河南省高级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫民初18号原告（反诉被告）：南通四建公司集团有限公司。住所地江苏省南通市通州经济开发区世纪大道**。法定代表人：瞿羌军,该公司董事长。委托诉讼代理人：李少飞，北京大成（南通）律师事务所律师。被告（反诉原告）：获嘉县岚世纪房地产开发有限公司，住，住所地河南省获嘉县北环路中段路北祥和家园/div>法定代表人:白有伟，该公司董事长。委托诉讼代理人：曹春华，金博大律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘雪宁，金博大律师事务所实习律师。第三人：黄夕荣，男，1963年9月29日出生，汉族，住江苏省南通市崇川区。委托诉讼代理人：陈磊，北京市卓智律师事务所律师。原告（反诉被告）南通四建公司集团有限公司（以下简称南通四建公司）因与被告（反诉原告）获嘉县岚世纪房地产开发有限公司（以下简称岚世纪公司）及第三人黄夕荣建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年5月2日作出（2014）豫法民一初字第8号民事判决。南通四建公司不服，向最高人民法院提出上诉。最高人民法院作出（2018）最高法民终954号民事裁定，撤销本院一审判决，指令本院审理本案。本院于2019年3月12日立案后，适用普通程序，依法重新组成合议庭于2019年11月25日公开开庭进行了审理。原告南通四建公司的委托诉讼代理人李少飞，被告岚世纪公司的委托诉讼代理人曹春华、刘雪宁，第三人黄夕荣及其委托诉讼代理人陈磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南通四建公司向本院提出诉讼请求：一、解除南通四建公司与岚世纪公司签订的《建设工程施工合同》；二、判令岚世纪公司向南通四建公司支付48715135.86元的工程款及利息，并且支付停工损失252万元及至实际支付之日的损失及利息；三、判令南通四建公司对涉案的全部工程享有建设工程价款优先受偿权；四、由岚世纪公司承担本案的诉讼费用。事实与理由：2013年南通四建公司通过招投标方式中标获得了获嘉县城关镇到西关城××村改造项目的施工，并与岚世纪公司签订了建设工程施工合同。合同约定由南通四建公司承建岚世纪公司开发的获嘉县城关镇小西关城××村改造项目一期工程，施工工期为2013年12月16日至2015年6月6日，合同总价为9804万元。合同签订后，南通四建公司按合同约定履行了施工义务，但岚世纪公司未按照合同约定向南通四建公司支付进度款。第一次工程款2014年4月20日到节点，拖延至2014年5月28日支付部分工程款。第二次工程进度款2014年6月20日到节点，截止至2014年7月7日仅支付一半工程款，余款至今不付。第三次工程进度款，2014年7月28日到节点截止到目前为止未支付，导致南通四建公司无法正常施工，不仅影响施工进度，还给南通四建公司造成了停工损失（每天停工损失达到126000元）。依照双方签订的建设工程施工合同约定和我国合同法规定，南通四建公司按照合同约定履行了施工义务，已完成工程总价775135.86元，岚世纪公司已付工程款1300万元。在本案第一次一审过程中，2016年4月22日法院委托司法鉴定机构出具了工程造价鉴定意见书，该意见书载明采用可调价格合同。涉案工程造价为55609905.10元，并且列了五个争议项目的单列。南通四建公司认为该争议项目当中，除了第一项土方工程之外，其余的2、3、4、5项也均是南通四建公司施工。案涉的工程造价应当为55609905.10元，再加上2、3、4、5四个争议项总计为总计是56636792.71元，减去之前已收到的1300万元工程款，岚世纪公司欠付工程款43636792.71元。岚世纪公司未按照合同约定支付工程款导致工程停工，造成南通四建公司停工损失，应当承担南通四建公司的全部经济损失，包括大小型设备的租赁费用、人员停工费用、周转材料租赁费用、临时设施的分摊费用等和间接经济损失等共计252万元。且由于岚世纪公司不按约支付工程款，其行为已构成根本违约，特此请求法院判令解除双方签订的建设工程施工合同，就欠付工程款及相关损失赔偿，岚世纪公司亦应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率承担相应利息。针对南通四建公司的诉讼请求，岚世纪公司辩称，一、南通四建公司将自己的企业施工资质出借给第三人，与本公司签订的《建设工程施工合同》，因违反《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第二项和《建筑法》第二十六条的规定，当属无效，无需判令解除。1、首先，第三人黄夕荣不是南通四建公司的员工，与南通四建公司无书面劳动合同关系、社保关系，更没有收到过南通四建公司的工资。因此南通四建公司与黄夕荣签订《内部承包协议》，实际为借用资质协议，内容违反法律规定，应无效。2、南通四建公司就案涉工程无人、财、物的投入，可以证明出借施工资质的事实，施工合同无效，亦无权主张工程款。在岚世纪公司支付给南通四建公司1300万元之后，有南通四建公司受黄夕荣指示代岚世纪公司支付部分工程款项的事实，除此之外，南通四建公司没有任何支付行为。南通四建公司所谓的3000万元对外付款中，一部分是岚世纪公司的款项，一部分是骗取黄夕荣的支付凭证，一部分是本案的诉讼费用、律师费用、出差费用、财产保全费用、钢材费用等。二、南通四建公司不是建筑施工主体，无权主张建设工程款，主张的工程款的数额也不成立。1、涉案项目已经工程造价鉴定，根据施工事实，固定单价的结算造价鉴定，总额为51941548.85元（鉴定造价施工电费521678.17元未扣除）。岚世纪公司提供的支付凭证，可以证实岚世纪公司已经支付工程款为50812649.39元，电费169420.86元，目前只剩余959477.84元工程款未支付。另从南通四建公司于2016年7月19日的农民工工资全部结清的公示，也可以证实，岚世纪公司基本支付工程款完毕。南通四建公司主张工程款既无主体身份，工程款数额也不成立。2、岚世纪公司无违约行为，南通四建公司主张的损失不成立。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释二》第三条规定，建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。首先，南通四建公司在整个施工过程中，只是签订了建设工程施工合同，既没有按照投标文件中约定指派五大员在现场施工，也没有资金投入，项目工程师王程明也没有来施工现场，施工进度严重滞后，施工管理混乱，在岚世纪公司多次要求施工人员到场，加快施工进度的情况下，南通四建公司还无理绑架开发商岚世纪公司，以停工要挟增加工程款，为此，南通四建公司所谓的租赁费用及人员停工费用等，都不是岚世纪公司的违约行为造成的损失，而是南通四建公司存在违约行为自己造成的，因此其主张的损失不成立。另外，南通四建公司不是工程的投入主体，亦不存在损失，也无权主张损失。三、南通四建公司无权主张优先受偿权。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》二第二十二条规定，建设承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。合同解除、终止履行的，应从合同实际解除、终止之日起算。在合同解除、终止履行时，按《合同法》第九十七条规定，承包人可以在合同解除、终止时请求支付工程款，本案南通四建公司2014年9月3日起诉请求终止履行合同时并未主张优先受偿权，而是在2016年4月26日增加诉讼请求要求行使优先受偿权，时间远远超过六个月的除斥期间，所以南通四建公司无权主张优先受偿权。岚世纪公司反诉请求：南通四建公司赔偿岚世纪公司的安置过渡费、劳务工资、占用资金的利息等各项经济损失暂定100万元，并承担本案的诉讼费用。事实与理由：南通四建公司多次以各种理由变更项目负责人，且项目部经理及五大员均不到现场工作，项目经理签字均由他人代签，现场状况混乱，实际上将建筑资质出借给他人挂靠施工。无故停工20余天，工程进度严重滞后，不按规定报审施工资料，拖延工期，致使岚世纪公司损失巨大。针对岚世纪公司的反诉，南通四建公司答辩称，一、岚世纪公司的反诉理由无事实依据。1、岚世纪公司未提供证据证明南通四建公司存在工期拖延情形，相反，由于岚世纪公司未能按约支付进度款，导致南通四建公司停工。2、案涉工程约定的竣工日期是2015年6月6日，但在此之前，双方合同已经解除，此后产生的工期责任与南通四建公司无关。二、岚世纪公司所主张的损失无事实依据。1、岚世纪公司提供的现有证据无法证明存在所谓损失。2、即便岚世纪公司因自身经营原因产生损失，该损失与南通四建公司无关，与本案没有关联性。三、岚世纪公司的反诉请求没有合同依据。岚世纪公司主张的实际是节点工期延误损失，但岚世纪公司与南通四建公司未就节点工期及相应的违约责任进行任何约定，所谓的节点工期赔偿缺乏合同依据。另外，节点工期的提前或延迟并不必然会对总工期造成影响。针对南通四建公司的诉讼请求和岚世纪公司的反诉请求，黄夕荣辩称其是实际施工人，借用南通四建公司的资质进行施工，岚世纪公司应向其直接支付工程款。黄夕荣以有独立请求权的第三人身份参加诉讼，请求判令岚世纪公司支付1000万元工程款。事实与理由：黄夕荣借用南通四建公司的建筑资质，是实际施工人，涉案工程从洽谈、合同签订到施工，均由黄夕荣实施，南通四建公司对涉案工程没有投入人、财、物，案涉工程与南通四建公司没有关系，该公司对工程款不具有权利。黄夕荣和岚世纪公司已经就工程款达成一致，签订了尾款的确认单，但双方口头约定因为双方财务资料都可能有误，以后发现有计算错误和漏项的事宜等随时可以向对方主张。黄夕荣在原、被告诉讼过程中作为证人参与到本案中，知道了南通四建公司以承建方的名义主张涉案工程款，否认了黄夕荣实际施工人的权利，因此以第三人身份参加诉讼，独立提起诉讼请求，应将工程款直接支付给黄夕荣。针对黄夕荣的诉讼请求，岚世纪公司辩称，认可黄夕荣是整个施工过程中的实际施工人。南通四建公司没有对人财物进行投入，无权主张工程款项，并且岚世纪公司已将大部分工程款已支付给实际施工人，双方已经进行了结算并且均认可结算结果，对于剩余部分的款项岚世纪公司愿意支付。针对黄夕荣的诉讼请求，南通四建公司提交意见称，黄夕荣不具备与岚世纪公司进行工程结算的资格，也不具备主张工程款的主体资格，黄夕荣与岚世纪公司之间不存在合同关系，只与南通四建公司之间存在债权债务关系，因此请求法院驳回黄夕荣的诉讼请求。本案庭审中，南通四建公司、岚世纪公司、黄夕荣均表示以本院（2014）豫法民一初字第8号案件审理中提交的证据为本案证据，质证意见亦同（2014）豫法民一初字第8号案件审理中的质证意见。南通四建公司另就岚世纪公司给付南通四建公司款项附件表补充质证意见如下：一、存在大量明显不合理的付款；二、存在同一笔付款重复统计情况；三、大笔付款没有转账凭证，现金交易明显不合常理；四、大量付款凭证形式上看不出与案涉工程有任何关联性；五、所谓的末端支付款大部分未得到相关收款方确认。对当事人无异议的证据，本院予以确认。本院经审理查明以下事实：2013年9月，岚世纪公司获得河南省获嘉县城关镇小西关城××村改造项目的开发权，对安置楼房进行开发建设。涉案工程为该改造项目一期工程。此后，黄夕荣组织施工，其主张系借用南通四建公司的资质，而南通四建公司主张其系施工单位、黄夕荣系其工作人员。落款单位为南通四建公司与岚世纪公司的《建设工程施工合同》约定：一、由南通四建公司承包获嘉县城关镇小西关城××村改造项目一期工程。二、承包范围，施工图范围内的土建、水电、安装、装饰等所有工程内容（包含桩基、电梯工程），框剪结构总建筑面积约76000平方米，其中12层4栋地下一层地上十一层，18层3栋地下一层地上十七层。三、合同工期，开工日期2013年12月16日，竣工日期2015年6月6日。五、合同总价9804万元，详见经确认的工程量清单报价或施工图预算书。专用条款第六条、合同价款与支付。第23.2合同价款采用可调价格合同，合同价款调整方法：设计变更、现场洽商以及省市现行的有关调价文件和发布的信息而调整。定额的套用及取费：按《河南省建筑工程工程量清单计价规则（2008）》及相关现行政策取费文件及调差文件等执行，工程类别按照国家群体工程取费，定额子目缺项的按照双方协商解决；根据施工图纸、变更、技术核定单及现场签证等按实结算；材料价格按工程所在地区建设局颁发的材料信息指导价（材料价按施工时同步执行），信息价缺项的和市场价高于信息价的，由双方认质认价。第23.3合同价款的其他调整因素：（1）双方认可的设计变更；（2）发包人和监理方均认可的签证；（3）承包人每月25日前送符合本条款（1）（2）范围的变更及签证预算；（4）施工图纸中的工程量与招标时提供的工程量不符时，按施工图中的工程量按实调整；（5）政府部门发布的关于调整价格的文件、材料信息价、双方确认的认质认价单、双方会议纪要等。第26工程款（进度款）支付，付款方式：每一栋楼主体到四层为第一次付款节点：以后每一幢每四层为一次付款节点；12层和18层封顶为付款节点。每次付款按完成工程量的55%付款。二次结构，粉刷、水电、消防和其他分部分项工程，同样和主体每4层一样付款，付完成工程量的55%。余款45%。工程竣工四方验收之日起4个月内，应付工程总造价的97%，3%作为工程质量保修金，三年内付清。落款单位为南通四建公司与岚世纪公司的获嘉县城关镇小西关城××村改造项目一期工程建设工程《补充协议》约定：1.工程承包范围，施工图包含所有内容（包括电梯、桩基工程，其中桩基工程造价148.8万元）。2.工程固定单价1290元／平方米，建筑面积暂近76000平方米，结算按实际面积计算，如施工过程中各种原因的施工总量调整以承包方的清单报价为准。3.竣工日期为2015年3月10日，总工期480天。5.补充协议28.1主材岚世纪公司不承担任何担保，但岚世纪公司可应南通四建公司要求在施工方造价范围之内进行南通四建公司所购材料的支付。6.专用条款中23项第二条依据材料信息价格上下浮动5%内不调整，超过时同期工程可调整。7.专用条款26中各节点每次付款调整为按完成工程量的50%付款，工程四方竣工验收之日起5个月内岚世纪公司付工程造价的97%，3%作为质保金，无质量问题，三年内付给南通四建公司。8.条款中第40.2改为由南通四建公司支付保险，并支付保险费用。9.补充条款第47.7第47.3按补充协议第六条执行。10.主合同条款与补充协议内容不同时以补充协议条款为准。建设工程施工合同、补充协议均无落款时间，南通四建公司主张合同签订于2013年12月，岚世纪公司主张合同签订于2014年4月。2013年12月19日黄夕荣与南通四建公司签订内部经济责任承包书，要求黄夕荣充分了解公司与业主方签订的工程施工合同全部条款，严格按照工程施工合同履约，承包全部的合同风险和经济责任；约定黄夕荣应上交的净利润为工程总造价的1.5%，承担工程总造价0.5%的统筹金等。2014年1月21日南通四建公司出具授权委托书，授权黄夕荣、何德强对项目实行管理，并提供了南通四建公司的银行账户。2014年2月17日南通四建公司向岚世纪公司发出委托书，称因多次通知黄夕荣缴纳风险保证金，但黄夕荣拒缴，商量无果的情况下，决定委托郁宏伟接管该工程，主持全面工作。2014年5月10日南通四建公司出具任命书，任命王程明为项目经理，黄夕荣为项目负责人，俞志良为生产负责人，其余人员由项目部另行聘用。2014年3月，岚世纪公司将涉案工程的施工委托中介机构进行招投标程序，南通四建公司、林州八建集团工程有限公司、新乡市顺达建筑安装有限公司参加投标，后岚世纪公司向南通四建公司发出了无落款时间的中标通知书，中标价97966314.01元，工期480天，项目经理王程明。南通四建公司的投标文件列明项目经理王程明、技术负责人刘强、预算员张剑楠、施工员沈瑞国、安全员时新益、资料员张金海、材料员毛鹏飞、质检员赵骞、试验员周祝君等人。2014年4月23日，获嘉县住房和城乡建设局颁发建设工程施工许可证，建筑规模75776.22平方米，合同价格9796.63万元，施工单位为南通四建公司，监理单位为河南省育兴建设工程管理有限公司（以下简称育兴监理公司），合同工期为2013年12月16日至2015年4月16日。黄夕荣除持有南通四建公司对涉案工程的2014年3月投标文件外，还持有林州八建集团工程有限公司、新乡市顺达建筑安装有限公司的投标文件原件，称相关建筑公司的投标行为系其指示。南通四建公司、黄夕荣与岚世纪公司于2014年9月就施工及付款问题产生严重分歧，黄夕荣支持南通四建公司提起本案诉讼，但仍继续施工至2014年11月底。2014年11月20日黄夕荣与岚世纪公司签订协议书约定：一、南通四建公司完成原承建7栋主楼主体工程，负责主体完全竣工验收合格、备案，并向岚世纪公司提供相应验收报告及技术资料备案手续。二、裙楼及主楼剩余部分工程和配套工程，由岚世纪公司依照相关程序另行安排选择施工企业继续施工。三、后续施工过程中遇到任何交叉问题，本着互惠互谅原则友好协商处理。对涉案工程的造价，本院第一次一审期间委托河南博达工程管理咨询有限公司进行鉴定，2016年4月22日其出具了豫博建价鉴字（2016）02号工程造价鉴定意见书：（一）依据《建设工程施工合同》约定，采用可调价格合同。1.涉案工程鉴定造价为55609905.10元；2.有争议项目单列：（1）挖土方工程造价68334.79元；（2）回填土工程造价164081.87元；（3）地）地下室外墙防水工程4995664元；（4）8#楼东侧（24-28）轴两层裙房土建工程258427.90元；（5）9#楼西侧两层裙房土建工程104811.30元。（二）依据《补充协议》约定，采用固定单价合同。1.涉案工程鉴定造价为51941548.85元。2.有争议项目单列：（1）挖土方工程造价68176.28元；（2）回填土工程造价148869.22元；（3）地）地下室外墙防水工程4584277元；（4）8#楼东侧（24-28）轴两层裙房土建工程250142.42元；（5）9#楼西侧两层裙房土建工程96498.49元。南通四建公司主张应按可调价格合同计价，并增加有争议的项目造价；岚世纪公司主张应以固定单价合同计价，不增加有争议的项目造价。2016年8月27日黄夕荣与岚世纪公司签订工程结算确认书：一、双方确认工程施工范围。（1）1、3、5、6、7、8、9号楼的主楼主体完工，裙楼及主楼剩余部分工程和配套工程由岚世纪公司另行施工；（2）关于2016年4月22日工程造价鉴定结论中的工程争议部分，A.挖土方工程、B.回填土工程、C.地下室外墙防水工程、D.8#楼东侧（24-28）轴两层裙房土建工程、E.9#楼西侧两层裙房土建工程,共计五项争议部分经进一步核实确由岚世纪公司另行施工。二、工程结算依据。根据双方签订的补充协议约定：固定单价结算，即每平方米1290元。（1）因该计价方式与施工方的投标文件及岚世纪公司招标文件是相符的，并且双方在施工期间的实际给付工程款也是按照固定单价支付的；（2）该固定单价与建筑面积76000平方米计算的总价是9804万元，与双方签订的建设工程施工合同中的合同总价是一致的。整个合同约定与施工过程中按节点支付工程款均是按照固定单价进行给付的，与实际情况相符，因此，双方一致同意继续按照固定单价进行结算。三、已支付工程款项。经双方核对，岚世纪公司已经给付施工款项共计50812649.39元。四、结算方式。双方认可的工程造价鉴定结论为固定单价的结算方式，总额51941548.85元（鉴定造价施工电费521678.17元未从鉴定造价中扣除，由岚世纪公司代付352257.31元双方已确认，剩余169420.86元应从结算款中扣除，由岚世纪公司支付）。五、目前尚未结算的工程款为51941548.85元-50812649.39元-169420.86元＝959477.84元。南通四建公司认可收到岚世纪公司2014年1月24日汇款80万元，5月31日汇款620万元、代付二个劳务队和黄夕荣200万元，6月30日代付的钢材款100万元，7月11日现金支票支付300万元，共计1300万元。2015年1月6日，南京市秦淮区人民法院作出执行裁定，就姚展与南通四建公司及其陕西分公司买卖合同纠纷的（2014）宁商终字第1234号民事调解书的执行，划扣被执行人南通四建公司银行存款5358603元。南通四建公司还举证支付了2014年8月至2016年5月与涉案项目相关的律师费用、诉讼费用、财产保全费用、钢材款、管理人员工资及出差费用等。另查明，2017年3月24日，黄夕荣与南通大学附属医院签订协议解除了聘用关系。2017年10月9日，南通大学附属医院人力资源处出具证明：黄夕荣1986年12月至2017年3月期间的人事关系在南通大学附属医院。2014年4月28日会议纪要显示施工单位由葛学华、时新益、施进、陈培、陈建新、张兴成等人参加；2014年5月12日会议纪要显示施工单位由葛学华、时新益、施进、张兴成等人参加；2014年5月26日会议纪要显示施工单位由葛学华、时新益、施进、张兴成等人参加；2014年6月23日会议纪要显示施工单位由葛学华、施进、张志伟、张兴成等人参加；2014年7月21日会议纪要显示施工单位由时新益、施进、张志伟等人参加；2014年8月25日会议纪要显示施工单位由施进、张志伟等人参加；2014年9月29日会议纪要显示施工单位由施进、张志伟等人参加；2014年11月3日会议纪要显示施工单位由施进、张兴成、陈发润等人参加。2014年12月26日育兴监理公司出具证明：工程项目负责人黄夕荣、工程负责人愈志良、安全员时新益、质检员施进和张志伟、资料员樊金芳、材料员邵法林、实习生张帅。2017年10月17日育兴监理公司出具证明：其于2013年9月12日进场负责监理工作，由黄夕荣在现场施工，后在12月份拿到了南通四建公司的合同相关手续，2014年补办了招投标手续；项目部管理人员由黄夕荣、葛学华、俞志良、张志伟、时新益、邵法林等人组成，联系监理工作，至主体施工完成均由黄夕荣在现场主持施工；时新益是南通四建公司的安全员，张帅是来工地实习的应届毕业生，在工程主体结束前来到工地，王程明、赵骞、沈瑞国等未曾在工地出现过。该公司负责人姚民刚、总监代表王润义在该证明上署名。本案第一次一审2017年4月27日开庭时，岚世纪公司原副董事长屈伟在出庭作证称：其自岚世纪公司成立至2014年8月任副董事长，系黄夕荣与其接洽承揽了涉案工程；工程款的支付请求由黄夕荣向岚世纪公司提出，施工期间不认识南通四建公司主张的工作人员王程明、沈瑞国、赵骞、时新益、张帅等人。涉案工程1、3、7号楼的劳务负责人陈建新出庭作证称：黄夕荣2013年10月邀请其施工，其于2013年11月进场施工，其与黄夕荣进行结算、受黄夕荣指挥，不清楚南通四建公司在工程人、财、物上的投入情况；2014年春节前得知黄夕荣挂靠了南通四建公司，遂与南通四建公司补签了劳务合同；仅第一笔170万元系南通四建公司支付，其余款项均由黄夕荣与岚世纪公司支付。涉案工程5、6、8、9号楼的劳务负责人张兴成出庭作证称：其于2013年10月受黄夕荣的邀请进场施工，原先与黄夕荣签订有劳务合同，后又与南通四建公司补签了劳务合同，但合同相对方仍是黄夕荣；南通四建公司的工作人员仅时新益在施工现场；除第一笔款项外，其余款项均系黄夕荣与岚世纪公司支付。2017年9月5日葛学华出具证明：于2014年初受黄夕荣聘用至涉案工程任项目经理，工资由黄夕荣发放，与南通四建公司无关。2017年10月12日邵法林出具证明：于2014年初受黄夕荣聘用至涉案工程，负责管理材料，工资由黄夕荣发放，与南通四建公司无关。张志伟也出具了内容相似的证明。2017年10月22日俞志良出具证明：2014年受黄夕荣聘至涉案工程项目，负责工程技术事宜，工资由黄夕荣支付，与南通四建公司无关；2014年4月需缴纳涉案工程农民工保证金，但挂靠的南通四建公司未汇款至获嘉县住房和城乡建设局，该款项由俞志良提取现金50万元，以南通四建公司名义交付。2017年10月30日获嘉县住房和城乡建设局工作人员孙文超证明：农民工保证金当时由刘忠杰股长安排，去行政服务中心办理，支付方式为现金。南通四建公司举证2016年10月28日其工作人员刘强与黄夕荣电话录音，欲证明岚世纪公司与黄夕荣于2016年8月所签订的协议不真实，但录音中黄夕荣对协议内容真伪的答复较为模糊。黄夕荣称其与刘强的通话是因刘强进行不停地诱导，其不好直接反驳而做的应付。沈瑞国、赵骞、时新益与南通四建公司签订有涉案工程施工期间的劳动合同，张帅与南通四建公司约定的劳动合同期限自2014年7月1日始。南通四建公司获嘉小西关城××村项目部与张兴城签订的土建工程内部劳务承包协议约定的开工时期为2013年12月18日。对各方当事人争议的证据和事实本院认定如下：2015年3月27日本院对黄夕荣所做调查笔录中，黄夕荣称与南通四建公司之间系按工程项目时间签订劳动合同，2016年8月10日本院对黄夕荣所做调查笔录中，黄夕荣称与南通四建公司签订了劳动合同，但南通四建公司不发工资，自己是以南通四建公司承揽工程后由南通四建公司收取管理费。庭审中黄夕荣又辩称2015年3月27日所称劳动合同，系内部承包协议。诉讼中，南通四建公司始终未提供其与黄夕荣之间的劳动合同，也未提供黄夕荣的社会保障证明。2016年7月19日南通四建公司与岚世纪公司共同发布公示：涉案工程主体已于2014年12月5日完工，并经参建五方验收合格，南通四建公司于2014年底撤出，该项目农民工工资全部结清，如有异议与黄夕荣联系。该公示加盖南通四建公司公章。南通四建公司虽然否认该公示，但对所盖公章真实性未提出相反证据证实。本院认为，根据各方当事人的诉辩意见，本案争议焦点为：一、南通四建公司、岚世纪公司、黄夕荣之间法律关系应如何认定。南通四建公司诉请应否得到支持。二、岚世纪公司应支付工程价款对象及数额。三、岚世纪公司的反诉请求应否支持。一、关于本案中南通四建公司与岚世纪公司、黄夕荣之间法律关系问题。本案中，南通四建公司与岚世纪公司签订有《建设工程施工合同》及补充协议，又与黄夕荣签订《内部经济责任承包书》，主张自己是案涉建设工程施工合同的一方主体，称黄夕荣与其系内部承包关系。黄夕荣和岚世纪公司均主张双方之间存在事实上的建设工程施工合同关系。现南通四建公司与黄夕荣均向岚世纪公司主张案涉工程价款，各方之间的法律关系是确定各方权利义务的前提。《民法总则》第一百四十三条规定，“具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗”，第一百四十六条规定“行为人与相对人以虚假的意思表示事实的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依据相关法规规定处理”。从合同缔结情况来看，南通四建公司虽与岚世纪公司签订书面《建设工程施工合同》及《补充协议》，但在与黄夕荣签订的《内部经济责任承包书》中，要求黄夕荣充分了解公司与业主方签订的工程施工合同全部条款，严格按照工程施工合同履约，承包全部的合同风险和经济责任。所谓内部承包实质是由黄夕荣全部履行南通四建公司与岚世纪公司建设工程施工合同权利义务。南通四建公司又出具授权委托书，授权黄夕荣对项目实行管理，提供了南通四建公司的银行账户供黄夕荣使用，为黄夕荣履行其与岚世纪公司之间合同权利义务提供条件。而岚世纪公司原副董事长屈伟证明系黄夕荣与其接洽承揽工程，劳务分包负责人陈建新、张兴成证言、育兴监理公司证明等可证实黄夕荣组织进场施工时间早于本案《建设工程施工合同》签订时间。从合同履行情况来看，南通四建公司主张其对涉案工程有施工管理及大量资金投入。黄夕荣亦主张自己借用南通四建公司名义实际组织施工。经查，首先，历次会议纪要显示黄夕荣及其下属负责人员俞志良、葛学华、施进、张志伟等参与了工程施工。南通四建公司主张派驻的管理人员除安全员时新益外，沈瑞国、赵骞、张帅等人均未出现过；育兴监理公司也证实南通四建公司的工作人员除安全员时新益外无其他人员参与工程施工；案涉工程劳务分包负责人陈建新、张兴成本案第一次一审中出庭作证其受黄夕荣指派进行施工，对黄夕荣负责。南通四建公司虽主张黄夕荣系其工作人员，经公司授权后，黄作为项目负责人的一系列履职行为，即为该公司履行合同施工义务的行为，但并不能提供劳动合同及社会保障证明其与黄夕荣存在劳动关系，也未向黄夕荣发放工资，黄夕荣则举证在施工期间其为南通大学附属医院的工作人员、存在劳动关系。故现有证据无法认定黄夕荣与南通四建公司存在劳动关系，黄夕荣的施工行为系代表南通四建公司履行相应职务。南通四建公司提交的证据不足以证实其组织施工。其次，关于南通四建公司的资金投入情况，南通四建公司主张已就案涉工程对外支出27414234.38元。经查，其中（1）1300万为南通四建公司收取岚世纪公司工程款后对外支付劳务队。但南通四建公司借支工程款或收取工程款的行为是在黄夕荣借用南通四建公司资质获得授权后发生，黄夕荣通过南通四建公司账户借取或收取岚世纪公司工程款即是黄夕荣借用南通四建公司资质的表现形式之一，岚世纪公司向南通四建公司账户转款的行为，以及黄夕荣通过南通四建公司账户收款后，再通过南通四建公司账户向外付款是必然发生的情形，不能成为南通四建公司实际投资工程的依据。（2）关于600万元钢材款，40万元加气块货款均为汇票支付。黄夕荣诉讼中认可南通四建公司的支付属实，但辩称系其向南通四建公司的借款，南通四建公司提交的证据，代表南通四建公司陕西公司与黄夕荣签订《内部经济责任承包书》的刘强与黄夕荣的通话录音中，刘强亦曾表示“我私人借钱，违反公司制度借钱，有时候东西也借给你用；你可记得大年三十晚上，三四点钟我借钱给你。”该证言结合黄夕荣的自认，可证明本案南通四建公司与黄夕荣之间不仅存在借用资质的关系，双方还存在资金及设备的借贷、借用关系。南通四建公司向黄夕荣借支货款亦不足以证明南通四建公司是实际施工人。本案诉讼之外，南通四建公司与黄夕荣仍可另行解决双方其他争议纠纷。（3）关于秦淮区人民法院判决南通四建公司及陕西分公司支付案涉工程钢材款400余万元（实际执行5358603元）。该案系黄夕荣以案涉工程项目部名义签订《钢材供货协议》，后因未按时支付货款引发。在该案中，黄夕荣基于南通四建公司的授权对外实施民事法律行为，供货方善意无过失信任黄夕荣足以代表南通四建公司陕西分公司，南通四建公司陕西分公司系作为买卖合同主体对外承担责任。南通四建公司履行判决后仍可依据其与黄夕荣内部法律关系向黄夕荣另行主张。（4）南通四建公司主张支付税金但未提交相应票据，南通四建公司举证的与本案诉讼行为相关的诉讼费用、律师费用支出与案涉项目的施工行为无关，不足以认定为就案涉项目的投入。综上，本案中南通四建公司虽然与岚世纪公司签订《建设工程施工合同》及《补充协议》，但实际并无签订、履行合同的真实意思表示，就案涉合同标的而言双方无实质性的法律关系；双方之间《建设工程施工合同》及《补充协议》因不存在真实意思表示而无效。无效的合同自始无效，不存在解除问题。南通四建公司请求解除其与岚世纪公司建设工程施工合同的诉请不应得到支持。南通四建公司出借建筑资质给无施工资质的黄夕荣承建案涉工程，破坏建筑市场秩序，亦应予以否定性评价。因南通四建公司未实际履行合同，其依据《建设工程施工合同》及《补充协议》向岚世纪公司主张工程价款及优先受偿权，缺乏事实和法律依据，对其诉讼请求本院不予准许。二、关于案涉工程价款支付对象及数额认定问题。建设工程施工合同中承包人的主要合同义务是进行工程建设，发包人的主要义务是支付价款。发包人支付价款的对象，应当是与其有建设工程施工合同法律关系，并且履行施工义务的合同相对方，承包人主张工程价款的前提是履行了建设施工义务。如前所述，岚世纪公司与南通四建公司之间不存在真实的建设工程施工合同法律关系，而项目开始前黄夕荣即与岚世纪公司接洽并承揽工程，与发包人岚世纪公司就建设案涉工程互相设定权利义务形成了合意，并实际组织施工，承建案涉工程，作为事实上的承包人与岚世纪公司之间就本案建设工程施工合同之标的产生了实质性的、真实的法律关系。虽然双方之间这一真实合同关系因违反《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，……认定无效：（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”的规定，亦应做无效评价，但黄夕荣作为实际施工主体，仍可根据上述司法解释第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，向岚世纪公司主张相应施工价款。黄夕荣虽曾支持南通四建公司起诉，后反悔而以自己名义参加诉讼有违诚信，但其作为真实权利人欲直接取得工程款，根据本案实际情况，应予准许。本案第一次一审诉讼中，黄夕荣与岚世纪公司于2016年8月27日签订工程结算确认书，对工程施工范围、结算依据、工程造价、岚世纪公司的已付款数额、欠付工程款数额等进行确认。南通四建公司虽举证其工作人员刘强与黄夕荣之间的通话录音，欲证实该结算确认书并非黄夕荣的真实意思表示，但该通话内容中黄夕荣虽有惊讶、怀疑等表示，但未确认该结算确认书虚假，而在本案诉讼中黄夕荣仍坚持主张该结算确认书的真实性，其作为涉案工程的真实权利人，应尊重其意思表示。南通四建公司并非施工主体，其虽对岚世纪公司支付情况提出异议，但未提供证据证明黄夕荣与岚世纪公司之间就工程款结算的确认系虚假的意思表示。本案中应认定岚世纪公司欠付黄夕荣工程款数额为959477.84元。三、关于岚世纪公司的反诉是否应当支持的问题。如前所述，岚世纪公司与南通四建公司不存在真实的建设工程施工合同法律关系，双方之间《建设工程施工合同》《补充协议》无效，且南通四建公司并未实际履行合同。岚世纪公司在黄夕荣参加诉讼后未请求判令事实上的合同相对方黄夕荣赔偿损失，而是依据其与南通四建公司签订的《建设工程施工合同》《补充协议》继续请求判令南通四建公司赔偿损失，该诉讼请求亦缺乏事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，南通四建公司的起诉请求、岚世纪公司的反诉请求均应予驳回；黄夕荣的部分诉讼请求成立，本院予以支持。根据《中华人民共和国民法总则》第一百四十三条、第一百四十六条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、获嘉县岚世纪房地产开发有限公司于本判决生效后十五日内支付黄夕荣工程款959477.84元；二、驳回南通四建公司集团有限公司的诉讼请求；三、驳回获嘉县岚世纪房地产开发有限公司的反诉请求；四、驳回黄夕荣的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费338875.68元，由南通四建公司负担297975.68元，黄夕荣负担20900元，获嘉县岚世纪房地产开发有限公司负担20000元；保全费5000元，由南通四建公司集团有限公司负担；鉴定费48.5万元，由黄夕荣负担18.5万元，获嘉县岚世纪房地产开发有限公司负担30万元。反诉案件受理费6900元，由获嘉县岚世纪房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审判长  李慧娟审判员  于保林审判员  金 悦二〇二〇年六月四日法官助理孙印书记员郭家玮