福建省长泰县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)闽0625民初937号 原告（反诉被告）：福建大通互惠精密铸造有限公司，住所地长泰县古农农场银塘工业区，统一社会信用代码913506250953072828。 法定代表人：蔡天志，执行董事。 委托诉讼代理人：王生腾，福建远大联盟（长泰）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：林卫闽，福建远大联盟（长泰）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：福建五行机械有限公司，住所地福建省泉州市南安市溪美街道贵峰工业路**，统一社会信用代码91350583084315850W。 法定代表人：曾凡荣，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：陈东进，福建伟盛律师事务所律师。 委托诉讼代理人：傅巧玲，福建伟盛律师事务所律师。 原告（反诉被告）福建大通互惠精密铸造有限公司（以下简称：大通公司）与被告福建五行机械有限公司（以下简称：五行公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年6月10日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）大通公司委托诉讼代理人王生腾、被告（反诉原告）委托诉讼代理人陈东进、傅巧玲（第二次未到庭）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 大通公司向本院提出诉讼请求：1.确认大通公司与五行公司签订合同编号为WX2018031901、WX2018031902、WX2018031904的三份《产品购销合同》已经解除；2.判令五行公司退还大通公司预付款88170元；3.判令五行公司支付违约金58780元；4.判令五行公司承担本案诉讼费用。事实和理由：2017年4月24日，大通公司与五行公司就覆膜砂模具买卖事宜签订《覆膜砂模具——开模长期框架合同》，双方约定：五行公司收到大通公司订金日为交货起始计算日期，模具交货期延迟1天，扣除模具款1%，最高模具款20%，如延迟15日，大通公司有权取消订单，双方并对其他权利义务作了详细约定。2018年3月19日，大通公司与五行公司在上述协议基础上签订四份《产品购销合同》（合同编号：WX2018031901、WX2018031902、WX2018031903、WX2018031904），双方约定：大通公司向五行公司购买8套覆膜砂模具，总金额为377500元，各份合同均约定：大通公司在合同签订后向五行公司支付30%预付款，五行公司收到预付款后50个工作日内发货，未及时发货将每天按照开模框架合同处罚，双方并对其他权利义务作了详细约定。四份《产品购销合同》签订后，大通公司在2018年4月16日即向五行公司支付预付款113250元，而五行公司在大通公司多次催促下，逾期向大通公司交付合同编号WX2018031903《产品购销合同》中的两套模具，合同编号为WX2018031901、WX2018031902、WX2018031904的三份《产品购销合同》模具至今未交付，五行公司的行为严重损害大通公司的合法权益。 五行公司辩称，1.本案双方签订的产品购销合同真实有效，合同签订后，五行公司已依约按照大通公司要求完成了全部模具加工并试模合格，因此大通公司无权请求解除WX2018031901、WX2018031902、WX2018031904的三份购销合同，更无需退还预付款88170元，同时五行公司已将两套模具完成、试模合格并交付给大通公司，因此大通公司应将剩余货款支付给五行公司；2.五行公司无需支付给大通公司违约金58780元，本案中实际系因为大通公司多次修改模具图纸，致五行公司无法按原约定完成加工，因此五行公司无须承担违约责任。 五行公司向本院提出反诉请求：1.判令大通公司支付合同编号为WX2018031903的产品购销合同另外60%的模具款人民币50160元;2.判令大通公司赔偿五行公司因解除编号为WX2018031901、WX2018031902、WX2018031904三份合同给五行公司造成损失153678元（包括材料费145594元及人工费8084元）；3.本案本诉及反诉的诉讼费用（包括但不限于诉讼费、保全费、评估费）由大通公司承担。事实和理由：五行公司与大通公司之间签订的《产品购销合同》系双方真实意思表示，且内容不违背法律规定，为有效合同，双方均应恪守，合同签订之后，五行公司依约按照图纸进行产品加工，期间，大通公司多次向五行公司提出要修改图纸。五行公司仍然耐心地不厌其烦地按大通公司的要求修改。现如今，全部8套模具已生产完毕并试模合格。后经大通公司董事长与五行公司沟通协调，在另外60%货款未支付的情况下，五行公司将合同编号为WX2018031903中的2套糢具先行交付给大通公司，因此大通公司应将该2套模具另外60%的款项支付给五行公司。随后，大通公司又以五行公司未及时交付模具构成违约为由，向五行公司发函主张解除合同，此前，五行公司多次就开票及模具款的支付事宜与大通公司进行沟通，并在收到大通公司律师函之后进行了回函。大通公司在五行公司完成加工后才要求解除合同，已经给五行公司造成了极大的损失，其中材料费145594元，人工费按照2018年制造业在岗职工平均工资计算，每日161元，根据合同约定，工期为50个工作日，因此人工费为8084元。 大通公司针对五行公司的反诉辩称，一、五行公司现无权要求大通公司支付编号为WX2018031903产品购销合同50160元。根据大通公司与五行公司签订号为WX2018031903产品购销合同第七条“此合同价格包括建议包装盒17%税费”和第十一条第2项“模具发货前，供方开全额发票给需方后，需方付给供方50%模具款”的约定，大通公司向五行公司支付第二笔及其后付款的前提条件是收到五行公司开具含17%税费的发票，但五行公司至今未向大通公司提供含税17%发票，故现无权主张付款。二、五行公司要求大通公司赔偿损失无事实和法律依据。1.大通公司与五行公司签订编号为WX2018031901、WX2018031902、WX2018031904等三份产品购销合同第六条均约定“预付款到供方后50个工作日内发货”,而大通公司在2018年4月16日支付预付款113250元（含编号为WX2018031903产品购销合同预付款），但直到2018年9月份五行公司仍未将编号为WX2018031901、WX2018031902、WX2018031904等三份产品购销合同货物提供给大通公司，故大通公司系在五行公司严重违约情况下，才发函解除合同的，五行公司无权要求大通公司承担相应损失。2.依照《合同法》第九十六条“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。”的规定，即使大通公司存在违法解除的情况，五行公司也可以向人民法院请求确认合同效力，故五行公司放弃主张相关权利造成的损失也应由五行公司自行承担。 本院经审理认定事实如下：2017年4月25日，大通公司（需方）与五行公司（供方）签订《覆膜砂模具-开模长期框架合同》一份，合同的主要内容有：1.以需方的图纸为准，供方严格按图纸施工，只负责图纸的尺寸和壁厚要求。2.开模合同确定后，需付给供方50%的预付款；模具发货前，需方付给供方30%的模具款，供方附带发票一起发货给需方；试模合格后，需方付给供方10%的模具款，一月内付清；余款10%一年内付清。3.以每次开模订单中的交货期为准，以实际发货到厂日期为准；收到订金次日为起始日期，模具交货期延迟1天，扣除1%，最高20%，如延迟15日，需方有权取消订单，如果因需方的货款没到位没发货，需方不准扣除违约金。2018年3月19日，大通公司（需方）与五行公司（供方）签订四份《产品购销合同》（合同编号：WX2018031901、WX2018031902、WX2018031903、WX2018031904），向五行公司采购共计8套模具，合同价款分别为4.56万元、7.98万元、8.36万元、16.85万元，四份合同均约定：1.预付款到供方后50个工作日内发货，未及时发货（付款）将每天按照开模框架合同进行处罚（双方同等约束）。2.合同价格包含简易包装和17%税费；3.开模合同确定后，需方预付给供方30%的预付款；模具发货前，供方开全额发票给需方后，需方付给供方50%的模具款；试模合格后，需方付给供方10%模具款；剩余10%作为质保金，满1年后1个月内付清。四份合同中，大通公司委托代理人处为“巩建强”签字。2018年4月16日，大通公司向五行公司支付四份购销合同的预付款113250元。2018年7月19日，五行公司向大通公司交付合同编号为WX2018031903的《产品购销合同》中的两套模具，合同编号为WX2018031901、WX2018031902、WX2018031904的三份合同至今未交货。2018年9月6日，大通公司向五行公司发出律师函，通知五行公司立即解除合同编号为WX2018031901、WX2018031902、WX2018031904的三份《购销合同》，并要求五行公司退还88170元及支付违约金58780元，该函于2018年9月7日送达五行公司。2018年9月21日、2019年4月1日，五行公司以律师函形式函复大通公司，要求大通公司支付已收到的2套模具另外60%模具款，并由大通公司告知五行公司可开具发票且支付全部模具剩余60%款项后，五行公司可交付剩余6套模具。 2018年6月5日、2018年7月21日大通公司的员工巩建强通过微信向五行公司的员工陈海亮发送模尺寸修改信息，2018年8月16日巩建强以同样的方式向陈海亮发送模具需增加材质活块的信息。2018年7月17日至2018年8月9日间五行公司的法定代表人曾凡荣与大通公司的员工蔡金串多次就发货与支付货款的事宜进行沟通。 诉讼中，五行公司为证明其损失，向本院提交其向福州力煌钢材贸易有限公司购买钢板的增值税发票、福建省天怡机械设备有限公司的送货单、福建泉州前景铸造有限公司对账单，其中发票金额89538元。 本院认为，合法的买卖关系受法律保护。本案《覆膜砂模具-开模长期框架合同》及在此基础上订立的四份《产品购销合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应依约履行自己的义务。《中华人民共和国合同法》第一百三十条规定“买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同”，该法第一百三十六条规定“出卖人应当按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料”，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第七条合同法第一百三十六条规定的“提取标的物单证以外的有关单证和资料”，主要应当包括保险单、保修单、普通发票、增值税专用发票、产品合格证、质量保证书、质量鉴定书、品质检验证书、产品进出口检疫书、原产地证明书、使用说明书、装箱单等。本案编号为WX2018031903的合同中，五行公司已履行合同的主要义务将货物交付给大通公司，此时大通公司应对等履行自己的付款义务，故五行公司请求大通公司支付编号为WX2018031903的产品购销合同另外60%的模具款50160元，本院予以支持。 关于编号为WX2018031901、WX2018031902、WX2018031904合同的解除问题。《中华人民共和国合同法》第九十六条第一款规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”2018年9月7日大通公司的解除合同通知到达五行公司，五行公司收到通知后未请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力，因此大通公司与五行公司于2018年3月19日订立的编号为WX2018031901、WX2018031902、WX2018031904的合同于2018年9月7日解除。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。”因此大通公司请求五行公司退还预付款88170元，符合法律规定，予以支持。 在合同履行过程中，大通公司曾对模具的尺寸进行修改及要求增加材质活块，客观上增加工作量，造成工期延长，但双方未就因修改图纸影响交货期达成一致意见。因此大通公司主张延期交货违约金，不予支持。五行公司提供的证据无法证明合同解除时其已履行本案合同的情况及因履行本案合同而投入的材料、人工等费用，因此五行公司主张损失的依据不足，予以驳回。依照《中华人民共和国合同法》第九十六条第一款、第九十七条、第一百三十条、第一百三十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第七条的规定，判决如下： 一、福建大通互惠精密铸造有限公司与福建五行机械有限公司签订的编号为WX2018031901、WX2018031902、WX2018031904的三份《产品购销合同》于2018年9月7日解除； 二、福建大通互惠精密铸造有限公司应支付福建五行机械有限公司货款50160元； 三、福建五行机械有限公司应返还福建大通互惠精密铸造有限公司预付款88170元； 四、上述第二、第三项对抵后福建五行机械有限公司应返还福建大通互惠精密铸造有限公司预付款38010元，于本判决生效之日起十日内付清； 五、驳回福建大通互惠精密铸造有限公司的其他诉讼请求； 六、驳回福建五行机械有限公司的其他反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3239元，减半收取计1619.5元，反诉受理费2178元，由福建大通互惠精密铸造有限公司负担1200.6元，福建五行机械有限公司负担2596.9元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省漳州市中级人民法院。 审判员  李文德 二〇二〇年六月三十日 书记员  黄宏杰 执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。