山东省济南市章丘区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0181民初2448号原告：蔡某某，男，1963年6月27日出生，汉族，居民，住济南市。委托诉讼代理人：刘宝林，山东泉运律师事务所律师。被告：王某某，男，1979年7月6日出生，汉族，居民，住济南市。委托诉讼代理人：董艳青、王立婷，山东华剑律师事务所律师。原告蔡某某与被告王某某装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月15日立案后，依法适用普通程序独任审理，于2020年5月19日公开开庭进行了审理。原告蔡某某及其诉讼代理人刘宝林，被告王某某及诉讼代理人董艳青、王立婷均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。蔡某某向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告工程款340000元；2.被告支付原告所欠工程款利息（以340000元为基数，自2019年8月29日起至实际给付之日止，按同期银行贷款利率计息）；3.诉讼费用由被告负担。事实和理由：2019年5月2日，原被告签订建设工程施工合同一份，由原告负责具体施工李家埠农贸市场三层楼的装修工程，该工程在2019年8月22日施工完毕。被告验收合格后在2019年8月29日向原告打下欠条一张，证明还欠工程款34万元。为此，现提起诉讼，请依法判令支持原告诉讼请求。王某某辩称，一、原告仅向法院提供欠条一张，并未提供任何花费明细的正式发票以及相应用工用料的清晰准确的清单予以支持，无法证实最终尚欠的工程款为多少，该欠条不能作为建设工程施工合同纠纷案件仍欠工程款多少的唯一依据。原被告在2019年经人介绍认识，被告因需要对章丘区李家埠家具城室内进行装修，便将该工程承包给原告。原告于2019年4月份左右开始施工，当时并未约定工程款，仅约定包工包料。2019年5月2日原被告签订工程承包合同书，合同中也未明确约定总工程款为多少。合同中明确约定施工期限为2019年4月20日至6月30日，原告是在2019年8月22日施工完毕，未按合同约定的施工期限完成，本身存在违约。原被告在施工过程中对于施工各项的单价也未进行协商，最后是原告提供给被告一份手写的关于各项工程费用支出情况的结算单，对于其中的各项进料用工价格情况并没有提供相应商家出具的正式发票作为定价的依据，双方并未对账目工程情况进行结算，最后出具的欠条也是原告要求的数额。二、被告将该工程承包给原告后，在总价款不明确的情况下，被告不应当支付原告34万元。应当经过验收后在明确总价的情况下支付原告相应价款，为此被告向法院提出反诉申请，便于法院查明此案。被告在出具欠条前已经支付了220930元工程款，出具欠条后又支付了17万元的工程款，也并不存在原告诉求有34万元工程款未结算的事实。因此在被告给原告打欠条之后，被告又支付给原告17万元的工程款。即便法院认定该34万元的欠款，也应扣除出具欠条之后被告又支付的17万元。三、因原告在施工过程偷工减料，使用劣质施工材料造成严重的施工安全质量问题，给被告也造成了严重的经济损失，被告向法院提出反诉申请，原告应当对被告的损失进行补偿或在被告自行修复后由原告承担修复费用，修复费用应当与工程款相抵扣。原告在施工过程中偷工减料，导致出现瓷砖空鼓、大面积无水泥、用旧线抵充新线导致电表烧毁、水泥地面裂缝大、不锈钢材质的管道出现生锈的情况、地砖缝隙过大、地面凹凸不平、墙皮大面积脱落等问题，这样的工程质量所产生的成本极低，原告要求的工程款显然有失公允，目前因存在质量和安全问题的施工情况导致二层、三层的商铺均无法正常出租，现在仍然是空置状态，其行为严重损害了被告的利益。本案中，原告应当为自己的过错承担责任，原告应当对被告的损失进行补偿或在被告自行修复后由原告承担修复费用，修复费用应当与工程款相抵扣。四、原被告之间签订的章丘区李家埠家具城室内装修工程施工承包合同书及李家埠农贸市场验收交接及二次装修规范要求中明确约定施工质量应达到合格的标准且需要验收，最后需等到被告的二、三层进入商户所交定金后，再支付工程款，现因为施工质量问题导致没有租客租赁，故而未达到履行支付义务的期限。原被告双方于2019年5月2日签订施工承包合同，合同中约定工程质量必须达到质量评定合格的等级，且施工完毕后要进行验收，原告需要确保所完成施工的质量应符合合同约定的质量标准，但是通过被告提供的施工现场视频及图片资料，可以清晰的看出施工质量并没有达到双方约定的施工质量标准，原告也未进行补修，对于验收不合格的施工情况被告有权暂时拒绝支付相应工程款。原被告双方于2019年8月22日签订的李家埠农贸市场验收交接及二次装修规范要求，协议中明确约定甲方（王某某）二、三层进入商户所交定金后，给乙方（蔡某某）支付工程款。现今因原告工程质量问题，被告的二、三层均未有租客租赁，更谈不上商户交付定金，所以依据该协议约定工程款并未达到约定支付的时间。综上所述，因工程未验收，原告未提供实际花费的合理发票，且工程出现严重的安全质量问题，给被告造成至今二、三层无法正常出租，也未达到合同约定的支付工程款的时间。故而恳请法院驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：1、2019年4月，蔡某某开始为王某某位于章丘区李家埠农贸市场的家具城进行装修施工。2019年5月22日，王某某（甲方）与蔡某某（乙方）签订《章丘区李家埠家居城室内装修工程施工承包合同书》一份，约定合同暂定金额为120万元，开工日期为2019年4月20日，竣工日期为2019年6月30日，工程质量必须达到质量评定合格等级，结算方式为固定综合单价，工程量据实结算；工程造价达5万可作为一次付款节点，乙方提出付款申请，甲方一周内支付已完工程量造价的80%。工程竣工后一个月内，甲方支付工程造价的70%，剩余30%的欠款在2019年12月31日前付清，本工程款支付方式为银行转账，乙方无需开具发票；乙方施工完毕后，通知甲方验收，甲方应在收到乙方的验收申请后7天内对乙方施工成果进行验收，本合同下附工程量清单（详见合同书）。2019年5月29日，王某某支付蔡某某工程款50000元。2、上述工程施工完毕后，蔡某某交付王某某结算单一份，对装修施工量及价款进行了明确记载，该结算单包括单据共10张，载明工程款总金额为691705.8元。2019年8月22日，王某某（甲方）与蔡某某（乙方）签订李家埠农贸市场验收交接及二次装修规范要求，约定李家埠农贸市场一期（楼梯、地砖、电路及配电室、消防工程、桥架），经甲乙双方验收合格，达成协议如下：双方交接验收后，甲方转二期装修施工所造成的安全、质量与乙方无任何关系，因施工造成的后果，由甲方自行承担；甲方二、三层进入商户所交定金后，给乙方支付工程款；如甲方未按协议执行，乙方有权要求甲方停工交付工程款。3、2019年8月28日，王某某支付工程款150000元；2019年8月29日，王某某支付工程款150000元。2019年8月29日，王某某为蔡某某出具欠条一张，载明“今欠到蔡某某李家埠农贸市场施工费叁拾肆万元正340000元王某某2019年8月29日”。2019年12月15日，蔡某某向王某某电话催要上述欠款，王某某表示现在没有钱，有钱就给送过去。2020年1月4日，王某某支付工程款20000元。诉讼中，王某某以工程质量为由要求反诉并主张抵消未支付的工程款，本院当庭向王某某释明，因双方已经对诉争工程进行验收合格，蔡某某对装修工程仅为修缮的义务，王某某可另案起诉主张权利。本院认为，《中华人民共和国建筑法》第二条第二款规定“本法所称建筑活动，是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动”。第二十六条“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程”。本案诉争工程系室内装饰装修工程，涉及消防工程的施工，蔡某某作为承包人未取得相应资质从事工程建设，故双方签订的《章丘区李家埠家居城室内装修工程施工承包合同书》应为无效合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”。关于工程质量，根据王某某与蔡某某于2019年8月22日签订的李家埠农贸市场验收交接及二次装修规范要求，王某某已经认可诉争工程经验收合格，故王某某的质量异议不能成立，其应支付相应工程欠款。关于工程量及价款，蔡某某施工完毕后，以结算单的形式将施工工程量及价款交付于王某某，根据双方的付款数额及王某某出具的欠条，视为王某某对工程量及价款予以确认，但余欠款数额应扣除出具欠条后支付的20000元，尚欠款320000元。关于付款时间，双方2019年8月22日虽书面约定二、三层进入商户所交定金后支付工程款，但之后王某某的付款及出具欠条行为，同时蔡某某电话催收时王某某所作意思表示，均表明诉争工程欠款均已届期履行。关于王某某的反诉主张，因诉争工程已验收合格，蔡某某对诉争工程验收后可能出现的质量问题负有修缮义务，但王某某的该主张不能对抗蔡某某的付款要求，同时为避免因鉴定等原因造成诉争工程款支付的拖延，王某某的反诉不宜在本案中一并处理，其可另案主张权利。综上，蔡某某关于支付工程款的诉求，合法有据，本院予以支持，但以本院查明欠款数额为准。关于蔡某某的利息诉求，本院酌定自其起诉之日起算，即自2020年4月15日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计息。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《中华人民共和国建筑法》第二条第二款、第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、王某某于本判决生效之日起10日内支付蔡某某装修工程款320000元；二、王某某于本判决生效之日起10日内支付蔡某某装修工程款利息损失（以320000元为基数，自2020年4月15日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计息）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6400元，由蔡某某负担377元、王某某负担6023元，保全费2220元，由蔡某某负担131元、王某某负担2089元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审 判 员 徐延涌二〇二〇年六月二十二日法官助理 刘学涵书 记 员 魏忠香