河南省洛阳市西工区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0303民初2826号原告：李保红，男，1989年6月22日出生，汉族，户籍地：河南省巩义市，现住洛阳市西工区。委托诉讼代理人：杨传朝，河南洛浦律师事务所执业律师。委托诉讼代理人：张艺娟，河南洛浦律师事务所执业律师。被告：洛阳天城房地产开发有限公司，住所地：洛阳市西工区建福路**。法定代表人：林本兴，副总经理。委托诉讼代理人：杜春亭，河南凯仁律师事务所执业律师。原告李保红与被告洛阳天城房地产开发有限公司（以下简称天城公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李保红的委托诉讼代理人张艺娟、被告天城公司的委托诉讼代理人杜春亭均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。李保红向本院提出诉讼请求：1.判令天城公司支付延期交房违约金170000元，不符合交房条件的补偿金200元，卫生间回填费1300元，共计171500元；2.本案诉讼费用由天城公司承担。事实与理由：2014年2月26日，原、被告签订《商品房预售合同》，约定原告购买被告开发的位于西工区××路东侧洛阳天城一品13幢2-2002房屋一套，房屋价款537318元，出卖人应于2015年12月30日前交付房屋，交房逾期超过90日的，出卖人按日向××支付已交房款万分之三的违约金；合同附件约定的装饰设备、交房标准里包含有户内花园门为普通木门等。合同签订后，原告依约履行了相关义务，被告于2019年1月28日才将房屋交付原告，且不符合交房标准，未安装户内花园门，卫生间也未进行回填。被告的行为已构成违约，原告多次找被告协商未果，诉至本院。天城公司辩称，1.造成逾期交房的原因不是天城公司怠于履行义务，而是由于自然原因导致施工迟延，在于政府的原因造成天城公司资金链断裂建设停滞，这些因素都属于不可抗力，天城公司不应当承担违约责任，或者应当减轻逾期交房违约责任。双方签订的《商品房预售合同》约定2015年12月30日交付房屋，但同时约定，如遇不可抗力或补充协议上载明的特殊原因，除双方协商同意解除或变更合同外，天城公司可据实予以延期。施工过程中，发生了约定的不可抗力情形，天城公司履行了告知义务，主要有：根据相关部门的通知，2015年8月为保证2015年中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动环境空气质量，停工天数为8天；2015年12月为保障重大活动期间空气质量于12月1日至12月20日停工20天；2015年11月23日至24日出现暴雪天气，影响施工。排除暴雪影响最少需要7天时间。以上原因导致迟延工期至少60天。本案涉及楼盘是2009年天城公司按洛阳市政府要求开发建设的整村改造项目。由于总体规划与详细规划不符，原来规划的建设用地变成绿地，故不能办理《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及《商品房预售许可证》，不能销售回款，造成天城公司资金紧张。政府也未按约返还资金导致资金链断裂，楼盘建设停工，项目停滞。也因此诉讼大量增加，目前天城公司资产已被法院全部查封丧失了偿债能力，楼盘也列为问题楼盘。2.李保红主张违约金数额明显过高，应当依法予以减少。李保红主张的违约金是房屋总价款的32%，前面已述逾期交房是由于自然因素及政府原因共同造成的，天城公司没有过错。本案中，李保红的损失也只是租金损失。洛阳市住房保障和房产服务中心官方网站公布的数据显示：2019年洛阳住房租金平均价为月每平方19.05元。《2019年第31周洛阳各商圈租金览表》显示纱厂路住房租金平均价为月每平方15.54元。按此计算李保红每月正常损失的租金为1407.14元，加收30%后为1829.28元，租金损失时间为37个月，扣除因自然因素不可抗力两个月的影响，则租金损失为64024.8元。也就是说，即使不考虑政府行为的影响，天城公司最高支付的违约金也只有64024.8元。李保红主张的违约金明显超过实际损失再加上30%的最高上限赔偿额。3.李保红在房屋购买过程中已经获取了利益，不能再谋取额外利益。目前同地段的房价超过13000元每平方米，如其诉讼请求得到支持，李保红通过购房将获利809832.11元，而天城公司不仅没有开发利润，反而会产生重大亏损，不符合公平原则。4.李保红要求的卫生间回填费及不符合交房条件的补偿金没有依据，应当予以驳回。本院经审理查明，2014年2月26日，李保红（××）与天城公司（出卖人）签订《商品房预售合同》一份，约定天城公司将其开发的位于洛阳市西工区××路东侧洛阳天城一品13幢2-2002号房屋出卖给李保红，总价款537318元。天城公司应当在2015年12月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备勘察单位、设计单位、建设单位、施工单位、监理单位联合验收，并符合本合同约定的商品房交付××使用；但如遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知××的，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期；除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付××使用，按下列方式处理：1.按逾期时间，分别处理（不作累加），（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向××支付已交付房价款万分之二的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，××有权解除合同。××要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向××支付已交付房价款万分之三的违约金。因各种原因天城公司并未按照合同约定的时间向李保红交房，构成违约。天城公司在庭审中提交《洛阳市建设工程安全监督站关于做好郑州市重大活动期间空气质量保障工作的通知》、《洛阳市建设工程安全监督站关于保障2015年中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动环境空气质量的通知》、《气象证明》各一份，要求对因政策原因及天气原因引起的停工期间予以扣除。其中《洛阳市建设工程安全监督站关于做好郑州市重大活动期间空气质量保障工作的通知》中显示停工期为12月1日至12月20日，共20天。《洛阳市建设工程安全监督站关于保障2015年中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动环境空气质量的通知》中显示停工期为2015年8月28日至9月4日，共8天。《气象证明》显示2015年11月23日至24日出现暴雪天气，天城公司答辩状中支持排除暴雪影响恢复施工至少需要7天，故因暴雪造成停工酌定为8天较为适宜。以上36天（20天+8天+8天）均因政策或天气原因导致交付延迟，符合合同约定，应从逾期交房的期间内予以扣除。天城公司在2019年1月28日开始批量通知业主开始交房。本院认为：李保红与天城公司签订的《商品房预售合同》合法有效，双方应当依照合同约定行使权利并履行义务。李保红已于2019年1月28日收房占有涉案房屋，但其认为天城公司未按合同约定向其交付房屋，仍要求天城公司向其支付逾期交房违约金。本院认为，根据双方的《商品房预售合同》约定的交房日期为2015年12月30日前，因此天城公司的确存在延期交房的事实，李保红要求天城公司支付违约金的诉讼请求予以支持。关于违约金的计算标准，根据案件查明的情况造成天城公司延期交房的原因复杂，其中涉及到用地规划的变更、相关部门政策变化以及天气的原因等，不完全属于天城公司的过错。如完全按照双方合同约定的违约条款计算违约金显示公平，故综合本案情况本院参照2019年中国人民银行贷款基准利率一至五年（含五年）利率4.75%计算违约金，每日为69.92元（537318元×4.75%÷365天）。关于违约天数根据天城公司提交的证据其在2019年1月28日已开始批量向业主交房，大部分业主也也在2019年1月28日之后陆续验房、收房。故认定天城公司延期交房的违约期间为2015年12月31日至2019年1月28日较为适宜，违约天数为1124天，减去应扣减的36天为1088天，违约金为76072.96元（69.92元/天×1088天）。李保红要求天城公司支付其卫生间回填费1300元及户内花园木门补偿金200元的诉讼请求，因其出示的证据不足以证明其曾与天城公司就该两项的补偿金额达成过一致意见，故不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、洛阳天城房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付李保红违约金76072.96元；二、驳回李保红的其它诉讼请求。如洛阳天城房地产开发有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费1865元，李保红负担1014元，洛阳天城房地产开发有限公司负担851元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。审判员 武 浩二〇二〇年六月十五日书记员 史向丹