山西省临汾市尧都区人民法院民事判决书（2020）晋1002民初531号原告：李师东，男，汉族，1991年06月16日出生。委托诉讼代理人：张文娟，山西兆通律师事务所律师。被告：临汾市尧都区小布丁客栈。住所地：临汾市尧都区解放东路**。统一社会信用代码：×××。经营者：秦艮华被告：秦艮华，女，汉族，1956年4月8日出生。委托诉讼代理人：王亚荣，山西师达律师事务所律师。委托诉讼代理人：武婷婷，山西师达律师事务所律师。原告李师东与被告临汾市尧都区小布丁客栈、秦艮华建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年1月13日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告李师东及委托诉讼代理人张文娟、被告临汾市尧都区小布丁客栈、秦艮华委托诉讼代理人王亚荣、吴婷婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告李师东向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告工程款44700元，并支付利息；2.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年1月15日,原、被告签订《施工合同》,约定:被告的解放路小布丁客栈二次结构工程由原告施工,总工程款为12万元,工程结束后,工程款全部付清。施工期间,2月17日,因被告一方规划手续不全,导致部分完工的工程(绑扎好的底板钢筋)被规划局执法队拆除,为了完善规划手续,原告垫付2500元(用支付宝向秦艮华侄子秦龙转账)。7月7日,为了恢复被拆除工程,原告向工人支付3000元工资。7月8日原告帮被告完成钢结构柱子座浇筑(该工程不在原、被告合同范围内,系钢结构工程范围内)产生材料、人工费用1000元。2019年8月30日,工程全部竣工并交付被告使用。经原告催要,被告陆续支付原告81800元工程款,剩余工程款44700元迄今未付。为了维护自己的合法权益,原告请求人民法院依法判决。原告李师东为证明其主张，提供了以下证据证明：一、李师东身份证复印件。证明：原告主体适格。二、施工合同。证明：原、被告于2019年1月15日签订了《施工合同》，由原告对解放路小布丁客栈进行施工。三、施工现场照片。证明：施工现场的情况。四、规划局执法后的现场照片及绑扎好后的现场照片。证明：被规划局执法队拆除后的工程（绑扎好的底板钢筋）由原告施工完成。五、支付宝转账凭证。证明：为了完善规划手续，原告垫付2500元，通过支付宝向秦艮华侄子秦龙转账。六、小布丁客栈营业照片。证明：小布丁客栈已经竣工使用。被告秦艮华辩称：一、原告起诉状中缺少必要的共同原告。2019年1月15日签订的《施工合同》中，签订合同的双方主体一方为原告李师东、李中营，另一方为被告秦艮华。现原告李师东根据《施工合同》进行起诉，而李中营为必要共同诉讼的当事人。故原告李师东的起诉缺少必要的诉讼主体。二、临汾市尧都区小布丁客栈不是本案适格被告。正如前述所说，《施工合同》的另一方主体系被告秦艮华，临汾市尧都区小布丁客栈没有与李师东签订过施工合同，根据合同的相对性原则，临汾市尧都区小布丁客栈不是本案适格被告。三、原告的索要剩余工程款的诉讼请求，没有任何事实依据，应当依法予以驳回。（1）根据原告的实际施工量，被告已全部付清工程款，不存在欠付工程款一说。根据双方签订的《施工合同》，工程总价12万元，按进度付款，工程结束付清。若因外界因素造成停工的，工程款按实际完成工程量结算。截止被告最后一次向原告付款，被告确实是按工程进度陆续支付给原告工程款81800元，该款项也是根据原告的实际完成的工程量支付的。（2）原告未按照《施工合同》约定完成全部施工内容，后续工程被告只能找他人完成。根据合同约定和施工图纸要求，上下水（PVC）、室内抹灰（含网子）、隔墙、垃圾清理等都属于原告的施工范围，但因原告无故停工，为了完成进度，被告又从他处找工人对上述工程进行施工，被告共支付工程价款共计46129.25元。（3）该项工程到目前为止都未交付使用原告称工程竣工并交付答辩人使用不是事实，因原告未完成施工范围内的工程，致使工程没有进行验收，更没有对该工程进行结算。四、因原告的过错及质量问题，导致被告的工期延长，给被告造成巨大损失。原告在施工时，未按照要求留下窗户尺寸的位置，致使拆补窗户洞口，被告雇人支付2400元。原告无故停工后，为了防止水泥等材料淋湿，被告雇人搬运水泥、打扫现场支付600元。被告为了完成该项工程，后续只能找他人施工，因工程量小且琐碎，被告陆续找了六七个人才完成施工，工期时间长且完工后支付的总工程款高于合同价款。五、本案原告系无任何施工资质的个人，与被告签订的施工合同是无效合同，原告未完成全部施工，起诉按照合同价款索要工程款，没有法律依据。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条、第2条之规定，承包人未取得建筑施工企业资质，应当根据合同法第52条第(5)项的规定，认定为无效；对于无效合同，但该建设工程经竣工验收合格的，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。但结合本案实际情况，原告并没有按照施工合同内容施工完毕，原告要求按照合同约定的价款主张工程款不符合法律规定。综上，原告向被告主张剩余工程款，没有事实依据与法律依据，依法应予驳回原告的诉讼请求。被告秦艮华为证明其主张，提供了以下证据证明：1、秦艮华身份证复印件。证明：被告身份信息。2、解放路小布丁客栈工程图纸。证明：施工合同的工程内容系根据本图纸签订，原告按照本图纸进行施工（原告手中也有同样的图纸）。3、金晓华证人证言及身份证复印件。证明：（1）安装小布丁窗户的金晓华与李师东对窗户尺寸进行了协商；（2）2019年8月25日，金晓华安装窗户时，发现李师东留的尺寸与之前确定的尺寸不一致，后期还需被告找人拆补；（3）2019年8月25日，金晓华安装窗户时，现场并没有施工人员。4、照片3张。证明：窗户尺寸不合适，需要拆补。5、孔文生收条、证人证言及身份证复印件。证明：因为原告留的洞口未按照约定预留窗户尺寸，导致被告需要找人对洞口进行拆补，共计支付2400元。6、收据8张及营业员郝小芳身份证复印件。证明：（1）原告未按照施工合同内容作上下水（PVC）；（2）原告停工后，被告陆续购买上下水材料，共支付8359.25元。7、赵一兵收条、证人证言及身份证复印件。证明：上下水工程由赵一兵施工，被告支付工程款8000元。8、杨巨州、杨槐增收据两张，证人证言及身份证复印件。证明：（1）原告未按照施工合同内容进行室内抹灰（含网子）；（2）该项工程由被告找杨巨州、杨槐增施工完成并清理垃圾，被告共计支付7600元。9、刘启亮收条、证人证言。证明：（1）原告未按照施工合同内容进行构造柱拆除；（2）被告找刘启亮拆柱子并清理垃圾，共支付3440元。10、成永岗收条、证人证言及身份证复印件。证明：（1）原告未按照施工合同图纸进行隔墙；（2）被告找成永岗隔墙，共支付14000元。11、销货凭证2张。证明：为了隔墙被告购买水泥、沙子等材料，共计支付2460元。12、成三泽收条。证明：（1）2019年8月3日原告已经停止施工；（2）当天下雨屋顶漏水，被告为了防止水泥淋湿，找成三泽搬水泥并打扫垃圾支付600元。13、李保全收条。证明：（1）2019年8月19日原告已经停止施工；（2）被告找李保全切砖，支付600元。14、微信聊天记录。证明：原告停止施工，没有按照合同约定垃圾清理，被告陆续支付1670元垃圾清理费。经审理查明：2019年1月15日，原告李师东与其父亲李中营与被告秦艮华签订了一份施工合同，在合同中约定，由原告对被告临汾市尧都区小布丁客栈进行二次结构工程施工，工程承包内容包括：帮扎钢筋（绑扎，砼后钢筋除锈，垃圾清理等）浇筑砼、预制过梁的制作，搬运，预制止水带，构造柱的制作，安装、浇筑、防线按图纸施工，材料的节约及成品保护等。二次结构工程施工期间所有辅料。包括铁丝、铁钉、扎丝、双面胶带、切割片、磨光片、电锯片、垫块、水平管、水管、扫帚、墨斗、红蓝铅笔、粉笔、线绳、铁锹、洋镐、现浇顶内线管、上下水（PVC）、室内抹灰（含网子）。双方还约定，付款方式：定金一万元整，工人进场付三万，按进度付款。本项工程结束付清，共12万元整。庭审中，原告称2019年8月30日竣工，被告秦艮华陆续给付原告81800元工程款，剩余44700元未付，并出示了6份证据予以证明，被告对原告出示的证据一、证据二、证据三、真实性没有异议，对证据四不认可，对证据五认为与本案无关，对证据六证明的目的有异议。另查明，被告秦艮华辩称原告未按合同全部施工，后续工程由被告秦艮华找他人完成，并出示了14份证据予以证明。原告对被告出示的证据一、证据二真实性无异议，对其他证据均持有异议，经本院主持调解，双方达不成一致意见。上述事实，有原、被告提供的证据及双方庭审陈述在案，予以认定。本院认为，原告李师东与被告秦艮华签订的施工合同，虽系双方真实意思表示，但原告并未取得相关建筑施工企业资质，该施工合同为无效合同。但《最高人民法院关于审理建设工程纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的应予支持。”本案中，原、被告对工程量存有争议，现有证据不能证明原告李师东按合同进行了施工，也没有足够证据确认实际发生的工程量为原告施工建设，故原告李师东应承担举证责任不利的后果，其主张本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：驳回原告李师东的诉讼请求。本案案件受理费用918元，由原告李师东负担。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山西省临汾市中级人民法院。审 判 长 王建民人民陪审员 武艳艳人民陪审员 贾 燕 二0二0年六月十二日书 记 员 徐云红