广东省广州市越秀区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0104民初15298号原告：邓李女，女，1953年4月13日出生，汉族，住广州市从化区。委托诉讼代理人：张楠豫，广东广信君达律师事务所律师。被告：广州从化雅居乐房地产开发有限公司，住所地广州市从化区江埔街御景路**。法定代表人：罗明亮，总经理。委托诉讼代理人：朱金霞，公司员工。原告邓李女与被告广州从化雅居乐房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年4月1日立案后，依法适用简易程序独任审理，原告的委托诉讼代理人张楠豫与被告的委托诉讼代理人朱金霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告从2018年12月16日起至符合交楼标准之日，以《买卖合同》所约定的毛胚房屋价款加《装修合同》约定的装修价款总和即2062949元为基数，按照前180日每日0.01%、第181日起每日0.02%的标准向原告支付逾期交楼违约金（暂计至2020年3月20日止为152658.23元）；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原被告于2017年9月16日签订《广州市商品房买卖合同（预售）》，约定原告向被告购买广州从化雅居乐名门半岛花园三期四组团L125栋1梯201单元，房屋毛坯价1077363元，委托被告装修价985586元，房屋总价2062949元，被告应于2017年12月15日将毛坯房屋交付原告，并在原告进行毛坯收楼后的第12个月即2018年12月15日向原告履行交付带装修房屋的义务等。合同签订后，原告已按约定付清了购房款，但被告一直未按约定向原告提供永久供电证明文件，涉案房屋尚不符合交楼标准，遂诉至法院。被告辩称，经向供电局打电话查询，涉案房屋已于2019年10月9日具备永久用电并可以开始抄表计费，涉案房屋已有用电发票，可以证实已具备永久用电条件，符合交楼标准；被告于2019年10月10日向原告发送催收楼通知书，故应视为原告已经于2019年10月13日收楼，违约金应计算至2019年10月12日。经审理查明：2017年9月3日，原告（为认购方）与被告（为出售方）签订《雅居乐名门半岛花园认购书》，内容为：认购物业为广东省雅居乐名门半岛花园-三期四组团-L125栋-1梯-201，售价（毛坯）为1077363元，于2017年12月15日前交付使用；认购方自愿选择豪华装修的装修标准，认购方在毛坯房收楼后即委托出售方进行装修，装修总价为985586元，装修的交楼时间为毛坯交楼后的12个月，装修款的支付方式为装修款一年分期等。2017年9月16日，原告与被告签订《广州市商品房买卖合同（预售）》，约定原告购买被告开发的位于广州市从化区雅居乐名门半岛花园三期4组团自编L-125栋1梯201房；总金额为1077363元。合同第十二条约定：该商品房项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件。第十三条约定：被告应当在2017年12月15日前将作为本合同标的物的房屋交付原告使用。被告向原告交付房屋时，应当向原告发出收楼通知书，被告委托物业服务企业或其他中介机构办理交楼手续的，物业服务企业或其他中介机构应当向原告出示被告出具的授权委托书。因不可抗力等原因，房屋需延期交付使用的，被告应当及时书面告知原告。第十四条约定：被告如未能按本合同规定的期限交房，自本合同第十三条规定的最后交房期限的第二日起至实际交付之日止，逾期180天内（含180天）被告按已付楼款总额的每日0.1‰的标准支付违约金至实际交付日止，超过180天被告按已付楼款总额的每日0.2‰的标准支付违约金至实际交付之日止，合同继续履行。第十五条约定：原告与被告双方进行房屋验收交接时，被告应当向原告提供有关该商品房的下列资料：（一）规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》；（二）建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》；（三）消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证；（四）供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料；（五）人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；（六）《房地产（住宅）质量保证书》；（七）《房地产（住宅）使用说明书》；（八）《临时管理规约》或《管理规约》。上述文件中，（一）至（五）项应出示原件并向原告提供加盖被告公章的复印件。上述文件不全的，视为不符合交付标准，原告有权拒绝收楼，由此产生的逾期交付责任由被告承担。第二十三条约定：被告交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定的标准。达不到约定标准的，原告有权要求被告按照本合同附件七补充协议第九条处理。第二十九条约定：本合同要求或允许的通知和通讯，均自收到起时生效。合同所附附件七《补充协议》第五条约定：5.5关于交付标准的变更：双方一致同意该商品房取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》及提供已加盖甲方公章的《房地产（住宅）质量保证书》《房地产（住宅）使用说明书》，即符合交付条件，乙方同意办理收楼手续。乙方在办理商品房交接手续时，除乙方能出示法定机构出具的证明不能收楼的主体结构质量问题报告外，甲方应按收楼通知书指定日期完成向乙方交付该商品房的义务，乙方不接收时，甲方不承担买卖合同第十四条约定的逾期交楼责任。乙方在第一次收楼验收时发现的属于保修责任范围内的瑕疵，由乙方一次性书面异议，由甲方负责保修，但该异议不成为乙方拒绝收楼的抗辩理由。5.6乙方按照甲方的通知办理该房屋交接验收手续时，若乙方认为甲方的交付不符合约定但仍签署房屋交接验收单的，视为乙方同意对合同约定交付标准的变更。第六条约定：6.3小区内用水、电、燃气等居住条件因当地市政建设水平或项目开发进度暂未达到永久使用标准，乙方同意甲方以临时设施或服务取代，以不影响乙方正常居住为前提，在提供临时服务的期限内，甲方向乙方补贴临时服务与永久服务的费用差额（由甲方直接将差额支付给相关单位，不直接支付给乙方），乙方不得以此为由主张退房补偿或拒绝收楼。第九条约定：9.1被告交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定的标准；被告以同等或更高品质的材料、设备替代的，视为符合双方约定标准。9.2如在房屋交接时，房屋套内的装饰、设备虽存有瑕疵或与合同约定不符，但不影响房屋正常使用的，原告同意不以除房屋主体结构质量不合格之外的轻微质量瑕疵为由拒绝收楼并索赔，被告应对存在的问题予以整改或提供整改方案（包括但不限于更换未达到合同约定标准的装饰、设备）。9.3最终所交付房屋的建材标准均以买卖合同附件六约定为准，样板房内装饰装修及设施等不作为交付标准。9.8被告交付商品房标准为毛坯，被告以毛坯现状交楼，具体详见《商品房买卖合同》附件六。第十七条约定：鉴于乙方购买本合同约定之房屋为毛坯交楼，乙方收楼后委托甲方进行装修（乙方授权甲方可聘请有装修资质的装修合同未其所购房屋进行装修），并同时与甲方签订《装修合同》，甲、乙双方在此一致明确约定，《商品房买卖合同》与《装修合同》是互附合同中止、解除条件的合同，即如果《商品房买卖合同》中止、解除，则《装修合同》中止、解除，反之亦然。同日，原告（为乙方）与被告（为甲方）签订《广州从化雅居乐房地产开发有限公司装修合同》，约定：甲乙双方就乙方购买的雅居乐名门半岛花园-三期四组团-L125栋1梯201房的装修工程施工之事宜，经充分协商在平等互利基础上达成如下合同：第二条、委托事项：甲方及甲方聘请的第三方（以下统称为甲方，乙方与甲方聘请的第三方不发生直接的经济及法律关系，甲方与第三方的权利义务关系由甲方享有和承担，与乙方无关。）以包工包料的方式对该商品房按本合同第十四条附件2.2《广州从化雅居乐房地产开发有限公司装修标准》约定进行装修，如该装修标准没有约定或约定不明，以甲方实际装修发生的为准。第三条、总价款、付款方式及逾期付款违约责任：1.本装修工程的总价款为985586元；第六条、装修工程期限交楼期限：1.双方确认装修交楼时间为2018年12月15日；2.甲方在《商品房买卖合同》约定的交付日之前向乙方发出《收楼通知书》，通知乙方对该商品房收楼；为保证后续装修工程进度，乙方应当及时按通知收楼，逾期收楼除甲方的装修交楼时间顺延外，乙方承担因延期装修而给甲方造成的经济损失。3.甲方应在上述第1款确定的交付日前完成装修工程，并向乙方发出《装修交楼通知书》，乙方应按甲方发出《装修收楼通知书》确定的日期前来办理交付手续，否则自该日期届满之日起视为甲乙双方已完成交接，且乙方对装修工程质量无异议。第九条、违约责任：5.因甲方原因导致乙方不能按约定日期办理收楼手续的，从逾期之日起至实际交付之日止，逾期180天内（含180天）被告按已付楼款总额的每日0.1‰的标准支付违约金至实际交付日止，超过180天被告按已付楼款总额的每日0.2‰的标准支付违约金至实际交付之日止，合同继续履行。第十条、其他：2.乙方已清楚了解认购本物业为毛坯交楼，之后委托甲方进行装修，乙方的成本由毛坯购买价和装修价两部分组成，认购方在签约时需要同时签署《商品房买卖合同》和《装修合同》，乙方对前述文件内容已完全理解，无异议。买卖合同和装修合同不可分割是互附中止、解除条件的合同，即其中一份合同终止或解除的，另一份合同亦同时终止或解除；如因乙方原因，引致《商品房买卖合同》或《装修合同》任一合同终止或解除的，均视为乙方同时违反《商品房买卖合同》和《装修合同》的约定，《商品房买卖合同》和《装修合同》同时终止或解除。乙方分别按《商品房买卖合同》和《装修合同》约定承担中止、解除的违约责任。上述合同签订后，原告依约支付了全部毛坯房款及装修款共计2062949元给被告。2019年9月20日，广州供电局有限公司从化供电局向被告出具《客户受电竣工检验意见书》，其中载明：用电地址为广州市从化区街口街道沙贝村地段的受电工程经检验合格。2019年12月15日，广州供电局有限公司从化供电局向广州市从化区人民法院出具《关于对的复函》，其中内容为：“1、2019年9月20日竣工验收合格所包含房产详见雅居乐房地产开发有限公司用电报装时所提供的用户清单（附件1）；2、雅居乐房地产开发有限公司用电报装时所提供的用户清单所包含房产10KV高压已完成送电工作，目前低压表后线混乱，存在安全隐患，不具备送电条件，雅居乐房地产开发有限公司整改中，具体送电时间需根据整改完成情况而定”等。被告提交一份由广州供电局有限公司开具的增值税专用发票（发票号10402269），显示购买方为被告，货物名称为供电电费，数量为227（千瓦时），金额为133.67元，备注“用户编号0800840011935562，用电时段2019年10月9日-2020年1月1日”等，被告表示该发票所备注用户编号即对应原告购买的涉案房屋。2019年10月10日，被告根据原告在上述《广州市商品房买卖合同（预售）》中所载明的通讯地址向原告寄送《催收楼通知书》，要求原告于2019年10月13日前办理上述涉案房屋的收楼手续。2020年3月16日，被告又根据原告在上述《广州市商品房买卖合同（预售）》中所载明的通讯地址向原告发出《催收楼通知书》，要求原告于2020年3月20日前办理上述涉案房屋的收楼手续。该两邮件均未签收退回。庭审中，原告表示虽未收到该两份通知书，但若原告按照合同所载地址寄送，则也认可其通知效力。诉讼过程中，广州供电局有限公司从化供电局于2020年5月9日向本院出具《关于对的复函》，其中内容为：“1、2019年9月20日竣工验收合格所包含房产详见雅居乐房地产开发有限公司用电报装时所提供的用户清单（附件1）；2、雅居乐房地产开发有限公司用电报装时所提供的用户清单所包含房产2019年12月30日前已完成户表安装，已实施一户一表、具备居民永久用电条件”。庭审中原被告均确认上述复函所附附件1用户清单中包含涉案房屋。另，被告在庭审中表示对原告主张计算逾期交楼违约金的基数以及起算点、计算标准均无异议，但对截止日有异议。原告则明确计算违约金至2020年3月20日，即被告于2020年3月16日发送的催收楼通知书所限定的收楼时间。本院认为，原告与被告签订的《广州市商品房买卖合同（预售）》及补充协议除房屋交易价款外，其他内容是双方当事人的真实意思表示，未违反法律行政法规的强制性规定，应为合法有效，双方均应自觉履行。原告已按约定向被告交付了全部购房价款，被告未按约定期限向原告交付符合标准的房屋，构成违约，原告现起诉主张被告支付逾期交楼违约金符合合同约定，被告亦对原告所主张的计算基数、计算标准以及起算日期予以认可，本院亦予确认，双方争议焦点在于涉案房屋何时具备永久用电条件所导致的违约金计算截止日如何确定。虽然被告提交了供电电费发票显示相关用户编号的住户在2019年10月9日至2020年1月1日期间产生了电费，但并不能由此推出在2019年10月9日当天即产生了电费，而涉案房屋尚未实际交付给原告，在此期间产生如此数量电费亦与常理不符。此外，根据广州供电局有限公司从化供电局向从化区人民法院出具的复函显示，截至2019年12月15日，被告用电报装时所提供的用户清单所包含房产不具备送电条件，再结合广州供电局有限公司从化供电局向本院复函所附的被告报装提供的用户清单，经原被告双方确认包含涉案房屋，故现有证据尚不足以证实涉案房屋在2019年12月15日之前就已经具备了永久用电条件，被告主张其于2019年10月10日发函通知原告收楼时已符合交楼条件依据不足，本院不予采纳。被告此后于2020年3月16日再次向原告寄送催收楼通知书时已符合交楼条件，原告未在通知书限定时间前办理收楼手续应自行承担责任，故逾期交楼违约金应计至2020年3月20日，即被告应以2062949元为基数，向原告计付自2018年12月16日起至2020年3月20日止的逾期交楼违约金，其中前180天以每日0.1‰为标准，自第181天起以每日0.2‰为标准计算。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第六条、第一百四十六条以及《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款的规定，判决如下：被告广州从化雅居乐房地产开发有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告邓李女支付逾期交楼违约金（按总房价款2062949元为基数，自2018年12月16日起计至2020年3月20日止，其中前180天以每日0.1‰为标准，自第181天起以每日0.2‰为标准计算）。如果未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取1677元，由被告广州从化雅居乐房地产开发有限公司负担。如不服本判决，原被告可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。当事人上诉的，应在接到人民法院缴费通知的次日起七日内，按不服本判决部分的上诉请求金额为标准计，向广东省广州市中级人民法院预交上诉案件受理费，逾期不交，按自动撤回上诉处理。审判员  赵咏二〇二〇年六月二十八日法官助理蔡泳书书记员李锐