广西壮族自治区贵港市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂08民终736号 上诉人（原审被告）：广西桂平凤凰矿业开发有限责任公司，住所地：桂平市河南经济开发区，统一社会信用代码：91450881MA5KBHMB0C。 法定代表人：王捷，该公司董事长。 委托诉讼代理人：黄浩，广西万然律师事务所律师。 委托诉讼代理人：罗快，广西万然律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：邓泞，女，1988年4月6日出生，汉族，住桂平市。 委托诉讼代理人：杨竞，广西桂力（贵港）律师事务所律师。 上诉人广西桂平凤凰矿业开发有限责任公司（以下简称凤凰公司）因与被上诉人邓泞被告商品房预售合同纠纷一案，不服广西桂平市人民法院（2019）桂0881民初4666号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年2月18日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 凤凰公司上诉请求：1、请求依法撤销一审（2019）桂0881民初4666号民事判决书第一项判决，改判驳回被上诉人邓泞逾期交房违约金请求；2、请求依法撤销一审（2019）桂0881民初4666号民事判决书第二项判决，改判上诉人广西桂平凤凰矿业开发有限责任公司支付逾期办证违约金（以购房款总额636877元为基数，按日万分之一计算，从2018年8月31日起至被告将坐落于桂平市鑫炎.凤凰城x号商品房提供办理权属登记资料报产权登记机关备案之日止，且逾期办证违约金总额不超过购房款636877元的30%）给被上诉人邓泞。事实及理由：一、一审认定事实不全面，没有扣除上诉人凤凰矿业在建设过程中遇到的气候影响和其他合同约定的延期因素影响的停工时间，对于逾期交付房屋的起始时间和逾期办理房产所有权登记的时间，在事实查明上存在错误。根据上诉人与被上诉人签订的《商品房预售合同》约定，发生不可抗力的，可以顺延交付房屋。在案涉房屋建设过程中，上诉人遇到气候影响造成的停工106天，其他合同约定的延期因素影响造成的停工10天，共计有理由停工116天，不属于违约。则上述停工天数应当从逾期交房时间中予以扣除，上诉人延期至2016年9月9日交房尚在合理延期期间，故被上诉人诉请逾期交房违约金没有事实依据。二、一审判决将被上诉人诉讼请求逾期办证违约金计算至上诉人凤凰矿业公司“提供办理权属登记资料报产权登记机关备案之日”，改成将该项违约金“计算至涉案商品房产权证书实际办理至其名下之日止”系审判程序错误，无故加重上诉人违约责任。因为，首先这是被上诉人一审具状提出的第2项诉求，一审判决如此改变被上诉人原本诉求，扩大诉求范围，违背了“不告不审”的法理；其次，依照常理和房地产行业惯例，当开发商将产权登记资料备齐交给产权登记机关即为履行义务完毕，将行政行为的时间作为开发商（上诉人）逾期时间没有法律依据，也不是开发商（上诉人）应有的合同义务。 邓泞辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，判决结果正确，请求驳回上诉维持原判。 邓泞向一审法院起诉请求：1.判决被告支付逾期交房违约金12992元给原告；2.判决被告支付逾期办理房屋所有权登记违约金（以636877元为基数，按日万分之一计算，从2018年8月31日起计至被告将由其提供办理权属登记资料报产权登记机关备案之日止，计算至2019年10月10日止的违约金为25793元）给原告；3.判决被告将桂平市鑫炎·凤凰城x号房所有权转移登记至原告名下。 一审法院认定事实：2015年3月5日，原、被告签订《商品房预售合同》，合同主要内容有：被告将位于桂平市鑫炎·凤凰城x号房出卖给原告，预测建筑面积为142.99平方米，单价为每平方米4454元，总价款为636877元；出卖人（被告）应当于2016年5月31日前向买受人（原告）交付商品房；除不可抗力外，出卖人未按照合同第十条约定的期限和条件将商品房交付给买受人的，逾期超过60日，如买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之二的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金；如因出卖人的责任，买受人未能在商品房交付之日起720日内办讫房屋所有权登记的，若买受人不退房，每逾期一天，出卖人按日向买受人支付房款万分之一的违约金。签订合同后，原告依约向被告支付了全部购房款，被告于2016年9月9日将涉案商品房交付给原告。 一审法院认为，原告与被告签订的《商品房预售合同》，是双方当事人的真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，亦没有损害国家、集体和第三人的利益，应当确认为合法有效的合同。双方当事人均应当按照合同的约定全面履行自己的义务，一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。 根据合同的约定以及被告实际交房给原告的时间，原告主张被告存在逾期交房的违约事实，本院予以确认。从2016年6月1日起至原告实际收房之日止（2016年9月9日），被告已逾期交房100天，被告应向原告支付的违约金为12737.54元（636877元×0.0002×100天）。 参照《城市房地产开发经营管理条例》第三十三条的规定及本案合同的约定，涉案房屋是预售商品房，被告除交付商品房给原告使用外，还负有转移标的物所有权的义务，被告向不动产登记部门提交涉案商品房需由被告提供的备案资料进行备案，是为了给原告办理产权证书。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日”的规定，被告于2016年9月9日交付房屋给原告，原告在商品房交付之日起720日内即2018年8月30日前未能取得涉案商品房产权证书，被告应当承担逾期办证的违约责任。原告虽起诉请求逾期办证违约金计算至被告提交全部资料备案之日，但原告该项诉讼请求实际上为原告主张被告逾期办证的违约责任，因此可以视为原告主张违约金计算至涉案商品房产权证书实际办理至其名下之日止。综上，被告应以购房款总额636877元为基数，从2018年8月31日起至被告将坐落于桂平市鑫炎·凤凰城x号商品房产权证书办理至原告名下之日止，按日万分之一计算。但是，根据本案合同履行情况以及因被告的违约行为造成原告的实际损失情况，根据公平原则，逾期办证违约金总额不能超过已付购房款总额的30%为宜。 根据《城市房地产开发经营管理条例》第三十三条的规定及本案合同的约定，在办证阶段将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案是被告的义务，而涉案房屋是否具备产权性质及发证，依法应属房地产管理机关审查及做出具体行政行为的范围。因此，原告诉请判决被告为原告办理房屋权属证书登记于原告名下，于法无据，不予支持。 综上所述，被告不到庭参加诉讼，怠于行使法律赋予的权利，应视为对其答辩、举证、质证、辩论等诉讼权利的放弃，依法缺席判决。为此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条第一款、第一百三十五条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决：一、被告广西桂平凤凰矿业开发有限责任公司应支付逾期交房违约金12737.54元给原告邓泞；二、被告广西桂平凤凰矿业开发有限责任公司应支付逾期办证违约金（以购房款总额636877元为基数，从2018年8月31日起至被告将坐落于桂平市鑫炎·凤凰城x号商品房产权证书办理至原告名下之日止，按日万分之一计付；违约金总额不超过原告邓泞已付购房款636877元的30%）给原告邓泞；三、驳回原告邓泞的其他诉讼请求。案件受理费768元，减半收取计384元（原告已预交），由原告邓泞负担25元，由被告广西桂平凤凰矿业开发有限责任公司负担359元。 二审期间，上诉人提供书证：桂平市气象资料（2014年-2017年）、2015年高考停工通知、停电通知和抗台风“妮妲”紧急通知，拟证实在合同履行期间，有合同约定的气象等因素可以顺延交房期限。《再次催办不动产权证书通知》，拟证实其已经于2020年5月11日通知被上诉人于2020年6月1日前办理委托书并提交相关证件材料办证。以上证据经双方质证，本院结合其他证据材料予以综合评判。本院查明的其他事实与一审法院认定的事实一致。本院另查明，《商品房预售合同》第十条约定“如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：3.供水、供电部门每日连续停水、停电累计超过8小时以上（凭供水、供电部门通知、证明为据），气象部门记录降雨量达到中雨（含中雨）以上（凭气象部门的天气记录或施工单位证明为据）；6.因政府有关部门的临时限制行为导致工期延长的，如指令性停工（中考、高考等）”，第十九条约定“如因出卖人的责任，买受人未能在商品房交付之日起720日内办讫房屋所有权登记的”“买受人不退房，每逾期一天，出卖人按日向买受人支付房款的万分之一的违约金”。 根据上诉人的上诉请求及被上诉人的答辩，本案的争议焦点是：1.上诉人主张的延期交房的理由是否成立；2.逾期办证违约金的截止计算日期应当如何表述。 关于第一个争议焦点。双方签订的《商品房预售合同》第十条关于出卖人可据实予以延期的条款中，约定有中雨以上天气可以合理顺延交房期限的内容。本院根据2015年3月5日签订合同至约定交房日期2016年5月31日的气象资料，予以支持81天，可延期至2016年8月20日，加上2015年高考停工8天，2016年7月16日停电1天，8月2、3日抗台风“妮妲”停工2天，合计92天。上诉人应向被上诉人支付的违约金为636877元×0.0002×（100天-92天）=1019元。 关于第二个争议焦点。双方签订的《商品房预售合同》并没有约定出卖人“提供办理权属登记资料报产权登记机关备案”的条款内容，而是在合同第十九条“转移登记”中约定因出卖人原因导致买受人不能如期办好房产证的违约责任，故一审法院确定逾期办证违约金计算截止日期为“商品房产权证书办理至原告名下之日”，是有合同依据的。根据《再次催办不动产权证书通知》，被上诉人应在2020年6月1日前委托上诉人办证，故本院确定逾期办证违约金截止日期为2020年6月1日。 综上所述，凤凰公司的上诉请求部分成立，予以支持。依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项的规定，判决如下： 一、维持广西桂平市人民法院(2019)桂0881民初4666号民事判决第三项； 二、变更广西桂平市人民法院(2019)桂0881民初4666号民事判决第一项为：上诉人广西桂平凤凰矿业开发有限责任公司支付逾期交房违约金1019元给被上诉人邓泞； 三、变更广西桂平市人民法院(2019)桂0881民初4666号民事判决第二项为：上诉人广西桂平凤凰矿业开发有限责任公司支付逾期办证违约金给被上诉人邓泞（以购房款总额636877元为基数，从2018年8月31日起至2020年6月1日止，按日万分之一计算）。 上述履行给付金钱义务，限本判决生效后十日内自动履行，如果未按本判决指定的期间履行义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可以在本案生效判决规定的履行期限的最后一日起二年内向广西桂平市人民法院申请执行。 二审案件受理费768元，由上诉人广西桂平凤凰矿业开发有限责任公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 长 莫学平 审 判 员 覃锦丽 审 判 员 黄裕和 二〇二〇年六月十一日 法官助理 李锦华 书 记 员 张 谦