宝鸡市陈仓区人民法院   民 事 判 决 书     (2020)陕0304民初647号   原告:西安市雁塔区聚龙御宝家俱厂，住所地：西安市雁塔区，组织机构代码：XXXXXXXXXXX0862。   经营者：袁彬艳。   委托诉讼代理人:高友龙，男，1992年3月28日生，汉族，系该厂员工，住陕西省西安市雁塔区。   委托诉讼代理人:周建虎，陕西云德律师事务所律师。   被告:杨小林，男，汉族，生于1969年9月14日，四川省营山县人，现住宝鸡市渭滨区，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。   委托诉讼代理人:曹欢，陕西国文律师事务所律师。   原告西安市雁塔区聚龙御宝家俱厂与被告杨小林装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年03月18日受理后，依法适用简易程序,公开开庭进行了审理，原告西安市雁塔区聚龙御宝家俱厂委托诉讼代理人高友龙、周建虎与被告杨小林及委托诉讼代理人曹欢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   西安市雁塔区聚龙御宝家俱厂向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告向原告支付家具款84980元，并支付逾期违约金33292元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实及理由：2016年10月29日，原、被告双方签订《西安市聚龙御宝家俱厂订单合同》，约定由被告向原告定做并安装木质大门、门头、飞檐等，除扶手外按实际制作米数计算金额外，其他均为固定价格。合同签订后，原告依约向被告生产上述产品并通过物流运送至被告指定店铺安装。2016年12月原告依约安装部分产品后，被告告知停止施工，后又断断续续安装，至2017年之后一直没有通知安装，被告称停工无法施工，原告产品也无法继续安装，在此期间，被告向原告支付购买产品的价款及订金总计60000元，原告发送货物总价值达144980元，至今尚欠84980元未支付，经原告多次催要，被告拒不支付，应承担逾期付款责任（自2017年9月21日被告最后一次付款次日起按照年利率24%计息至款清之日）。原告认为，原告已经按照被告要求制作其所需家具，并进行安装，因被告停工导致的原告无法安装系其自身原因所致，现被告拒不付款已经严重侵害了原告的利益，故原告依据《合法》《民事诉讼法》之规定，向法院提起诉讼。   杨小林辩称，原告陈述除大门外都安装，这个不是事实。到货的家具没有全部安装完成，包间门与窗外花格是他们运输过来的，其他的门都是他们现场制作的，桥、飞檐、舞台、菱形窗等这些都属于半成品，没有安装完。12个包间门没有安装，大门没有见到。扶手只做了6米左右，没有做完。飞檐按图纸有21米，实际现场有21-24米。原告安装的家具与其提供的效果图不符，合同95%的家具都是现场制作的。桥还未刷漆，没有补钉子，舞台造型没做，只做了局部，瓦用的材料不对，铜大门没拉过来。菱形窗到场了没有安装。大门外面的门头没有刷漆。对原告诉讼请求不予认可，双方签订的合同属于工程款，应据实结算，所以原告诉请的我不认可。工程尚未完工，双方尚未结算，不应产生逾期付款的利息，诉讼费按法律规定办。     本院经审理认定事实如下：陕西向阳餐饮连锁经营管理有限公司欲在位于陈仓区实验小学对面的盛鑫苑开办餐饮店，将装修工程于2016年7月8日发包给被告为法定代表人的宝鸡川阳空间装饰工程有限公司（现已注销）。2016年10月29日，原、被告双方签订《西安市聚龙御宝家俱厂订单合同》，约定由被告向原告定做并安装木质大门、门头、飞檐等，其中大门1个，金额17000元；门头4米18000元；飞檐48米36000元；桥6000元；舞台85**元；窗外花格56米18480元；菱形窗5个3500元；包间门10个10000元；包间双开门2个3000元；扶手按实际制作米数计算，每米350元。合同还约定订货方提货，厂家车费不管；客户未按合同约定付款的，厂家有权拒绝送货。给厂家造成货物积压或其他经济损失的，客户需按照合同签订日期时的中国人民银行贷款利率依据具体积压时间为厂家赔偿损失。施工发生任何事故，与被告无关。以上除了窗外花格不含安装，其他都到位。对大门、舞台安装后的效果要求，合同约定不明。2020年5月25日，经法院会同双方现场丈量：扶手长度7.98米，飞檐29.02米。按双方约定单价计算，扶手金额2193元（7.98米×350元/米），飞檐金额21765元（29.02米×750元/米）。   合同签订后，原告向被告通过物流运送产品及材料至被告指定的位于陈仓区XX小区边的店铺现场安装或制作，运费和安装工费均已由原告支付。2016年12月原告安装部分产品后，因环保原因，施工被政府有关部门叫停。被告告知原告停止施工，后又断断续续安装，至2017年之后一直没有通知安装。2019年6月30日，被告向原告发出解除合同通知，称因第三方原因工程停工，认为桥没上漆、补钉眼，接口处缝隙较大，应减掉2000元；舞台上面花格未做，瓦不是木瓦，是树脂瓦，应减掉3500元；5个菱形窗未安装，应扣减500元；包间门没装门吸、拉手、门锁等，应扣减2400元；扶手仅制作6米，应扣减200元；飞檐制作21米，应据实结算。原告回函称除大门外的产品已经生产并交付完毕，因被告及第三方原因无法进行已交付产品的安装，与原告无关，被告应支付尾款及违约金。庭审中原、被告承认，大门迄今未安装；被告向原告已付60000元。   另查明，施工门店原为开办餐饮之用，现为明道教育开展校外培训。   以上事实，有原、被告陈述及勘验笔录一份，本院质证后认定的原告提供的《西安市聚龙御宝家俱厂订单合同》一份、照片、短信聊天记录、解除合同通知及回函、安装工工费收条；被告提供的陕西向阳餐饮连锁经营管理有限公司陈仓老坛子项目停工原因说明一份、照片六张证实。   本院认为，本案名为买卖合同，但原告不仅要向被告提供货物，还需对货物进行加工并负责施工安装，且合同约定“施工发生任何事故，与被告无关”，因此双方之间实质上属建设工程施工合同项下的包工包料的装修装饰合同纠纷。本案中，原装修后用作餐饮的门店因政府原因改作他用，继续履行合同已不可能，故原告已完工部分工程量，本着诚信原则可据实支持；未完工部分，考虑安装工费、材料费等因素，可酌情支持。原告已完工部分被告尚未付款，因工程尚未完工，双方也未结算，故原告主张的逾期付款违约金（利息），可自起诉之日以双方约定的中国人民银行同期贷款利率计算,因中国人民银行贷款基准利率已被全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率替代，故应以此为准。   本案争议焦点在于原告称除大门外均按合同约定安装到位，被告对门头、窗外花格完工无异议，认为桥没上漆、补钉眼，接口处缝隙较大，应减掉2000元；舞台上面花格未做，瓦不是木瓦，是树脂瓦，应减掉3500元；5个菱形窗未安装，应扣减500元；包间门没装门吸、拉手、门锁等，应扣减2400元；扶手仅制作6米，应扣减200元；飞檐制作21米，应据实结算。对此争议，原告诉状中称2017年后再未施工，在“关于《解除合同》通知的回函”中亦承认因被告及第三方原因无法进行已交付产品的安装，此一承认于己不利，可认定部分产品确实未安装到位。从被告手机中调取的拍摄于2017年12月的照片较为客观地反映出施工后的样貌。照片显示，桥未补钉眼，但已油漆，是否上面漆，是否应该上面漆，因无合同约定及其他证据佐证，无法确定，视为油漆完成；舞台花格一半已安装，一半成品在现场，瓦为何种材料反映不清，视为合格材料，完工后效果如何因约定不明无法认定；菱形窗未安装，包间门未安装。对未安装到位部分的工费等金额，本应以鉴定相应扣减，但考虑到本纠纷历时较长，标的较小，为减少当事人讼累，尽快确定权利义务，在双方均未申请鉴定的情况下，本院参照市场行情酌情处理，桥扣减200元，舞台扣减500元，菱形窗扣减500元（100元/个×5个），包间门扣减1800元（150元/个×12个）。关于大门，双方约定安装到位后金额17000元，现未送货安装，审理中原告称成本价13000元至14000元，被告称最多8000元，本院酌定为10000元，门被告称不再需要，留归原告。扶手、飞檐经本院会同双方丈量尺寸，可按合同约定单价计算金额，扶手2193元（7.98米×350元/米），飞檐21765元（29.02米×750元/米）。综上，原告已完成工程量为98438元（大门10000元+门头18000元+飞檐21765元+扶手2193元+桥5800元+舞台80**元+窗外花格18480元+菱形窗3000元+包间门11200元），减去被告已付60000元，被告尚欠原告工程款38438元。   综上，为保护当事人合法权益，依据《中华人民共和国合同法》第六条、第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条、第十七条、第十八条、第十九条规定，判决如下：   一、被告杨小林于本判决生效后十日内付给原告西安市雁塔区聚龙御宝家俱厂装修装饰工程款38438元。原告已制作的大门一套留归原告。   二、被告杨小林付给原告西安市雁塔区聚龙御宝家俱厂逾期付款利息（计算方法：以38438元为基数，自2020年3月10日起至款清之日，以全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率计算）   三、驳回原告西安市雁塔区聚龙御宝家俱厂其余诉讼请求。    如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费2679元，减半收取1339.5元，由原告西安市雁塔区聚龙御宝家俱厂负担904.5元，被告杨小林负担435元。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宝鸡市中级人民法院。                           审判员 李苏昌                                           二〇二〇年六月二十九日                             书 记 员 丁璞