江苏省射阳县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0924民初字第889号 原告（反诉被告）：江苏永信新材料股份有限公司，住所地江苏省盐城市射阳经济开发区创业路**。 法定代表人：王伟平,该公司董事长。 委托诉讼代理人：胡光强，江苏一正律师事务所律师。 委托诉讼代理人：丁雨尧，江苏崇本律师事务所律师。 被告（反诉原告）：东莞市诚成善自动化设备有限公司，住，住所地广东省东莞市桥头镇草头园中心街****/div> 法定代表人：赵永丽，该公司经理。 委托诉讼代理人：李柏顺，广东广健律师事务所律师。 原告江苏永信新材料股份有限公司（以下至判决主文前简称永信公司）与被告东莞市诚成善自动化设备有限公司（以下至判决主文前简称诚成善公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年1月25日立案受理后依法向诚成善公司送达起诉状副本，诚成善公司在答辩期限内于2019年2月25日提出管辖权异议，本院于2019年3月27日作出（2019）苏0924民初字第889号之一裁定：驳回诚成善公司对本案管辖权提出的异议。诚成善公司不服向江苏省盐城市中级人民法院提起上诉。江苏省盐城市中级人民法院于2019年6月13日作出（2019）苏09民辖终175号裁定：驳回上诉，维持原裁定。2019年7月31日，诚成善公司向本院提起反诉。本案于2019年11月19日、2020年6月10日公开开庭进行了审理。第一次庭审本诉原告（反诉被告）永信公司的委托诉讼代理人侯某（已解除代理关系）、胡光强，本诉被告（反诉原告）被告诚成善公司的委托诉讼代理人李柏顺到庭参加诉讼；第二次庭审本诉原告（反诉被告）永信公司的委托诉讼代理人丁雨尧、本诉被告（反诉原告）诚成善公司的委托诉讼代理人李柏顺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 永信公司向本院提出本诉请求：1.请求判令解除永信公司与诚成善公司于2017年12月5日、2018年2月6日签订的《设备购销合同》；2.返还已支付的设备款608.4万元；3.支付延误违约金50万元（设备总价的每天1%计算，共170天，从2018年3月1日起计算至2019年1月16日，暂主张其中的50万元）；4、诉讼费由诚成善公司承担。事实与理由：2017年12月5日我公司与诚成善公司签订了一份《设备购销合同》，购买了6台金刚石线电镀设备，每台单价为116万元，合同总价款为696万元。另于2018年2月6日我公司又与诚成善公司签订了一份《设备购销合同》，购买了3台金刚石线电镀设备，每台单价为108万元，合同总价款为318万元。我公司于2017年11月14日预付诚成善公司货款50万元，后于2017年12月11日、21日分别支付诚成善公司货款208.8万元，于2018年2月1日支付诚成善公司货款140.8万元，合计已支付货款608.4万元。诚成善公司生产的设备一直未能调试合格，不能正常生产金刚石线，故导致合同目的不能实现。 诚成善公司针对永信公司的本诉请求辩称，我司已经实际履行了案涉设备的交付义务，设备是能够正常运行的，有瑕疵的部分也只是诚成善公司履行保修、维修义务的问题。设备目前不能正常运行的原因：一是设备闲置时间过长；二是永信公司技术人员更换频繁，无法熟练操作设备的程序；三是永信公司的生产工艺跟不上设备的需要的生产工艺。购销合同约定只对设备本身问题负责，不负责生产工艺，故我司认为只要永信公司有足够的技术力量、优良的生产工艺，设备完全符合本合同目的。永信公司要求解除合同、返还货款没有事实和法律依据，我司同意在永信公司支付尾款之后，继续履行维修、保修的义务。即便需要承担违约责任，我司也认为违约金标准过高。 诚成善公司向本院提出反诉请求：1.请求判令永信公司继续履行2017年12月5日、2018年2月6日签订的《设备购销合同》；2.判令永信公司支付合同剩余款项405.6万元利息（以货款405.6万元为基数，自2018年5月1日暂计至2019年7月28日按中国人民银行同期贷款利率计算的利息24万元）；3.判令诉讼费由永信公司承担。事实与理由：我公司与永信公司签订了两份设备购销合同，向永信公司供应9台金刚石线电镀设备，总货款为1014万元。永信公司已支付货款608.4万元，尚欠货款405.6万元。 永信公司针对诚成善公司的反诉请求辩称，由于诚成善公司的设备不能正常运转，导致永信公司不能生产出金刚石线，合同目的不能实现，所以其要求履行合同无法律依据。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，对有争议的证据和事实，本院认定如下： 2017年12月5日永信公司与诚成善公司签订了一份编号为永信-001-2017的《设备购销合同》，合同约定：一、永信公司（甲方）购买诚成善公司（乙方）6台金刚石线电镀设备（一台设备六根线）；每台单价为116万元，合同总价款为696万元；交货日期为2017年12月15日生产完成一台，2017年12月31日生产完成5台；要求为：1.产品配置见实物，设备生产速度大于或等于15米每分钟。2.交货总价包含包装费、运费、运输保险、设备安装费用。3.设备到货后，乙方负责将设备调试合格并负责培训甲方使用操作和维护检修人员。二、产品验收依据：设备外观整洁，操作方便，无漏液，运行平稳，张力系统稳定。三、产品验收方式：合同货物经乙方制造完成后及时通知甲方，甲方派员到乙方工厂进行初步验收，初步验收合格后，乙方可将设备拆除并发运至甲方工厂并进行安装。四、付款方式：合同双方签订后3天内，甲方先向乙方支付合同总额的30%预付款，总额为208.8万元；出货前乙方通知甲方，支付设备款的30%，即乙方出多少台货甲方支付多少台设备30%的货款；货到甲方经乙方安装调试运转正常后，甲方应在20天内完成验收，否则乙方视其验收合格；验收合格后乙方开具合同全额含17%的增值税发票给甲方，甲方支付30%设备款给乙方。余款10%，甲方应在验收合格后一年内付清。五、其他约定：质量保证期为：产品最终验收合格交付甲方使用后12个月内为保质期，在保质期内正常使用情况下，因设备质量引起的故障和事故，乙方免费维修和更换部件，其交通、食宿费用由乙方自行负担。一年后供应商继续提供终身技术有偿服务。六、合同自双方单位盖章和代表签字成立。在甲方第一笔合同款支付给乙方后，本合同正式生效。 2018年2月6日永信公司与诚成善公司又签订了一份编号为永信-003-2018的《设备购销合同》，合同约定：一、永信公司（乙方）购买诚成善公司（甲方）3台金刚石线电镀设备（一台设备六根线）；每台单价为108万元，合同总价款为318万元；交货日期为订金到后一周内发货；要求为：1.产品配置见实物，设备生产速度大于或等于15米每分钟。2.交货总价包含包装费、运费、运输保险、设备安装费用。3.设备到货后，乙方负责将设备调试合格并负责培训甲方使用操作和维护检修人员。二、产品验收依据：设备外观整洁、操作方便、无漏液、运行平稳、张力系统稳定。三、产品验收方式：合同设备经乙方制造完成后及时通知甲方，甲方派员到乙方工厂进行初步验收，初步验收合格后，乙方可将设备拆除并发运至甲方工厂并进行安装。四、付款方式：合同双方签订后3天内，甲方先向乙方支付合同总额的60%预付款，金额为190.8万元，扣除已付的承兑汇票50万元，还需支付140.8万元；设备到甲方后，经乙方安装调试运转正常后，甲方应在30天内完成验收，否则乙方视其验收合格；验收合格后乙方开具合同全额含17%的增值税发票给甲方，甲方支付30%设备款给乙方，金额为95.4万元；余款10%，金额为31.8万元，甲方在验收合格后一年内付清。五、其他约定：质量保证期为：产品最终验收合格交付甲方使用后12个月内为保质期，在保质期内正常使用情况下，因设备质量引起的故障和事故，乙方免费维修和更换部件，其交通、食宿费用由乙方自行负担。一年后供应商继续提供终身技术有偿服务。乙方在设备运到甲方指定地点后10天内安装调试完毕，如有特殊情况及时与甲方沟通。否则延误一天按合同设备总价的1%货款来赔偿甲方的损失。六、合同自双方单位盖章和代表签字成立。在甲方第一笔合同款支付给乙方后，本合同正式生效。 合同签订后，诚成善公司按合同约定将9台金刚石线电镀设备（一台设备六根线）发送到永信公司，并安装调试。连续调试多日没有调试合格。在本院第一次庭审时诚成善公司同意在庭审结束后一个月内进行调试合格，生产出金刚石线，否则视为不能调试合格，合同目的不能实现。至第二次庭审时，诚成善公司未能调试合格。 2017年11月14日永信公司向诚成善公司预付前一合同项下货款50万元，2017年12月11日永信公司向诚成善公司支付前一合同项下货款208.8万元，2017年12月21日永信公司向诚成善公司支付前一合同项下货款208.8万元，2018年2月1日永信公司向诚成善公司支付后一合同项下货款140.8万元。诚成善公司于2017年12月15日向永信公司交付6台金刚石线电镀设备，2018年2月4日向永信公司交付3台金刚石线电镀设备。 2019年1月16日永信公司通过EMS邮政速递向诚成善公司发出《设备购销合同》解除通知书，诚成善公司已经签收。 另查明，永信公司还向其他设备供应商采购了多台金刚石线电镀设备，与诚成善公司供应的设备采用同一生产工艺，生产出合格的金刚石线。 本案在审理过程中，根据永信公司的申请，本院于2019年3月12日依法作出（2019）苏0924民初字第889号裁定：对诚成善公司的银行存款700万元予以冻结,冻结期限一年。 本院认为，1.关于合同效力问题。永信公司与诚成善公司签订的《设备购销合同》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应当认定有效。双方应按合同约定各自履行义务，违约方应当承担违约责任。2.关于永信公司有无合同解除权的问题。从诚成善公司业务人员与永信公司的业务人员的微信聊天记录来看，自诚成善公司将设备在永信公司安装后，一直进行调试，并没有调试合格供永信公司进行验收。特别是在本院第一次庭审时，诚成善公司同意在一个月内进行调试并生产出金刚石线，但至第二次庭审结束时未能调试合格。永信公司购买设备是为了能生产出合格的金刚石线，但由于诚成善公司供应的设备未能调试合格，永信公司无法正常使用设备，致使永信公司购买该设备的目的不能实现，诚成善公司未能将供应的设备调试合格构成根本违约，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：┄┄（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的”，永信公司有权解除合同。3.关于合同是否已经解除的问题。合同解除权是形成权，只要解除权人将合同解除的意思表示直接通知对方，即可发生合同解除的效果，永信公司已经通知诚成善公司解除合同，故本院确认双方签订的合同已经解除。4.关于合同解除后标物的返还问题。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”现永信公司根据该条规定要求返还已经给付的货款608.4万元，具有事实和法律依据，本院予以支持。永信公司同意在确认合同解除后，将诚成善公司供应的设备予以返还。虽诚成善公司未进行抗辩，但本院为了减少诉累，尽可能一次性解决纠纷，判决永信公司向诚成善公司返还9台金刚石线电镀设备。5.关于违约金问题。本院合同解除后，根据合同法的规定，合同中关于解决争议的条款仍然有效。永信公司依据2018年2月6日签订的《设备购销合同》“乙方在设备运到甲方指定地点后10天内安装调试完毕，如有特殊情况及时与甲方沟通。否则延误一天按合同设备总价的1%货款来赔偿甲方的损失”的约定，要求诚成善公司给付违约金50万元，本院结合案涉合同总额、自设备安装至诉讼的时间实际情况，本院酌定支持30万元。诚成善公司认为违约金过高要求进行调整的抗辩本院予以支持。6.关于诚成善公司的反诉请求问题。合同解除后，尚未履行的，终止履行，诚成善公司要求永信公司继续履行合同，并支付合同剩余款项405.6万元和利息24万元的请求，没有法律依据，本院不予支持。7.关于诚成善公司认为供应的9台设备已经实际履行了交付义务，设备是能够正常运行的，有瑕疵的部分也只是诚成善公司履行保修、维修义务的问题。本院认为，从双方业务人员的微信聊天记录看，从设备安装后，诚成善公司业务人员一直进行调试，至法庭辩论终结时未能将设备调试合格供永信公司进行验收，说明设备不能正常运行。结合合同约定“货到甲方经乙方安装调试运转正常后，甲方应在20天内完成验收，否则乙方视其验收合格”的条款，永信公司无法验收，没有验收合格的产品就无需履行保修、维修义务的问题。永信公司采用同样的生产工艺，利用其他生产厂家的金刚石线电镀设备，能够生产出合格产品，说明永信公司的生产工艺没有问题。故诚成善公司的该抗辩理由，本院不予采纳。 综上，本诉原告永信公司请求判令确认解除2017年12月5日、2018年2月6日永信公司与诚成善公司签订的《设备购销合同》解除、返还已支付的设备款608.4万元及支付延迟交付验收的违约金30万元的诉讼请求，具有事实和法律依据，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条之规定，判决如下： 一、确认本诉原告江苏永信新材料股份有限公司与本诉被告东莞市诚成善自动化设备有限公司2017年12月5日、2018年2月6日签订的《设备购销合同》解除； 二、本诉被告东莞市诚成善自动化设备有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，返还本诉原告江苏永信新材料股份有限公司已支付的设备款608.4万元，并支付迟延交付验收的违约金30万元，合计638.4万元； 三、本诉原告江苏永信新材料股份有限公司于本判决发生法律效力之日起三十日内，将9台金刚石线电镀设备返还给本诉被告东莞市诚成善自动化设备有限公司，由本诉被告东莞市诚成善自动化设备有限公司自提，本诉原告江苏永信新材料股份有限公司提供协助； 四、驳回反诉原告东莞市诚成善自动化设备有限公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费57888元，反诉案件受理费41168元，保全费5000元，合计104056元，由本诉被告（反诉原告）东莞市诚成善自动化设备有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院，同时向该法院预交上诉案件受理费。 审 判 长  潘高良 人民陪审员  王锦源 人民陪审员  朱永生 二〇二〇年六月三十日 法官 助理  魏 蔚 书 记 员  杨 洋 附录法律条文 1.《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十四条【合同的法定解除】有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条【解除的效力】合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。