甘肃省敦煌市人民法院   民事判决书   （2020）甘0982民初760号   原告：宋某，四川省宜宾市人，住敦煌市。   被告：杨某，甘肃省敦煌市人，住敦煌市。   原告宋某与被告杨某建设工程合同纠纷一案，本院于2020年4月20日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告宋某，被告杨某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。   宋某向本院提出诉讼请求：要求杨某立即支付拖欠的工程款187620元；   事实与理由：宋某与杨某是朋友关系，2016年10月20日，双方签署了承揽合同，根据合同约定，宋某承揽瑾园山庄的建设工程，在合同中约定了单价、面积、付款时间、交工时间等合同事项。合同签署后宋某为杨某的山庄进行修建，完成合同约定的义务。在该合同的履行过程中，原合同二层1300平方米变更为三层1400平方米。由于杨某的山庄没有审批手续，在修建过程中被镇政府、城乡建设局、执法局、村组等各级部门反复勒令停工。因此，工程不能顺利进行。为了尽快完工，宋某不得不夜间组织施工，以完成合同约定的义务。这种做法大大地增加了宋某的修建成本，比如白天工人不能干活，晚上工人的工资增加。不但如此，由于杨某没有修建图纸，只有手绘草图，在施工的过程中在柱子的形状、是否预留暖气、上下水、主体结构、门窗等一再变换方案，导致施工一再中断。尽管如此，宋某依然在2017年7月完成了合同约定的施工任务，并交付杨某进行装修。2017年底，宋某因停工产生的各种机械费用、工人工时费用，便主动找杨某进行协商，双方对承揽合同报酬进行结算（实际修建面积为1400平方米），并就价款支付情况进行了核对。经核对，杨某尚欠宋某工程款376130元。杨某的山庄在交付后立即进行装修。开始营业之后，杨某以车辆抵顶11万元，郭兵的劳务报酬过账6万元，宋某的女儿生病时支付了1万元，其他2万元，下剩176130元一直没有给付，宋某为维护自身合法权益，特向法院提起诉讼。   杨某辩称，本人拒绝支付宋某请求的款项，本人计算的数额是149130元，要求宋某对本案所涉山庄进行工程善后。手绘图纸是本人自己设计的，施工前已经给宋某交付了，由于施工期间宋某的修建工程导致柱子歪斜，所以将本来设计的方形柱子改成圆形柱子。宋某在修建期间丢失了手绘的图纸，每个房间的柱子和梁都有不同程度的变形，本人花费了一部分费用对其进行改修。有三十多个房间的卫生间都有不同程度的渗水，本人自费进行了修理。与宋某签订的合同价款共计七十万余元，但完工后花费了一百多万，由于宋某的不负责任导致本人不得不额外支付大量费用，山庄在施工期间并没有停过水电，夜间施工也仅有一次。本人有一张0.9m×2.4m的榆木茶台被宋某用烟头烫坏，成本价6000元，宋某也应该赔偿。   宋某为支持其诉讼主张，向本院提供了下列证据：   1、出具承揽合同、欠款证明、抵顶合同各一份，证实双方签订合同，完工后，经结算杨某欠宋某工程款376130元，经抵顶和其他支付后，杨某尚欠宋某176130元的事实。杨某对证据的真实性及欠款数额无异议，但认为自己验收时不清楚工程质量，正式营业以后出现了很多质量问题。本院对该组证据予以确认，对杨某的辩解意见结合其他证据予以认定。   2、欠条一份，证实宋某欠张志文砖款43510元，杨某从宋某的账户上扣划50000元，多扣划6490元的事实；杨某对此证据及多扣的6490元无异议，本院予以确认。   3、证人牟某、王某的证言，证实本人在瑾园山庄工程建设过程中夜间加班干活，并且按时交工了，执法部门扣走了基建设备，也给杨某开具了停工通知等。宋某、杨某对证人证言无异议，本院予以确认。   杨某为支持自己的主张向本院提交了下列证据：   1、出具承揽合同一份，证实宋某未按期完工，实际违约的事实。宋某对证据的真实性无异议，但认为合同第三条约定甲方要完成审批手续，由于杨某未完成工程审批取得建设许可证，使行政执法部门勒令停工，又增加了建筑面积都是造成工程没有按时交工的原因，责任应当由杨某自己承担，本院对此证据予以确认，对杨某及宋某的证明目的结合其他证据予以认定。   2、出具照片、视频两份，证实宋某的工程质量不合格，卫生间防水不达标。宋某对此证据不认可，对杨某的证明目的亦有异议，认为合同中约定，甲方对乙方的工程中全程监工，乙方一旦完成修建，甲方不得找借口对乙方的修建质量提出异议，在施工过程中，杨某一直在监工，也对工程进行了验收，本院对该组证据结合其他证据予以确认。   根据上述有效证据及当事人陈述一致的内容，本院确认以下案件事实：   2016年10月20日，杨某与宋某签订承揽合同，合同约定宋某以包工包料的方式为杨某修建其自己位于敦煌市××镇的客栈，名曰瑾园山庄，每层650平方米，两层共计1300平方米，每平方米1050元，共计70万元。约定宋某应于2017年4月15日前全部完工，如逾期不能完工，应向杨某赔偿总工程款30%的违约金，但因杨某的原因导致停工的除外；合同中还约定了质量验收问题，杨某对宋某的修建工作全程监督，一旦完成修建，杨某不得以任何借口对修建质量提出异议。在实际施工过程中，由于杨某没有取得建设许可证，市执法局及月牙泉镇政府对该工程施工进行了阻止，并勒令停工，宋某为完成修建带领工人在夜间施工；同时，在实际施工过程中，杨某的客栈面积增加为三层，面积由1300平方米增加为1400平方米。2017年7月底工程竣工验收后双方按实际修建面积核算了价款，经过核算，杨某尚欠宋某376130元。2018年6月25日，杨某用自己名下一辆车牌号为×××的汽车抵顶工程款11万元，其他支付和抵顶9万元，下剩176130元。杨某在抵顶张志文砖款时多扣划了宋某6490元，综上，杨某尚欠宋某工程款182620元。宋某为维护自身合法权益，遂向本院提起诉讼。   本院认为，合法的合同关系受法律保护，当事人行使权利，履行义务应当诚实守信，按照约定履行自己的义务。杨某与宋某间签订的承揽合同合法有效，双方应予遵守；宋某按照约定将杨某所有的客栈修建完毕并交付杨某装修使用，已经完成了合同约定的义务，杨某应按照合同约定支付工程款，其逾期不予支付的行为，损害了宋某的合法权益，故宋某要求支付工程款182620元的请求于法有据，本院予以支持。宋某请求在抵顶张志文砖款时多计6490元，应予返还，有证据证实，杨某也表示认可，本院予以支持。宋某还请求替杨某支付了5000元的树钱，杨某应于退还，因缺乏证据证实，本院不予支持。杨某辩称，宋某未能按时交工，应按照合同约定赔偿30%违约金，由于杨某的修建工程没有修建许可证，受到行政执法部门的勒令停工而使工程延误，且工程建筑面积增加，均为导致工程延期的原因，故杨某要求宋某承担违约金的抗辩理由不能成立，本院不予采信。杨某还辩称，宋某所承建的工程存在质量问题，需宋某对工程进行善后，因合同中明确约定杨某对修建工作全程监督，一旦完成修建，杨某不得以任何借口对修建质量提出异议，加之建设房屋已经验收使用，故杨某的抗辩理由不能成立，本院不予采信。杨某提出宋某在其客栈住宿及损坏了一个榆木茶台，应该作价赔偿的要求，其请求属于另一法律关系，本案不予处理。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：   一、杨某给付宋某工程款182620元，限本判决书产生法律效力后十五日内履行；   二、驳回宋某的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费4052元，减半收取2026元（宋某已预交），由宋某负担54元，杨某负担1972元。   如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及按对方当事人人数提出副本，上诉于甘肃省酒泉市中级人民法院。   审判员 邱旭桐     二〇二〇年六月五日   法官助理 杨素洁   书记员 路晓风