鹤壁市淇滨区人民法院民 事 判 决 书(2020)豫0611民初6号原告（反诉被告）：天博电子信息科技有限公司，住所地山东省青岛市崂山区青大一路**。法定代表人：吴健，该公司董事长。委托诉讼代理人：刘学慧，女，1995年1月1日出生，汉族，该公司职工，住山东省费县。被告（反诉原告）：河南铭视科技股份有限公司，，住所地郑州市高新技术产业开发区电厂路********法定代表人：翟淑红，该公司董事长。委托诉讼代理人：刘锋，河南大河律师事务所律师。原告（反诉被告）天博电子信息科技有限公司（以下简称天博公司）与被告（反诉原告）河南铭视科技股份有限公司（以下简称铭视公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院2020年1月2日立案后，依法适用普通程序，于2020年5月12日公开开庭进行审理，天博公司委托诉讼代理人刘学慧，铭视公司委托诉讼代理人刘锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天博公司向本院提出诉讼请求:1、判令铭视公司支付我公司工程款3038449.078元；2、判令铭视公司返还我公司履约保证金440000元，并赔偿该笔费用的资金占用损失（以440000元为基数，自2019年3月15日起至实际付款之日止，按照银行同期贷款利率计算，暂计算至2019年11月26日，金额为13663.83元）；3、铭视公司向我公司支付逾期支付工程款违约金434064.154元。事实与理由：2016年10月25日,我公司作为供方与铭视公司签署《鹤壁市闯红灯自动记录系统及交通视频监视系统采购项目(A标段)合同书》(以下简称“A标段合同”),合同金额为2344646.75元;2016年10月25日,双方又签署《鹤壁市闯红灯自动记录系统及交通视频监视系统采购项目(B标段)合同书》,合同金额为1995994.79元(以下简称“B标段合同”)。A标段合同与B标段合同的总计合同金额为4340641.54元,关于付款方式的约定均为分三年付款,验收合格后一年内付40%,第二年付30%,第三年付30%,延期付款的,按照合同总金额的日千分之五计付违约金,违约金累计不超过合同总额的百分之十。2016年9月27日,我公司依照合同约定向铭视公司支付A、B标段履约保证金440000元(根据合同约定,铭视公司应当于项目验收合格且收到业主方退款后5个工作日内返还)。2017年12月13日,项目(含A标段、B标段)验收合格。经了解，业主已向被告支付70%工程款,并返还履约保证金。按照合同约定,铭视公司应向我公司支付70%工程款3038449.078元,并返还履约保证金440000元。截止起诉之日,铭视公司尚未向我公司支付任何工程款,亦未返还我公司的履约保证金。我公司多次催告,但铭视公司一直未予支付，为维护自身合法权益,诉至法院。铭视公司辩称：1、我公司鉴于天博公司的违约行为，无理由退还其履约保证金；2、因天博公司未能按照合同约定提交申请付款手续，逾期付款的责任不在我公司，因此不存在向天博公司支付违约金的义务。铭视公司向本院提出反诉请求：判令天博公司支付我公司违约金434064.154元。事实和理由：2016年10月25日，天博公司作为供方与我公司签订《鹤壁市闯红灯自动记录系统及交通视频监视系统采购项目(A标段)合同书》和《鹤壁市闯红灯自动记录系统及交通视频监视系统采购项目(B标段)合同书》各1份，两份合同总标的4340641.54元。由于天博公司怠于履行合同义务，导致合同所涉A标段、B标段均未能按合同约定在合同签订后60个日历天全部施工、安装并调试完毕，延误至2017年9月10日才施工完毕。天博公司无故拖延怠于履行约定义务的行为，已构成对合同的实质违约。根据双方所签A标段合同、B标段合同第（八）条第2款的约定，天博公司未能按合同约定时间完成约定义务，应向我公司支付合同总金额10%的违约金。天博公司辩称：一、我公司与铭视公司签署A标段、B标段合同书后，严格按照合同约定履行，项目履行过程中因鹤壁市创建卫生城市、政府频繁启动重污染天气紧急预案等原因，监理单位多次给我公司发出停工通知，要求项目停工，并且工期顺延，我公司并无违约行为，不存在延误工期的情形，无需承担违约责任；二、涉案项目工期问题并未给铭视公司带来任何经济损失，项目建设单位已对涉案项目进行顺利验收且未对铭视公司主张任何工期赔偿，铭视公司要求我公司支付违约金毫无事实依据。综上所述，我公司不存在违约行为，铭视公司的反诉请求无任何事实与法律依据，请求法院在查明案件事实的基础上，依法驳回铭视公司全部的反诉请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，经庭审质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：天博公司围绕本诉请求提交的证据，铭视公司对其真实性均无异议，对天博公司提交证据的真实性本院予以采信；铭视公司提交的证据涉案两份合同，与天博公司提交的合同相同，对其真实性本院予以采信。围绕反诉请求，铭视公司提交的证据，天博公司对其真实性无异议，本院予以采信。天博公司提交的停复工备忘录，系由涉案工程的建设单位和监理单位出具，对其真实性本院予以采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年8月31日，铭视公司中标鹤壁市公安局交通管理支队的鹤壁市闯红灯自动记录系统及交通视频监视系统采购项目。2016年10月25日，天博公司与铭视公司签订《鹤壁市闯红灯自动记录系统及交通视频监视系统采购项目(A标段)合同书》，《鹤壁市闯红灯自动记录系统及交通视频监视系统采购项目(B标段)合同书》，均约定：天博公司（乙方、供方）向铭视公司（甲方、需方）提供鹤壁市闯红灯自动记录系统及交通视频监视系统采购项目的建设和技术服务。乙方在合同签订后60日历天内全部施工、安装并调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算）。乙方对合同项下所提供的产品进行维护和技术支持。A标段合同总金额为2344646.75元，B标段合同总金额为1995994.79元。支付方式均为三年分期付款，工程施工结束验收合格后一年内（甲方在收到业主方款项后），甲方向乙方支付合同金额的40%，验收之日第二年，（甲方在收到业主方款项后）支付合同金额的30%，同时按比例扣除第一年设备不正常运行期间所折合的金额；验收之日起第三年，（甲方在收到业主方款项后）支付总金额的30%，同时按比例扣除第三年设备不正常运行期间所折合的金额。甲方应在收到乙方付款申请后五个工作日内向乙方全额支付相应工程款。两份合同均约定签订合同时，供方须向需方缴纳中标金额的10%作为履约保证金，A标段保证金为240000元，B标段保证金为200000元。待项目全部验收合格后，需方应在收到业主方退款后五个工作日内全款无息退还。上述两份合同约定的保证金共440000元，天博公司于2016年9月27日向铭视公司支付。违约责任约定：1、甲方无故迟延付款的，应按合同总金额的日千分之伍计付违约金，违约金累计不超过合同总金额的百分之拾。2、如乙方无法在本合同第一条第二款的约定时间内完成项目建设，应按合同总金额的日千分之伍计付违约金，违约金累计不超过合同总金额的百分之拾。鹤壁市公安局交通管理支队和涉案工程监理机构河南光华信息电子工程监理有限公司鹤壁分公司出具的停复工备忘录显示：涉案工程因鹤壁市创卫工作，施工单位暂停室外作业，配合创卫工作，交通路口，设备取电，设备暂不能取电，施工暂停。停工时间为2016年10月25日至2016年11月13日，2016年11月18日至2016年11月24日，2016年11月30日至2016年12月31日，2017年1月1日至2017年3月10日，2017年3月16日至2017年8月10日。停工期间，项目工期自动顺延。2017年9月10日，涉案鹤壁市闯红灯自动记录系统及交通视频监视系统采购项目A标段和B标段完工，2017年12月13日验收合格。鹤壁市公安局交通管理支队分别于2017年12月27日向铭视公司支付A标段和B标段工程款共1796065.6元，于2019年3月7日，退还铭视公司A、B标段履约保证金共440000元，于2019年6月14日支付A标段和B标段工程款共1347049.2元。2019年9月24日，北京市中伦（青岛）律师事务所接受天博公司委托向铭视公司邮寄送达了律师函，要求铭视公司在收到该函之日起15日内向天博公司支付涉案A、B标段工程款、履约保证金共计3478449.078元，以及逾期付款违约金。本院认为:天博公司与铭视公司签订《鹤壁市闯红灯自动记录系统及交通视频监视系统采购项目(A标段)合同书》、《鹤壁市闯红灯自动记录系统及交通视频监视系统采购项目(B标段)合同书》，系双方当事人在平等自愿的基础上签订，系当事人的真实意思表示，为有效合同。合同约定工程施工结束验收合格后一年内，铭视公司在收到业主方款项后支付合同金额的40%，验收之日第二年，铭视公司在收到业主方款项后支付合同金额的30%，现涉案工程已于2017年12月13日验收合格，铭视公司也已收到业主方按合同约定支付的工程款3143114.8元。故铭视公司应按合同约定向天博公司支付A标段、B标段工程总额的70%即共计3038449.08元，对天博公司的该项诉讼请求本院予以支持。关于天博公司要求铭视公司返还履约保证金440000元并赔偿资金占用损失的诉讼请求，涉案合同约定待项目全部验收合格后，铭视公司应在收到业主方退款后五个工作日内全款无息退还履约保证金，因业主方已于2019年3月7日退还铭视公司保证金440000元，铭视公司应根据合同约定在收到业主方退款后五个工作日内即2019年3月14日前退还天博公司履约保证金，铭视公司未按约定返还履约保证金已构成违约，原告主张按照中国人民银行同期贷款利率向天博公司支付资金占用损失至实际返还之日止，本院予以支持。因自2019年8月20日起中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率（LPR）,中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，故原告主张的资金占用损失应以440000元为基数，自2019年3月15日起至2019年8月19日止按中国人民银行同期贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际返还之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，对此本院予以支持。关于天博公司主张的违约金434064.154元，铭视公司未按约定支付工程款、返还保证金，已构成违约，应承担违约责任。双方在涉案合同中约定铭视公司无故迟延付款的，应按合同总金额的日千分之伍计付违约金，违约金累计不超过合同总金额的百分之拾。根据双方约定的付款时间及金额，铭视公司应按合同约定支付天博公司违约金434064.15元[(2344646.75元+1995994.79元）×10%]，对此本院予以支持，超出部分不予支持。关于铭视公司要求天博公司支付违约金434064.154元的诉讼请求，双方约定乙方在合同签订后60日历天内全部施工、安装并调试完毕，天博公司虽未在60日历天内完工，但根据其提交的涉案工程业主方和监理方出具的停复工备忘录能够证明非天博公司原因造成，业主也同意工期顺延，铭视公司也未提交证据证明其因此受到损失或天博公司存在其他违约的情况，故对铭视公司的反诉请求本院不予支持。案经调解无效，经合议庭评议，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款，第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下:一、被告（反诉原告）河南铭视科技股份有限公司自本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）天博电子信息科技有限公司工程款3038449.08元；二、被告（反诉原告）河南铭视科技股份有限公司自本判决生效之日起十日内返还原告（反诉被告）天博电子信息科技有限公司履约保证金440000元并赔偿资金占用损失（损失以440000元为基数，自2019年3月15日起至2019年8月19日止按中国人民银行同期贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际返还之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、被告（反诉原告）河南铭视科技股份有限公司自本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）天博电子信息科技有限公司违约金43406.15元；四、驳回原告天博电子信息科技有限公司的其他反诉请求。五、驳回反诉原告河南铭视科技股份有限公司的反诉请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费38100元，保全申请费5000元，共计43100元，由被告（反诉原告）河南铭视科技股份有限公司负担；反诉受理费7810元，减半收取3905元，由被告（反诉原告）河南铭视科技股份有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于河南省鹤壁市中级人民法院。审 判 长  王丽芳审 判 员  温 丽人民陪审员  李国良二〇二〇年六月十二日法官助理郭丙乾书记员蒋俊歌