四川省雅安市雨城区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川1802民初1032号 原告：雅安市商业银行股份有限公司，住所地四川省雅安市雨城区熊猫大道**。 法定代表人：陈剑波，该公司董事长。 委托诉讼代理人（特别授权）：刘劼玮，四川同兴律师事务所律师。 被告：重庆天健金管科技服务有限公司，住所地重庆市渝中区人和街****。 法定代表人：付思福，该公司经理。 委托诉讼代理人（特别授权）：刘星宇，上海锦天城（重庆）律师事务所律师。 原告雅安市商业银行股份有限公司（以下简称雅安商业银行）与被告重庆天健金管科技服务有限公司（以下简称天健公司）技术服务合同纠纷一案，本院于2020年5月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告雅安商业银行委托诉讼代理人刘劼玮，被告天健公司委托诉讼代理人刘星宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 雅安商业银行向本院提出诉讼请求：1.解除双方签订的《雅安市商业银行内部资金转移定价及贷款定价系统改造项目合同》《雅安市商业银行内部资金转移定价及贷款定价系统改造项目补充协议》；2.判令天健公司返还雅安商业银行项目实施费240000元并支付从2019年5月8日起至2019年8月19日止按中国人民银行同期贷款利率以及从2019年8月20日起至款清时止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；3.判令天健公司支付律师代理费9800元；4.本案诉讼费由天健公司负担。事实和理由：2017年10月13日，雅安商业银行与天健公司签订了《雅安市商业银行内部资金转移定价及贷款定价系统改造项目合同》（以下简称项目合同），合同项目范围分为产品部分与实施部分，项目总额400000元。在合同履行过程中，因第三方因素造成项目工作延后。2018年4月2日，双方签订《雅安市商业银行内部资金转移定价及贷款定价系统改造项目补充协议》（以下简称补充协议），主要补充约定了项目期限及后续付款方式。雅安商业银行分别于2017年11月29日支付天健公司首付款40000元，于2018年5月28日向天健公司支付项目实施费200000元。后因经营困难，天健公司人员被遣散并向工商行政管理部门申请注销登记，已无人员继续完成合同内容，导致合同无法继续履行，天健公司的行为已构成违约。按照双方合同约定“如因天健公司无故终止履行本合同，其所收项目实施费应退还雅安商业银行”的内容，天健公司应返还雅安商业银行项目实施费240000元。 天健公司辩称，同意解除《雅安市商业银行内部资金转移定价及贷款定价系统改造项目合同》《雅安市商业银行内部资金转移定价及贷款定价系统改造项目补充协议》。但是，雅安商业银行要求返还项目实施费240000元并支付相应利息以及承担律师代理费缺乏事实和法律依据，请求依法驳回其诉讼请求。1.天健公司已按双方签订的项目合同约定完成了内部资金转移定价系统改造，该系统已经投产稳定运行并通过雅安商业银行验收，雅安商业银行支付的240000元是对天健公司已完成的该部分成果支付的报酬，天健公司不应返还；2.双方签订合同后，未如期完成贷款定价系统改造系因与雅安商业银行合作的第三方公司的原因。为此，双方另行签订补充协议，对合作项目的验收和款项支付进行了拆分，天健公司认为原项目合同约定的违约条款不应当适用于天健公司已完成的内部资金转移定价系统项目改造；3.如果法院经审理认为原项目合同约定违约条款适用于内部资金转移定价系统改造项目，该条款约定的违约责任对天健公司也是明显过高。对于内部资金转移定价系统改造项目，天健公司仅剩部分维护服务尚未履行。根据双方签订的项目合同及补充协议约定，整个合同的维护款项是40000元，而雅安商业银行要求返还项目实施费240000元明显超过天健公司未履行的义务，这将对天健公司产生不公平的法律后果。综上，请求支持天健公司的答辩意见。 本院经审理认定事实如下:2017年10月13日，雅安商业银行（甲方）与天健公司（乙方）签订了《雅安市商业银行内部资金转移定价及贷款定价系统改造项目合同》（合同编号：YACCB-FTP&RPM-GZ）（以下简称项目合同）,主要约定有：项目为内部资金转移定价系统（FTP）及贷款定价系统（RPM）对接新核心系统改造升级建设；项目要求将甲方原有的FTP、RPM系统与目前的新核心业务系统完成对接，总体要求：业务数据全面对接，原FTP、RPM已有功能不得减少，在甲方原有基础上进行优化升级；通过甲方核心业务系统与FTP、RPM系统接口改造，完善内部资金转移定价系统、贷款定价系统正常运行，更好地提供资金成本、贷款定价等指标数据分析及定价参考，在评价绩效、资源配置、产品定价、风险管理等多个领域发挥基础平台的作用，继续满足人民银行对市场利率定价自律机制建设的相关要求，其根本目的是全面提升甲方的经营管理水平；本项目的实施工作在甲方指定的地点完成；乙方应于2017年12月31日初步上线试运行，应在2018年1月31日前完成项目所要求系统建设并验收合格、交付使用；在双方对项目进行交付验收前，乙方应对系统运行情况进行测试，测试结果满足实施要求后，由甲方组织人员测试，待甲方测试系统满足要求后，乙方才能提出验收申请；乙方根据本合同约定的要求完成后，经乙方最后测试成功并上线运行之日起5天内，乙方向甲方提出书面通知申请进行验收。甲方在收到乙方提出的书面验收申请后，应在一周内以书面的形式对乙方做出回应，如果验收通过，则甲方应出具加盖公章的《验收报告》。甲方在收到乙方提交的验收申请通知之日起五个工作日内组织双方进行项目交付验收，交付验收合格后甲方应出具验收证明交付乙方。若甲方在收到乙方提交的书面验收申请通知之日起一个月内未进行书面回应或未进行验收工作，且未与乙方协商延后验收事宜，则视为乙方通过验收；增值服务承诺：乙方承诺向甲方提供3年免费维护期；合同总金额（含税）400000元，甲方以银行转账的方式进行结算；付款方式：合同签订并收到乙方提供的增值税专用发票后甲方十个工作日内交付合同款的10%，项目验收合格并收到乙方提供的剩余款项全额增值税专用发票后甲方十个工作日内交付合同款的80%，合同免费维护期结束、系统运行正常甲方给付甲方付合同款的10%；需求变更：在项目实施过程中若进行需求变更，提出方应提前5个工作日以书面形式向对方项目经理提交书面的《需求变更申请书》，经双方协商一致可变更；本项目交付验收合格正式上线运行之日起，乙方按照合同约定，向甲方提供36个月的项目免费维护服务；如因乙方无故终止履行本合同，其所收项目实施费应退还甲方；本合同履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，败诉方承担胜诉方因此产生的所有费用（包括但不限于诉讼费、律师代理费、调查费、保全费、执行费等）。甲方雅安商业银行、乙方天健公司均在和合同中加盖印章。 合同签订后，雅安商业银行按照合同约定于2017年11月29日向天健公司支付了10%的首付款40000元。 2018年4月27日，雅安商业银行（甲方）与天健公司（乙方）就内部资金转移定价及贷款定价系统改造项目中的款项支付、贷款定价系统改造签订了《雅安市商业银行内部资金转移定价及贷款定价系统改造项目补充协议》（合同编号：YACCB-FTP&RPM-BCXY）（以下简称补充协议），主要约定有：目前内部资金转移定价及贷款定价系统改造项目中的内部资金转移定价系统已投产稳定运行，贷款定价改造工作因第三方公司在为雅安商行升级新信贷系统而延后，为避免新、老信贷系统与贷款定价系统通讯接口开发的重复工作量，确认需要信贷系统配合开发的通讯接口确定基于新信贷系统基础上开发完成，贷款定价系统改造部分工作需基于新信贷系统通讯接口开发完成后继续开展；贷款定价系统改造内容及要求仍遵照签订的项目合同执行；贷款定价系统改造工作基于新信贷系统开发完成与贷款定价系统通讯接口联调测试通过后，在2个月内完成项目所要求系统建设并验收合格、交付使用；项目质保期为贷款定价系统正式上线运行验收合格后36个月；协议签订后，内部资金转移定价系统改造验收合格并收到乙方提供的增值税专用发票后甲方十个工作日内付款200000元；贷款定价系统改造验收合格并收到乙方提供的剩余款项全额增值税专用发票后甲方10个工作日内付合同款120000元；项目质保期结束、系统运行正常支付40000元；本补充协议履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，败诉方承担胜诉方因此产生的所有费用（包括但不限于诉讼费、律师代理费、调查费、保全费、执行费等）。甲方雅安商业银行、乙方天健公司均在和合同中加盖印章。 2018年5月22日，雅安商业银行向天健公司支付了补充协议约定的项目实施费200000元。 2019年4月8日，雅安商业银行向重庆市工商行政管理局渝中区分局、天健公司发出《债权申报书》，载明：现双方签订的项目合同、补充协议尚未履行完毕，给申报人造成以下困难：1.FTP系统不能得到有效维护，FTP系统在用于绩效考核时，存在部分数据错误，FTP利润测算不准，影响对申报人经营机构的考核；2.目前申报人需要尽快上线贷款定价系统，但贵公司实施团队已经解散，不能尽快实现申报人需求，造成申报人贷款利率定价缺乏指导依据，导致申报人经营机构贷款利率定价混乱；3.贵公司不能按照合同预定为申报人及时开展FTP和贷款定价培训，未按季开展FTP利润结果分析，严重影响了申报人业绩考核和贷款利率定价工作的顺利开展。根据项目合同约定，如果你公司无故停止履行本合同，其所收项目实施费应退还甲方。 2019年5月8日，天健公司向雅安商业银行发出《关于申报债权金额的意见函》，内容：2017年10月13日，贵司与天健公司签订项目合同，约定天健公司为贵司改造内部资金转移定价系统和贷款定价系统，项目总额400000元。其后，天健公司根据约定派出系统工程师，完成内部资金转移定价系统改造项目。在《项目合同》履行中，因第三方公司在为贵司升级新信贷系统，造成贷款定价系统改造项目工作延后。为此，贵司与天健公司于2018年4月27日签订项目合同补充协议，确认内部资金转移定价系统改造项目已经投产稳定运行，并重新约定项目期限、后续付款方式等相关内容。但在项目延后时间超出计划完工时间一年多后，贷款定价系统改造项目工作时间仍然待定，项目一直处于搁置状态。截至目前，天健公司己收到贵司支付的合同价款240000元。目前，因经营困难，人员已全部遣散，针对暂停建设贷款定价系统，公司无人员继续完成。我司综合审查项目合同约定的工作范围、合同总额、己完工的项目工作、己支付的项目价款等情况后，针对合同中免费维护一项，结合行业中系统运维收费惯例（每年己收价款的5%）和实际运维成本，我司承诺从已收合同价款240000元中退还50000元。 另查明，雅安商业银行因本案纠纷已支付律师代理费5000元。 认定上述事实有经当事人质证并经本院确认雅安商业银行营业执照、法定代表人身份证明及身份证复印件、天健公司营业执照、法定代表人身份证明及身份证复印件、《雅安市商业银行内部资金转移定价及贷款定价系统改造项目合同》《雅安市商业银行内部资金转移定价及贷款定价系统改造项目补充协议》、支付凭证（2份）、四川增值税专用发票2张、《代理合同》《债权申报书》《关于申报债权金额的意见函》及双方当事人当庭陈述予以证明。 本院认为，雅安商业银行与天健公司签订的项目合同及其补充协议系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应按约履行各自的义务。庭审中，雅安商业银行提出解除项目合同及其补充协议，天健公司亦表示同意解除，本院予以准许。综合双方当事人的诉、辩主张及理由，本案的争议焦点为，一、案涉项目合同及其补充协议解除后，天健公司是否应返还雅安商业银行已支付的项目实施费240000元；二、天健公司是否应承担雅安商业银行因本案支付的律师代理费。对此，本院评述如下： 项目合同签订后，天健公司已按照约定完成了内部资金转移定价系统改造，并经雅安商业银行验收投入使用。对于天健公司已完成内部资金转移定价系统改造，雅安商业银行应支付相应报酬。根据补充协议中“协议签订后，内部资金转移定价系统改造验收合格并收到乙方提供的增值税专用发票后甲方十个工作日内付款200000元；贷款定价系统改造验收合格并收到乙方提供的剩余款项全额增值税专用发票后甲方10个工作日内付合同款120000元；项目质保期结束、系统运行正常支付40000元”的约定，可以认定内部资金转移定价系统改造项目实施费为200000元。 涉及贷款定价系统改造完成时间，补充协议中约定了“贷款定价系统改造工作基于新信贷系统开发完成与贷款定价系统通讯接口联调测试通过后，在2个月内完成项目所要求系统建设并验收合格、交付使用”。现天健公司因自身经营等原因已无法继续完成，应承担免收贷款定价系统改造项目实施费等违约责任。 项目合同及补充协议解除后，雅安商业银行主张天健公司应该按照项目合同“如因乙方无故终止履行本合同，其所收项目实施费用应退还甲方”的约定，返还雅安商业银行已向天健公司支付的项目实施费240000元及支付相应利息的理由依法不成立，本院不予支持。 鉴于天健公司未按照约定履行内部资金转移定价系统改造后的维修等附随义务，天健公司在《关于申报债权金额的意见函》中也同意返还还部分项目实施费，本院根据本案实际情况酌情确定天健公司返还雅安商业银行项目实施费50000元。 双方约定合同履行过程中发生争议，由败诉方承担胜诉方律师代理费。雅安商业银行因本案实际支付5000元的律师代理费，鉴于双方有明确约定，且支付的金额符合相关规定，根据本案的实际情况，本院酌情确定由天健公司负担3000元。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款、第九十七条、第三百五十六条第二款、第三百六十条、第三百六十一条、第三百六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下： 一、解除重庆天健金管科技服务有限公司与雅安市商业银行股份有限公司于2017年10月13日、2018年4月22日签订的《雅安市商业银行内部资金转移定价及贷款定价系统改造项目合同》《雅安市商业银行内部资金转移定价及贷款定价系统改造项目补充协议》； 二、重庆天健金管科技服务有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还雅安市商业银行股份有限公司项目实施费50000元； 三、重庆天健金管科技服务有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付雅安市商业银行股份有限公司因本案产生的律师代理费3000元； 四、驳回雅安市商业银行股份有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5,048元，减半收取计2,524元，由雅安市商业银行股份有限公司负担524元，由重庆天健金管科技服务有限公司负担2000元。重庆天健金管科技服务有限公司负担部分在本判决发生法律效力之日起七日缴纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省雅安市中级人民法院。 审 判 员  刘 建 二〇二〇年六月八日 法官助理  王燕梅 书 记 员  漆喜梅