广东省清远市清新区人民法院民 事 判 决 书(2020)粤1803民初1104号原告：清远市清新区玄真古洞生态旅游开发有限公司。住所地：清远市清新区******尾。统一社会信用代码：914***********533Q。法定代表人：刘某1。委托诉讼代理人：江志远、冯丽丽，广东明典律师事务所律师。被告：中铁十八局集团有限公司。住所地：天津市津**双港乡。统一社会信用代码：911********06009X2。电话：022--60282114。法定代表人：王某1。委托诉讼代理人：牟福洋，该公司员工。委托诉讼代理人：丁松峰，该公司员工。原告清远市清新区玄真古洞生态旅游开发有限公司（下称玄真公司）诉被告中铁十八局集团有限公司（下称中铁公司）合同纠纷一案，本院于2019年4月16日立案后，适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人江志远到庭参加诉讼，被告经传票传唤没有到庭。本案现已审理终结。原告玄真公司向本院提出的诉讼请求：1、中铁公司支付第三期补偿款100万元及违约金（其中第一期8000元，第二期8000元，第三期从2020年1月1日起每日按100万元的万分之五计算至付清止，至2020年4月15日为金53000元)；2、中铁公司承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：2019年10月12日，双方在清远市清新区****建设总指挥部、清远市******惠清段征地拆迁指挥部、广东惠清高速公路有限公司等相关单位的见证下签订《协议书》约定，中铁公司应支付补偿款300万元，2019年10月15日前支付100万元(第一期)，2019年11月15日前支付100万元(第二期)，2019年12月31日前支付100万元，若逾期未支付，支付每日当期应付金额的万分之五作为违约金，逾期10日内支付，不计算违约金；超过10日则按逾期之日起计算，直到支付完毕。协议签订后，中铁公司分别于2019年11月1日、2019年12月2日支付100万元，第三期的100万元，多次催促，至今未支付。前两期分别逾期16天，应付违约金8000元、8000元共16000元；第三期应付违约金从2020年1月1日起计至2020年4月15日为46500元。被告中铁公司没有答辩。原告玄真公司围绕诉讼请求向本院提交的证据：1、协议书，拟证明2019年10月12日，双方在清远市清新区****建设总指挥部、清远市******惠清段征地拆迁指挥部、广东惠清高速公路有限公司等相关单位的见证下签订《协议书》约定，中铁公司应支付补偿款300万元，补偿款的支付方式、违约责任、双方的权利义务；2、广东省农村信用社交易回单，拟证明协议签订后，中铁公司分别于2019年11月1日、12月2日支付100万元；第三期100万元至今未支付，已构成违约。被告中铁公司没有提交证据。被告中铁公司没有答辩、提交证据、参加审理，视为承认原告玄真公司起诉的事实及诉讼请求。经审理查明，本院认定事实如下：2019年10月12日，玄真公司与中铁公司签订《协议书》约定，一、惠清高速公路为省重点工程，太和洞隧道为TJ17标段控制性工程，目前施工进度严重滞后，已经影响到整条高速公路的整体通车计划。因工期紧，任务重，必须加班加点赶工，进行无障碍施工。二、根据2019年4月28日《汕湛高速公路惠清项目延期占用玄真漂流景区补偿协调会议纪要》精神，中铁公司需在6月30日之前从玄真漂流景区撤出，并完成道路、边坡的修复等工作，因受天气，隧道围岩差等因素的影响，中铁公司未能在6月30日之前从玄真景区撤出，导致玄真公司阻挠施工。三、中铁公司补偿玄真公司300万元，包含：1、玄真漂流景区道路、边坡修复、环境美化、河道清理、桥梁安全评估等玄真公司达到重新开业条件的所有加固、恢复、评估等工作全部由玄真公司自行完成，中铁公司支付费用120万元，中铁公司既不参与也不承担任何责任；2、中铁公司延期撤场造成玄真公司自2019年7月1日至2019年9月30日的损失300万元与玄真公司阻挠施工造成中铁公司的损失150万元互抵后，中铁公司应付玄真公司损失150万元；3、中铁公司接驳施工临时用电，一次性补偿费用30万元。期限至中铁公司完工撤场止，玄真公司不得以任何理由切断中铁公司电源，电费按供电部门的标准由中铁公司承担。以上费用为包干费用，包括可预见和不可预见等一切费用，不管玄真公司是否营业，都不能在惠清高速通车以前提出任何补偿要求。四、2019年10月15日、11月15日、12月31日前分别支付100万元。若逾期未付，中铁公司支付玄真公司每日当期应付金额的万分之五作为违约金(逾期10日内不计算违约金，超过10日则按逾期之日起计算至支付完毕)。五、中铁公司立即将钢筋加工场从玄真漂流景区撤场，玄真公司不得以任何理由阻挠。撤场期间，玄真漂流景区内的道路无偿提供给中铁公司使用，中铁公司撤场后玄真公司自行进行场地的恢复，费用已包含在上述120万元中。六、玄真公司不得以任何理由阻挠中铁公司的施工，否则，玄真公司将赔偿给中铁公司造成的经济损失，并承担相应的法律责任和后果。《协议书》签订后，中铁公司分别于2019年11月1日，12月2日支付100万元、100万元，余款100万元经多次催促未付。本院认为，本案为合同纠纷。一、合同效力。玄真公司与中铁公司签订《协议书》是当事人的真实意思表示，内容不违反法律行政法规规定，是有效合同。二、违约责任。中铁公司没有依约履行，是违约行为，应承担违约责任。除支付欠款100万元外还应按约支付违约金（（其中2019年10月15日-2019年11月1日为8000元；2019年11月15日-2019年12月2日为8000元；2020年1月1日起，以100万元为基数，每日万分之五计至付清款日止）。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第一百四十四条的规定，判决如下:一、被告中铁十八局集团有限公司应付原告清远市清新区玄真古洞生态旅游开发有限公司欠款100万元，于本判决生效之日起10日内付清；二、被告中铁十八局集团有限公司应付原告清远市清新区玄真古洞生态旅游开发有限公司违约金（其中2019年10月15日-2019年11月1日为8000元；2019年11月15日-2019年12月2日为8000元；2020年1月1日起，以100万元为基数，每日万分之五计至付清款日止），于本判决生效之日起10日内付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14421元（原告清远市清新区玄真古洞生态旅游开发有限公司已预交），由被告中铁十八局集团有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。审 判 长  陈兆平人民陪审员  曾雪琼人民陪审员  谢智能二〇二〇年六月一日书 记 员  曾志扬附有关法律条文：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。