河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）豫03民终2289号上诉人（原审原告）：张大慧，女，汉族，1978年6月28日出生，户籍所在地河南省洛阳市涧**，现住河南省洛阳市西工区。委托诉讼代理人：陈俊鹏，海南大兴天泰律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈亚，海南大兴天泰律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：洛阳凯瑞红山置业有限公司，住所地：河南省洛阳市西工区凯旋西路**凯瑞君临广场华府**楼**。法定代表人：王新立，该公司执行董事。委托诉讼代理人：赵怡，河南先为律师事务所律师。委托诉讼代理人：董翼飞，河南先为律师事务所实习律师。上诉人张大慧因与被上诉人洛阳凯瑞红山置业有限公司（以下简称凯瑞公司）房屋买卖合同纠纷一案，不服河南省洛阳市西工区人民法院（2019）豫0303民初5140号民事判决书，向本院提出上诉。本院立案后，依法组成合议庭，对本案进行了审理。上诉人张大慧的委托诉讼代理人陈俊鹏，被上诉人凯瑞公司的委托诉讼代理人赵怡、董翼飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。张大慧上诉请求：1、撤销一审判决；2、改判凯瑞公司向张大慧支付逾期交房违约金56820元(按已付购房款495308元的日万分之一计付，自2015年5月1日计算至2018年6月21日止)；3、改判凯瑞公司向张大慧支付逾期办证违约金111872元(以已付购房款495308元为基数，按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息年利率9％的标准，自2017年1月5日计算至2019年7月10日实际取得不动产权证书之日止)；4、判决凯瑞公司承担本案一、二审全部诉讼费用。事实和理由：1、涉案工程2017年7月3日才经消防验收合格，2018年1月15日才具备五方验收合格条件。在2015年5月1日即合同约定的房屋交付日期，涉案房屋不具备合同约定和法律规定的房屋交付使用条件，张大慧有权拒绝收房，一审认定张大慧因自身原因未按照合同约定时间收房是错误的。2、涉案房屋2017年7月3日才经消防验收合格，那么至少在2017年7月3日前凯瑞公司未办证下来是因其自身原因导致的，而非因洛阳市政府要求凯瑞公司无偿移交中小学幼儿园造成的，一审判决认定凯瑞公司不承担逾期办证违约责任是错误的。3、凯瑞公司提交的《国有建设用地使用权出让合同》和2014年12月9日《通知》两份证据不能证明政府要求凯瑞公司无偿移交幼儿园是其逾期办证的原因，两者根本就不具有关联性。一审判决将政府要求凯瑞公司无偿移交幼儿园作为凯瑞公司逾期办证的免责事由有违合同相对性原则。政府要求凯瑞公司无偿移交幼儿园这一事由不属于直接影响涉案项目进度的因素，也不属于开发商不能预见、不能避免、不能克服的免责事由。凯瑞公司答辩称：1、“五方验收”应当作为房屋竣工验收的依据。《商品房预售合同》约定的交房时间是2015年5月1日前，“五方验收”的时间是2015年4月29日，验收结论为“工程质量合格”，故凯瑞公司在向张大慧交房前已经满足了房屋“验收合格”的交房条件。2、2013年12月10日，凯瑞公司与洛阳市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，凯瑞公司交纳了整个地块的土地出让金，当时政府并未预留划拨用地用于配建幼儿园。2014年12月9日，市政府下发《洛阳市人民政府关于城市区住宅项目配套建设中小学幼儿园的通知》，要求所有住宅项目应在规划中的划拨用地上配建中小学、幼儿园，尚未开工建设的应与政府签订建设协议，已经建成的须无偿移交给政府，否则不予核发规划核实意见书，而规划核实意见书是办理建设工程竣工验收备案的必备文件。由于政府的政策变更属于不能预见、无法避免的客观情况，未能在合同约定的期限内办理房产证是政府停办所有办证手续导致，非凯瑞公司自身原因造成，而且凯瑞公司一直在积极与政府沟通办证进度，从未怠于履行合同义务。3、张大慧居住房屋的实体权利并未受到任何影响，同时随着房价的日益上涨，本案虽存在逾期办证的客观情况，但并没有因此给张大慧造成任何经济损失。综上所述，张大慧的上诉请求不成立，请依法驳回上诉，维持原判。张大慧向一审法院起诉请求：1、判令凯瑞公司因逾期交房而向张大慧支付违约金56820元(违约金按已付购房款495308元的日万分之一计付，自2015年5月1日计算至2018年6月21日止)；2、判令凯瑞公司因逾期办证而向张大慧支付违约金111872元(违约金以已付购房款495309元为基数，按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息年利率9％的标准，自2017年1月5日计算至2019年7月10日实际取得不动产权证书之日止)；3、判令凯瑞公司对房屋出现的质量问题立即履行其维修义务；4、本案诉讼费用由凯瑞公司承担。一审法院认定事实：2014年12月30日，张大慧(××)与凯瑞公司(出卖人)签订《商品房预售合同》一份，约定：一、张大慧购买凯瑞公司开发的位于洛阳市××工区××东路与××交叉口××凤凰××单元××房屋××套，该房为预售商品房，用途为住宅，预测建筑面积共113.44平方米。合同约定该商品房单价为每平方米4360.49元，房屋总价款为494654元，××于本合同签订前付清首付款244654元，余额以银行按揭贷款方式支付；二、(第八条)出卖人应当在2015年5月1日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将验收合格并符合本合同约定的商品房交付××使用；三、除合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付××使用，逾期不超过90日或逾期超过90日××要求继续履行合同的，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向××支付已支付房价款万分之一的违约金。该合同附件四补充协议约定：“验收合格”是指××所购的商品房经过建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位对竣工的与××有关联的建筑物进行验收后做出符合国家设计标准和质量标准的评定意见；出卖人应当在商品房交付使用后360日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案；如因出卖人的责任，××不能在规定期限内取得房地产权属证书的，××同意给予180个工作日宽限期以配合出卖人和政府部门尽早取得房产登记；出卖人应当按照合同约定期限履行备案义务，出卖人对非自身原因造成的办证延误不承担责任。出卖人在完成初始登记后，××自行办理产权登记。2019年6月14日，张大慧与凯瑞公司签订《补充协议》，载明涉案房屋实测面积113.59平方米，现房屋总价款495308元，张大慧应当向凯瑞公司补足差额654元。张大慧已按约定交付房款，凯瑞公司开具发票。后张大慧以凯瑞公司存在逾期交房、逾期办证、房屋质量问题为由提起诉讼。一审法院认为：第一，项目竣工后，凯瑞公司已经在合同约定的交房时间前组织了建设、监理、施工、设计、勘察五方验收，综合结论为工程质量合格，与2018年1月15日住建部门验收结果一致。凯瑞公司已按合同约定的交房时间向大部分业主交房，张大慧因自身原因未按照合同约定时间收房，凯瑞公司不承担逾期交房的违约责任；第二，当前现实生活中，房地产开发项目与政府行为密切相关，政府的政策变化往往会直接影响项目进度，此种情形系开发商不能预见的客观情况，如完全刚性适用合同法的严格责任制度，有失公平，导致房地产行业及其秩序难以承受。本案中，凯瑞公司逾期办证事实客观存在，但双方当事人签订《商品房预售合同》时均无法预测到市政府下发文件要求无偿移交配建幼儿园相关事宜。根据本案现有证据，涉案房屋确实在合同约定的房屋交付期限前已经竣工；市政府的文件下发后，为早日办妥政府要求的备案登记等所需手续，凯瑞公司也不断积极与相关政府部门沟通协调，完成合同约定的初始登记。因此，凯瑞公司未能按照约定日期办理产权备案登记是因政策调整及规划变更所致，而非自身因素或主观上怠于履行合同义务，不应承担逾期办证的违约责任。第三，张大慧提出涉案房屋存在质量问题以及要求凯瑞公司对房屋履行维修义务的诉讼请求不明确，一审法院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决驳回张大慧的诉讼请求。本案二审期间，当事人没有提交新证据。本院对一审法院认定的事实予以确认。本院认为，张大慧与凯瑞公司签订的《商品房预售合同》合法有效，凯瑞公司在合同约定的交房时间前，组织建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位对已经竣工的房屋进行验收且验收合格，符合合同约定的交房条件。凯瑞公司已按合同约定的交房时间向大部分业主交房，张大慧因自身原因未按照合同约定时间收房，一审法院作出凯瑞公司不承担逾期交房违约责任的认定并无不当。关于凯瑞公司逾期办证的问题，由于洛阳市政府下发要求城市区住宅项目无偿移交配建幼儿园的文件在凯瑞公司受让国有土地使用权之后，属于政府政策调整及规划变更，确系房地产开发商不能预见、无法避免的客观情况，一审法院考虑到房地产开发项目与政府行为的密切关联性，认定凯瑞公司并非自身因素或主观上怠于履行合同义务，不应承担逾期办证违约责任的判决正确，本院予以支持。综上，张大慧的上诉请求不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费3674元，由张大慧承担。本判决为终审判决。审判长  范振洋审判员  李丹杰审判员  杨献民二〇二〇年六月一日书记员  李圆圆