河北省廊坊市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀10民终2850号 上诉人（原审原告）：倪忠辉，男，1976年4月27日出生，汉族，住江苏省通州市。 委托诉讼代理人：刘宏辉，北京京师（杭州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：白建荣，北京京师（杭州）律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：香河县胜强房地产开发有限公司，住所地香河县永清路西侧新华大街北侧（华夏城市规划展览中心）。 法定代表人：刘丹，该公司总经理。 委托诉讼代理人：田国华，河北天枢律师事务所律师。 委托诉讼代理人：田文麟，河北天枢律师事务所律师。 上诉人倪忠辉因与被上诉人香河县胜强房地产开发有限公司（以下简称胜强公司）商品房销售合同纠纷一案，不服河北省香河县人民法院（2019）冀1024民初4629号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年5月20日立案后，依法组成合议庭开庭进行了审理。本案现已审理终结。 倪忠辉上诉请求：请求撤销一审判决，依法改判或发回重审。诉讼费、鉴定费、评估费等均由被上诉人承担。事实和理由：补充协议排除了上诉人的合法权益，一审法院未予支持上诉人关于确认补充协议争议条款无效的诉讼请求理据不足。被上诉人所举的停工通知并非其逾期交房的合理免责事由，被上诉人逾期交房事实明确，一审法院认为被上诉人逾期交房而不构成违约，系认定事实不清，适用法律错误。被上诉人未按约定通知上诉人收房，且被上诉人送达的入住通知书亦不符合交付流程，上诉人有权拒绝验收房屋，上诉人亦有权解除合同。 胜强公司答辩称，上诉人的上诉不应得到二审法院的支持。理由如下：意思自治原则是我国民法中的一项重要基本原则，它在合同领域表现最为明显，主要体现为契约自由。而合同的解除权是一项民事权利，无论是约定解除权，还是法定解除权，作为权利均是可以放弃的。上诉人在补充协议中明确做出了放弃合同解除的意思表示，此表明上诉人积极追求合同目的实现的意思表示，其意思表示不违反法律规定，不损害国家、集体及第三人利益，亦不违反公序良俗。故《补充协议》不具有无效之事由。故一审法院未予支持上诉人关于确认补充协议部分条款无效之诉请完全具有事实基础，亦符合法律之规定，二审法院应予以维持。诉争涉案商品房已取得竣工验收备案证明书，亦符合房屋交付之条件，且被上诉人亦于2019年5月通知上诉人办理房屋交接手续，但上诉人拒绝办理。因大气环保等政府行为造成被上诉人未按原约定交付房屋，但根据补充协议之约定，被上诉人不需要承担民事责任，即存在免责事由。综上，上诉人的上诉理由不能成立。请求二审法院依法驳回上诉人的上诉，维持原判。 倪忠辉向一审法院起诉请求：1、判令原被告签订的《商品房买卖合同》及《补充协议》解除；2、判令被告向原告支付违约金共计人民币10，427.85元；3.判令被告承担包含诉讼费在内的一切相关费用。 一审法院认定事实：原告倪忠辉与被告胜强公司于2016年12月21日签订了《商品房买卖合同》与《补充协议》，约定原告购买被告开发的大运河孔雀城7.2（3）期建设项目4号楼2单元2201号房屋。原告与被告签订《商品房买卖合同》后，原告按合同约定及时支付了全部购房款，根据合同约定，被告应于2018年12月30日前将符合法定和约定交付条件的案涉商品房交付原告使用，逾期交房超过60天，原告有权解除合同，被告应当退还原告已付购房款，并按原告已付款1%向原告支付违约金。涉案房屋于2019年4月26日取得竣工验收备案证明书。2016年9月21日至2018年11月11日，香河县住房和城乡建设局等行政机关多次下发通知，要求香河县境内施工单位停工，共计260天。被告于2019年5月6日通知原告办理收房手续。 一审法院认为，依法成立的合同对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行各自义务。原告与被告签订的《商品房买卖合同》及补充协议是双方的真实意思表示，且不违背法律法规的强制性、禁止性规定，合法有效，双方当事人应当全面履行。被告未按合同约定于2018年12月30日前交房，被告实际于2019年5月6日通知业主办理收房手续，被告延期交房126天，但本案中自2016年9月21日至2018年11月11日，香河县住房和城乡建设局等行政机关要求香河县境内施工单位停工260天，此停工天数已经超过被告逾期交房天数，故被告逾期交房不构成违约,对原告的诉讼请求不予支持。一审法院判决：驳回原告倪忠辉的全部诉讼请求。案件受理费减半收取180元，由原告倪忠辉负担。 本院二审期间，上诉人提交证据六份。证据一是大运河孔雀城7.2（1）期建设项目备案信息；证据二是大运河孔雀城7.2（2）期建设项目（1）备案信息；证据三是大运河孔雀城7.2（2）期建设项目（2）备案信息；证据四是大运河孔雀城7.2（3）期建设项目备案信息；证据五是大运河孔雀城七期项目6/7/9/11/12/13楼备案信息；证据六是孔雀城7.2（3）期工程牌。上述六证据均系打印的图片。上诉人欲通过上述证据证明：1．停工通知对被上诉人的实际工期没有影响，亦未造成实际工期的延误；2．证明大运河孔雀城项目在合同约定的交房日期前已经竣工，大气污染的停工令对被上诉人交付房屋并不存在实际影响。被上诉人对此质证称：上诉人提交的证据并非新证据，在一审庭审中就该问题已经进行了陈述和说明，对该证据1-5的真实性无异议，但对上诉人的证明目的不予认可；该证据表明的是合同开工日期和合同竣工日期，是合同约定的工期，即合同工期，而实际竣工日期指的是实际的工期，还包括工期顺延的情形；上诉人与被上诉人在商品房买卖合同中约定的交房条件中还包括有关基础设施及公共配套建筑的运行，因此不能单纯以建设工程主体完工就认定可以交付，此亦不符合双方签订的商品房买卖合同之约定；对于证据6的真实性认可，但对于其证明目的不予认可。对于上诉人提交的六份证据，结合各方对此发表的意见及在案的其他相关证据，本院对于上诉人的举证目的不能予以认定。被上诉人未提交新证据。二审查明的其他事实与一审查明的事实无异。 本院认为，在上诉人诉被上诉人商品房销售合同纠纷一案中，上诉人对于一审法院未予支持其主张确认补充协议部分条款无效的诉请不予认可，对于一审法院认定被上诉人逾期交房而不构成违约及不承担违约责任亦不予认可；上诉人还上诉称，因被上诉人未按约通知收房，上诉人有权拒绝验收房屋并有权解除合同。上诉人在二审中提交的证据不能证实其证明目的，且亦不足以证实其上诉主张。意思自治原则确属于我国民法中的一项重要基本原则，它主要体现为契约自由。而合同解除权是一项民事权利，是可以通过意思自治的方式予以放弃的。根据补充协议记载的内容，上诉人在补充协议中明确做出了放弃合同解除权的意思表示，不违反法律规定，应予以准许。补充协议并未排除上诉人合同解除的权利。《补充协议》并不具有无效之事由，故一审法院未予支持上诉人关于确认补充协议部分条款无效之诉请具有事实基础，亦符合法律之规定，无不当之处，对此本院予以维持。因大气环保等原因被上诉人未按原约定交付涉案房屋，但根据补充协议之约定，被上诉人亦不需要承担民事责任。一审法院依据商品房买卖合同、补充协议、工程竣工验收备案证明书、香河县住房和城乡建设局及香河县人民政府应急管理办公室文件等在案相关证据认定被上诉人未按原约定交付涉案房屋而不承担违约责任亦具有事实基础，且符合法律之规定，无不妥之处。上诉人主张因被上诉人未按约交房有权解除合同的理据亦不足，结合涉案合同的签订及履行等实际情况，一审法院对此裁判亦无不当之处。 综上所述，上诉人倪忠辉的上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费360元，由上诉人负担。 本判决为终审判决。 审判长  田雪芹 审判员  宋 强 审判员  赵洪亮 二〇二〇年六月十一日 书记员  郝欣宇