1、公卫隔断玻璃尽快安装、洗手间洗手盆镜子四周上玻璃胶固定、主卧飘窗处插头换23插，2个洗手间安装排风扇、主卧洗手间、白色地漏处敲平，即使在被告未支付尾款的情况下，原告本着负责的心态，仍旧承诺将上述问题都解决好。7月22日之后被告开始不回复原告信息，拉黑联系方式，同期更换门锁钥匙，使得原告更无法对该房屋工程进行修复。7月29日被告以水电图电子版未发给被告，说要住一段时间才知道有没有问题而拒绝支付尾款。由此可见，被告一开始以玻璃门没装好拒绝支付尾款，其次以施工小瑕疵问题拒绝支付，之后变更门锁、拉黑联系方式、未交付水电图、以及荒缪的说要住一段时间才知道有没有问题等种种理由而拒绝支付尾款。事实并非是被告反诉状所说是由于原告自身原因延期完工、拒绝修复以及拒绝安排工人返工整改，而是被告无赖拒绝支付尾款，且更换门锁使得原告无法再修复。因此，被告应按照合同约定向原告支付剩余工程款4800元。第二，原告不应对被告原因导致的部分施工问题而私下“找广州广荣装饰工程有限公司对涉案工程现有质量问题进行检查，并提出书面的修复价格预算，返工费”进行支付，且合理怀疑被告与第三方公司串通一气骗取原告钱财(23933元）。首先，根据相关微信截图，原告一直本着诚信及负责原则对被告的房屋进行施工，且在被告提出要完成其他施工任务之后才支付尾款的情况下，原告仍旧同意且积极进行协调。在上述工程完工之后，被告为拒绝支付尾款，变更门锁、拉黑联系方式、未交付水电图、以及荒谬的说要住一段时间才知道有没有问题等种种理由而拒绝支付尾款。由此可见，并非被告在反诉状中所说的因原告原因延期完工，且工程质量存在严重问题，拒绝修复、整改，而是被告为拒绝支付尾款而导致的部分工程瑕疵问题进行修复。其次，原告并不认可第三方公司出具的修复费用23933元：根据行业标准及价格，对被告提出的问题进行修复的价格远远低于上述费用；被告不与原告协商，私自更换门锁，私自寻找第三方公司进行评估及修复属于被告自愿行为，不得向原告主张；被告提供的证据《广州广荣装饰工程有限公司的修复报价表》只是一个修复预算报价建议，并非被告的实质性经济损失，并未发生，原告对此不予认可。再者，原告完全有理由猜测，被告串通上述公司对原告进行诬告而骗取金钱。第三，被告需按照《装修合同》的约定向原告支付逾期违约金，违约金金额为每逾期一日按未付工程价款的10%支付。由于原告不按期支付尾款，以及在其后的沟通中以更换门锁、拉黑联系方式、以住一段时间才知道有没有问题等理由违约，因此被告需按照合同约定支付违约金，每逾期一天按未付工程价款的10%即每天480元向原告支付。综上所述，被告罔顾事实提出不合理的反诉请求，请求法院在查明真相的基础上依法裁判且依据相关法律判决被告承担本案诉讼费用。诉讼中，原告举证如下：1.原告营业执照、被告人口信息查询结果复印件各1份，用以证明原被告诉讼主体资格；2.装修合同原件1份，用以证明涉讼合同约定装修款的支付时间；3.微信聊天记录1份，用以证明被告每次反馈的工程问题原告均有进行维修；4.收款收据原件4张，用以证明原告已收款情况；5.施工图复印件1份，用以证明业主在原告未进场施工前已经将该施工图交由物业审批，后期装修方案均以聊天记录为准；6.验收单原件8张，用以证明被告在验收时并无出现后续被告反馈的相关问题；7.微信聊天记录1份（绿地12座804施工群），用以证明：1.工期延误原因；2.工程质量验收多次沟通整合验收通过证明；3.业主在验收完毕后拒付工程款并拒绝联系；4.业主视频诉讼工程问题均在更改门锁半个月后且在我司上告法院后产生；8.微信聊天记录1份（Candy绿12-804）、朋友圈截图1份、照片打印件1张，用以证明原始图纸报装时间及水电定位为业主本人现场确认；9.微信聊天记录1份（Candy绿12-804），用以证明工期延误原因；10.微信聊天记录1份（绿地业主方小姐），用以证明被告拒付尾款后拉黑的情况；11.报价单2份。被告举证如下：1.装修合同书复印件1份，2.施工图纸复印件1份，证据1-2用以证明2019年2月26日，原被告就涉讼房屋签订《装修合同》；3.施工现场图片及文字说明各1份（图片有手机原本核对），4.视频光盘及文字说明各1份，证明3-4用以证明涉讼工程质量不合格，存在诸多质量问题，包括未按施工图纸施工、新砌墙体不在水平仪同一直线、墙体歪斜、大门门槛石铺贴严重倾斜、厨房门槛石空鼓、客厅前面乳漆胶严重开裂、墙体扇灰不均且墙面开裂，公用卫生间马桶非标准位置安装（安装位置与施工图不符）、洗手盆安装歪斜、电视背景墙安装方向调转、与施工图纸不符等；5.微信聊天记录1份，用以证明因涉讼工程质量问题多次验收未通过，被告多次向原告提出整改意见，但在此验收时问题仍未解决，被告也按合同约定如期支付了前三期的工程款，最后一次验收，被告要求整改后才支付尾款；2019年7月22日，原告仍与被告沟通挑选如门槛石颜色的问题，双方约在2019年7月23日对门槛石问题进行验收，证明因原告原因导致延期完工；6.广州广荣装饰工程有限公司营业执照复印件、修复报价表原件各1份，用以证明由于原告不同意修复、整改，被告委托该司到施工现场进行查看，提出现存的质量问题及整改、修复方案，并提出价格预算为23933元；7.报价单2份。对当事人无异议或对其真实性无异议的证据，本院对其真实性予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1.原告的证据6，被告确认系其签名，本院对真实性予以确认；2.被告的证据6，为被告单方委托，原告不予确认，本院对其证明效力不予确认。本院经审理认定事实如下：2019年2月26日，被告（甲方）与原告（乙方）签订《装修合同》，约定甲方委托乙方进行居室装修，工程地址为***，居室规格为三房两厅两卫两阳台；工期为90个工作日；工程价款96000元；合同一经签订付工程款第一期38400元，当工期进度做完水电、瓦工进场支付工程款第二期28800元，当工期进度做完全屋地砖、厕所厨房墙砖、客餐天花支付工程款第三期24000元，当工期进度做完全屋门和橱柜吊柜、扇灰油漆及安装全屋开关面板时支付第四期工程款（工程尾款）4800元；甲方未按本合同规定预付工程价款，每逾期一天按未付工程价款的10%支付给乙方；如果因乙方原因而延迟完工，每日按尾款的3%作为违约金罚款支付给甲方；乙方通知甲方进行验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方验收合格，如有问题，甲方自负责任；在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，易损制品保修期为2年，水保修50年，电为终身质保（保修项目按国家行业规定执行）；等等。同日，原、被告签署《736元/㎡家装报价配置方案》《个性增项报价单1》《个性减项报价单1》。《736元/㎡家装报价配置方案》载明工程项目、对应材料品牌及工艺说明、工艺备注、客户要求型号。《个性增项报价单1》载明项目、数量、单价、材料使用及工艺做法说明等。《个性减项报价单1》载明主卧门锁1个100元等。原告出具收据确认收到被告装修工程款合计91200元、主卫修补墙体费用400元。被告签署水路打压验收单、辅材进场验收单、瓷砖进场验收单、木工验收单、集成吊顶验收单、橱柜验收单、室内门安装验收单。其中橱柜验收单备注橱柜五金配件有问题；室内门安装验收单备注主卧洗手间加防滑石600×1000、两个卫生间装排气扇、门窗的水泥卫生、主卧飘窗处换23插、公卫和主卫洗手盆收玻璃胶。“***施工群”成员包括原告工作人员、被告等。该群的聊天记录有：2019年2月16日至2019年2月21日，原、被告沟通修改装修方案及价款；2019年2月27日，原告方“今日工地打不到墙，需要您去物业那里交费后拿到证件才能打墙，您明天方便过来缴费吗”；2019年3月1日，原告方“今天下午清垃圾、上材料，泥工明天砌墙”；2019年3月6日，原告方“今天进行水电施工，材料已上”；2019年4月22日，被告“今日我想回去睇下，现场有人吗”，原告方“有人装橱柜”；2019年5月8日，原告方“门槛石都是金碧米黄，飘台是圣尔米黄，明贴木脚线是白色”，被告“这个色差太大了？”，原告方“因为您选的这个是天然大理石，会存在一点色差的，和人造不一样的，效果图和实物会有出入的色差哈”；2019年5月11日，原告方“门槛石那里换成瓷砖，瓷砖只有800长，门口有900，到时候要拼接哦”；2019年5月13日，原告方“你这里石膏线全要换吗”；被告“门槛石改了吗”，原告方“没有哦，那个不急啦，师傅没在这边暂时改不了，要装门之前改好，另外你这用砖贴有的门槛石大于800，所以你到时候要拼接”，被告“石膏线换的话是怎样”，原告方“材料12一米”；2019年5月14日，原告方“石膏线确定好没有，油工开始施工了，不然到最后换费用更多”；2019年6月12日，原告方“这两天安排电工师傅过来装开关插座”；2019年6月20日，原告方“今天装室内门”；2019年6月21日，原告方“地脚线今天装好”，被告“下周一能全部完工吗？包括装灯、排风扇、浴室柜”，原告方“我问下电工看他什么时候可以安排时间，星期一可能不行，但下周可以完工”；2019年6月26日，被告“几时完工？”，原告方“这周可以啦”，被告“这周几？”，原告方“周五过去收尾，不知道他们一天能不能做完”，原告方“美缝选一下哦”，被告“011闪亮银”；2019年6月30日，被告发送照片并表示“客厅：1.电箱周边油漆有明显白块，2.客厅餐厅开关没安装到入门处，3.客厅水晶灯周边有明显污渍，4.石膏线有多处地方明显破损，5.地板砖还没美缝、多处地方拼接不好、明显歪斜，厨房柜体里面多处地方有洞；以上是主卧问题；多处颜色墙面不均匀，飘窗上的空调插头改为一般双插，花洒装在靠里面的位置、浴缸位排水口封好，客厅灯开关一般在入门处，而不是在走道处，这是不合理，一定要处理”；原告方“你那开门不是挡住了吗”；2019年7月1日，原告方“今天做美缝，明天收尾就可以交给你了，交房需要您支付尾款4800元”，被告“洗手间连马桶都无”，原告方“嗯，明天就能全部弄好了”，被告“未验收凭咩问收费啊？昨天提出的问题都帮我解决啦？”，原告方“您昨天提出那些是多数油工问题，今日下午会搞的，卫浴那些就明天搞掂，基本上您明天下午过来验收就可以了”，被告“玻璃隔断都无见到”，原告方“公卫的隔断，不好意思，我问下厂家”；2019年7月4日，被告“几时完工？上个星期拖到今个星期？今个星期到底能不能完工？”，原告方“工地还有什么问题没弄好”，被告发送了图片并圈出需要整改的位置，原告方“都弄好啦”，被告“以及全屋清洁”，原告方“清洁我们不包的哦”，被告“马桶、浴室玻璃门都装了吗？”，原告方“现在就隔断跟那条木线没弄好，这些都弄好了，哪天抽个时间去工地啰，一起验收”，被告“花洒都装了吗”，原告方“装了”，被告“隔断跟那条木线什么时候能弄好？下周一验收”，原告方“嗯”；2019年7月8日，原告方“你们今天还会过来吗”，被告“过”，原告方“还要多久呢”，被告“在楼下”，原告方“您好，方小姐，需要您缴付尾款了哈，您是需要刷卡还是直接微信转款？加了一把门锁100元，所以尾款是4900的”，被告“玻璃门都没装，都没有全部弄好，星期六前全部弄好，不弄好怎么给尾款？今天验收提出的所有事情先处理了再谈”；2019年7月13日，被告“1.公卫隔断玻璃尽快安装，2.两个洗手间洗手盆镜子四周上玻璃胶固定，3.主卧飘窗处插头换23插，4.两个洗手间安装排风扇，5.主卧洗手间白色地漏处敲平”，原告方“星期四前弄好，装淋浴隔断的时候您也一起过来吧，顺便验收，您说的问题会一起解决好的”，被告“还有玻璃上水泥清洁”，原告方“水泥清洁是您后期安排搞卫生的时候弄哈，我们是清走地面的大件垃圾物品呢，当时签合同前跟您说”；2019年7月16日，被告“那个门吸安装一下以及排风扇”，原告方“嗯，明天方便过来吗，一起弄好收尾完工交房给您，您也顺便结下尾款”，被告“最近没有空，下周一验收”；2019年7月20日，原告方“星期一下午四点过来验收交房啰”，被告“OK”；2019年7月23日，原告方“明天早上过去装石膏线，十点过来看下，明天上午10点验收，有没问题”，被告“下午5点验收”，原告方“好的”；2019年7月24日，原被告均未发送消息；2019年7月25日、7月29日，原告工作人员询问被告何时交尾款，被告于2019年7月29日回复“水电图电子版还没发给我？大部分的款项都已经给了，起码要住一段时间才知道有没有问题，才几千块就追得我这么紧”，原告方“合同有说明，工程款怎么交付，电子版会在支付尾款当天发到你邮箱的”，被告“而且装修得让我很不满意、门槛石和vr图不一样、石膏线也不是我选的款色，最大问题就是入门处没有客厅的所有灯开关，要到走道，设计不合理”，原告方“所有电位是您本人亲自现场定的，而且当时您带了您那个朋友一起，效果图当时做跟您说过会存在色差问题，石膏线那时候跟您沟通过了，要改人工我出，材料您出，后来是您自己确定不改的，一切按照你选的材料去做，而不是我们随意去铺贴的，后边也说过了给你换成砖，你也要求说不换，改成帮装浴室柜，我们都很负责任的去调节每一项事情”，被告“不给图不付款”，原告方“图是绝对会给的，但是要支付尾款再发”；2019年8月21日，原告方“现在通知你，今天去法院起诉你，因为你把我公司的全部人拉黑了”；2019年8月26日，被告发送视频、图片并表示“雕花多处地方破损以及有洞，厨房多处地方有洞，厕所漏水，插座不在同一直线，瓷砖不是同一直线，花洒处瓷片都是有破损的，阴阳角无对好，淋浴垫歪的，天花石膏线多处地方崩裂，走道处阴阳角无对好，墙面多处地方有洞，以上的问题不处理好到时候我找人处理，所产生的费用由你们承担”，原告方“如果确有小瑕疵，我们公司可以负责保修，但是目前一是业主你这边先违约不履行合同义务，我们这边也可以同时履行抗辩权，二是你这边换门换锁，我们也不具备进门维修的条件”，被告“必须按照业主的要求完成，把事情帮我解决了，才有尾款”。原告工作人员与被告的聊天记录有：2019年4月30日，原告方“请问三期款您方便直接汇款吗？”，被告“第一期都未整好，第二期又未验收”，原告方“您是说水电改位置那里是吗？后期会给您改的，那先等您验收二期吧，想着这边能安排工程进度快点”；2019年5月4日，被告“我八号过去验收”。诉讼中，原告陈述：涉讼工程于2019年2月18日开工，于2019年7月23日完工；原告于2019年7月7日完成了合同第四期工程款对应的工程；如被告愿意支付尾款，原告愿意进行保修。被告陈述，被告于2019年1月将钥匙交付予原告，不清楚具体开工日期，于2019年7月23日完工；至2019年7月7日，原告尚未安装开关面板和洗手间玻璃门隔断。本院认为，民事活动应遵循诚实信用原则。原、被告于2019年2月26日签订的《装修合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，对双方当事人均具有法律约束力。根据《装修合同》，被告应于原告做完全屋门、橱柜吊柜、扇灰油漆及安装全屋开关面板当天支付第四期工程款4800元予原告。原告主张其于2019年7月7日完成上述工程，被告则主张其时原告尚未安装开关面板。根据“***施工群”的聊天记录，被告在2019年7月8日要求原告尽快安装公卫隔断玻璃、洗手间排风扇等，并未提出安装开关面板，故本院对原告的主张予以采信。2019年7月16日，原告在“***施工群”中表示弄好收尾完工交房给被告时被告结尾款，被告未表示反对，后双方于2019年7月24日验收，被告在验收时也未提出质量问题，故本院确定被告应于2019年7月24日支付合同约定第四期款4800元予原告。2019年7月8日，原告在“***施工群”中告知被告加了一把门锁100元，所以尾款是4900元，被告并未对金额提出异议，仅认为付款条件未成就，本院对原告主张施工过程中增加一把门锁100元予以采信。原告诉请被告支付工程尾款4900元，本院予以支持。《装修合同》约定被告逾期支付工程款的，每日按未付工程款的10%支付违约金，但该标准过高，本院酌情调整为按日万分之五计算。原告诉请以4800元为本金计算违约金至2019年8月21日，本院予以支持。经核算，被告应支付以4800元为本金自2019年7月25日起至2019年8月21日的违约金67.2元（4800元×0.0005×28天）。原告请求的违约金超出上述核定的部分，本院不予支持。《装修合同》约定自被告验收合格之日起计算保修期，原、被告于2019年7月24日验收涉讼工程，被告在验收时也未提出质量问题，故保修期自2019年7月24日开始计算。按照合同约定的保修期限，涉讼工程尚属保修期内，原告也表示同意修复施工瑕疵和保修。因此，被告主张的质量问题应先由原告进行保修。保修过程中发生争议的，可另行主张权利。被告在本案中反诉请求原告支付修复费用23933元，本院不予支持。“***施工群”记录显示2019年2月16日至2019年2月21日，原、被告沟通修改装修方案及价款，2019年2月28日打墙，原告自认其于2019年2月18日开工，本院予以采纳。原告主张被告在异地未及时验收造成工期拖延。根据《装修合同》，原、被告2019年4月30日提及的第二期工程为地砖、厕所厨房墙砖、客餐厅天花，第三期工程为门、橱柜吊柜、扇灰油漆及开关面板，从原告在2019年4月22日已进行橱柜安装来看，第三期工程并非必须以第二期工程验收为前提，本院对原告的上述主张不予采信。原告主张被告拖延确认门的款式，但原告提交的证据不足以证明其主张，本院不予采信。《装修合同》约定工期为90个工作日，扣除2019年2月18日至2019年2月21日双方沟通修改装修方案的工作日，原告应于2019年7月2日完工，原告实际于2019年7月23日完工，逾期21天。《装修合同》约定因原告原因延迟完工，每日按尾款的3%支付违约金予被告，该约定标准过高，本院酌情调整为按日万分之五计算。被告应支付以4800元为本金自2019年7月3日起至2019年7月23日的违约金50.4元（4800元×0.0005×21天）。被告反诉请求的违约金超出上述核定的部分，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）方丽娟应于本判决发生法律效力之日起十日内支付工程款4900元予原告（反诉被告）佛山市尚来装饰设计工程有限公司；二、被告（反诉原告）方丽娟应于本判决发生法律效力之日起十日内支付违约金67.2元予原告（反诉被告）佛山市尚来装饰设计工程有限公司；三、原告（反诉被告）佛山市尚来装饰设计工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付违约金50.4元予被告（反诉原告）方丽娟；四、驳回原告（反诉被告）佛山市尚来装饰设计工程有限公司的其他诉讼请求；五、驳回被告（反诉原告）方丽娟的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案以简易程序结案，案件本诉受理费449.26元，减半收取224.63元（佛山市尚来装饰设计工程有限公司已预交），由佛山市尚来装饰设计工程有限公司负担199.63元，由方丽娟负担25元。反诉受理费352.16元（方丽娟已预交），由佛山市尚来装饰设计工程有限公司负担25元，由方丽娟负担327.16元。经抵扣，佛山市尚来装饰设计工程有限公司、方丽娟互不再向对方支付诉讼费。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  胡方平二〇二〇年六月十八日书记员  余宝儿