新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）新2301民初584号 原告（反诉被告）：新疆西电昌峰锅炉有限责任公司，住所地新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇工业园。 法定代表人：靳璟，该公司董事长。 委托诉讼代理人：阎俊，新疆金诚信律师事务所律师。 被告（反诉原告）：沙湾县良种繁育场，住所地新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县良种场。 法定代表人：宋兵，该场场长。 委托诉讼代理人：陈双林，新疆沙泉律师事务所律师。 原告（反诉被告）新疆西电昌峰锅炉有限责任公司与被告（反诉原告）沙湾县良种繁育场买卖合同纠纷一案，本院于2020年3月13日立案受理。依法适用简易程序，于2020年4月7日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）新疆西电昌峰锅炉有限责任公司的委托诉讼代理人阎俊，被告（反诉原告）沙湾县良种繁育场委托诉讼代理人陈双林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）新疆西电昌峰锅炉有限责任公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告（反诉原告）支付货款70000元；2.判令被告（反诉原告）赔偿损失7166元（按照月利率4.875‰计算，从2018年1月1日至2019年9月30日，共计21个月），以上合计77166元。事实及理由：2015年9月22日，原、被告就买卖及安装锅炉及辅机签订工业品买卖合同，合同总价款250000元。合同签订后，原告依约组织人员生产并安装该锅炉，期间，后经原告多次催要货款，被告陆续支付货款180000元，余款70000元经原告索要至今未付，故原告诉至法院，请求法院支持原告的诉讼请求。 原告（反诉被告）在本诉中向本院提交证据及被告（反诉原告）质证，本院认证如下： 证据1.2015年9月22日，双方签订《工业品买卖合同》一份，证实合同总价款是250000元，同时对锅炉的结算方式和付款方式进行约定。签订买卖合同后，原告（反诉被告）进行施工，作为本案的被告（反诉原告）应履行相应的付款义务的事实。被告（反诉原告）质证后对证据的真实性予以认可，没有异议。本院对此证据的真实性、关联性、合法性均予以确认。 证据2.2017年12月4日被告（反诉原告）给原告（反诉被告）出具的新安装锅炉办理运行手续的函一份、2018年8月16日，被告（反诉原告）向原告（反诉被告）出具锅炉办理运行手续的函一份，证实2015年原、被告签订买卖合同后，当时原告已经按照合同约定，将锅炉安装到位；根据被告出具的函，可以证实在2015年安装完毕后，没有进行检测是因为被告的锅炉配套的水电设施没有到位，不具备检验的条件。在2016年没有进行检测，是因为被告当时部分管道没有到位，没有配套的管道，所以无法进行检测运行。2017年12月4日，被告改造完管道，具备检验条件后，给原告发函要求原告检验。第二份函可以证实，2018年因环保要求，原、被告合同中的锅炉已经属于国家禁止使用和应当淘汰的锅炉，所以无法办理锅炉相应的检验手续。被告（反诉原告）质证后对证据的真实性予以认可，有被告公司的公章，但对证明目的和其合法性不予认可，因为从函上可以看出，在2015年签订合同，在2015年年底安装锅炉完毕。锅炉安装后，的确是变压器小，且需要改造管道，被告到2016年11月，已经全部把管道、电、变压器改造完毕，被告多次要求原告进行锅炉的监督检验，但是原告只是索要锅炉款。2017年12月4日和2018年8月16日的函，是原告要求塔城地区办理监督检验合格证明，因办不上，要求被告给其出具公函，这两份函也是原告要求被告向原告出具的，也是按照他们的意思写的，且原告在安装锅炉前应当提供相应的资料，到塔城特检所检验，且应当有书面告知义务，是原告没有办理，原告监督检验合格后，将相关手续交给被告，被告才能去特检所落户，被告不懂承压锅炉改造，最后是特检所说不应当改造，被告没有改造。本院对此证据的真实性、关联性、合法性均予以确认。 证据3.文件一份（出示复印件），证实在2017年10月12日，新疆维吾尔自治区质量检测局下发了文件，也就是说被告购买的锅炉达到了应当被淘汰的条件，不能使用了，除非改造后才能使用的事实。被告（反诉原告）质证后对证据的真实性予以认可，但对其文件内容不清楚。本院对此证据的真实性、关联性、合法性均予以确认。 被告（反诉原告）沙湾县良种繁育场辩称，被告认可购买原告锅炉及欠付货款70000元，被告之所以未支付货款，是因为原告为被告安装的锅炉至今未经检验合格。因属于特种设备安装，没有进行监督检验合格的应不予交付。按照合同约定，合同订立付合同总价的30%，货到付总价的40%，安装完毕经塔城地区特检所检验合格后付总价的20%，质保期满后付总价的10%。被告拒付剩余货款有事实依据和法律依据。 被告（反诉原告）在本诉中没有证据向本院出示。 被告（反诉原告）向本院提出诉讼请求：1.依法解除被告（反诉原告）与原告（反诉被告）于2015年9月22日签订的《工业品买卖合同》；2.依法判令原告（反诉被告）退还被告（反诉原告）支付锅炉款180000元，承担资金占用期间的利息损失45000元（180000元×5‰×50个月，2015年9月22日-2019年11月22日）。事实与理由：反诉被告人于2019年11月10日起诉，以反诉原告未能履行合同义务，即未支付剩余货款，要求反诉原告支付货款并赔偿损失。反诉原告认为，反诉原告已经按照《工业品买卖合同》的约定履行了合同义务，是反诉被告违反法定义务，才导致合同无法继续履行。依据法律规定，反诉被告应当先履行安装通知义务和检验合格义务，但反诉被告至今未履行上述义务，致使反诉原告无法办理使用登记，目前该锅炉因无法办理使用登记已被禁止使用，给反诉原告造成了较大的经济损失，故诉至法院，请求支持被告（反诉原告）的反诉请求。 被告（反诉原告）在反诉中向本院提交证据及原告（反诉被告）质证及本院认证如下： 证据1.《工业品买卖合同》（提交复印件），证实双方签订购买锅炉的合同，合同对结算方式以及违约责任做了相应的约定的事实。原告（反诉被告）质证如下：对该证据的真实性予以认可，该合同第15条有备注条款中载明相关的权利义务，说明被告中（反诉原告）应当具备相应的条件，原告（反诉被告）才应当发货，但被告（反诉原告）未具备条件，原告（反诉被告）就已经发货了。本院对此证据的真实性、关联性、合法性均予以确认。 证据2.工程经济签证一份三张（复印件）、建设工程造价咨询审核定案书一份（出示原件，提交复印件），证实在2016年4月20日，被告（反诉原告）已经对管道进行改造，且已改造完毕的事实.工程经济签证可以证实改造的内容。原告（反诉被告）质证后对该证据的真实性、合法性、关联性不予认可，根据该建设工程造价咨询审核定案书载明内容，施工时间在2015年9月20日，竣工日期在2015年年底。工程经济签证都是在2016年4月20日完成的，且均为复印件，因为锅炉基础和泵房基座，分机平面图和室外暖气部分、暖气检查井等工程，不可能都在同一天完成，原告（反诉被告）提交的新安装锅炉办理运行手续的函是原件，且是真实情况的反应，所以应当是以原告（反诉被告）提交的原件来说明情况，不应当是被告提交的3份工程经济签证的复印件来说明情况。本院对此证据的真实性予以确认，但对其证明的问题不予确认。因被告给原告出具的二份新安装锅炉办理运行手续的函说明了当时真实情况。本院对此证据的真实性予以确认，但对其证明的问题不予确认。 证据3.电管所出具的证明一份、电费收款收据一份（出示原件，提交复印件），证实在2016年11月10日前，变压器增容已经完成的事实。原告（反诉被告）质证后对证据的真实性、合法性、关联性均予以认可。变压器与锅炉有关，载明的内容在2016年11月10日，被告（反诉原告）安装的锅炉的配电设施是在2016年11月10日才全部改造完毕的，与原告（反诉被告）在本诉部分提交的证据相互印证。对电费的收款收据的真实性予以认可，被告（反诉原告）于2016年11月15日交付电费。本院对此证据的真实性予以确认，但对其证明的问题不予确认。 证据4.2018号11号伊犁哈萨克自治州塔城地区办公室文件一份（提交复印件），证实塔城地区对10吨以下锅炉要求在2019年6月底之前应当淘汰，但如果安装上的可以继续使用的事实。原告（反诉被告）质证后对证据的真实性予以认可，但对其证明问题不予认可，因为这份文件是2018年下发的，对锅炉的淘汰和改造从2017年就开始了，到2021年应当全部结束。本院对此证据的真实性予以确认，但对其证明的问题不予确认。 经原告（反诉被告）、被告（反诉原告）举证、质证，本院认证，审理查明以下事实：2015年9月22日，原、被告就买卖及安装锅炉及辅机签订工业品买卖合同，合同总价款250000元，其中设备款180000元，安装运输验收费70000元，合同备注：2015年10月20日交工，因土建造成原因没有完工，安装日期顺延。合同第九条结算方式、时间及地点约定：合同订立后付合同总价的30%，货到付总价的40%，安装完毕经塔城地区特检所验收合格付总价的20%，质保期满后付总价的10%。合同签订后，原告依约组织人员生产并安装该锅炉，后经原告多次催要货款，被告于2015年9月30日支付75000元，于2015年10月26日支付105000元，共计支付货款180000元。原告在2015年秋季施工完毕，因当时被告水电设施没有到位，不具备验收条件。2016年因部分管道没有改造到位，锅炉不能运行。2017年年底，通过多方协助，被告各项水电设施全部到位，具备运行条件，被告给原告发函，要求原告办理运行验收手续。但2017年10月12日，新疆维吾尔自治区质量技术监督局下发新质监办监（2017）28号文件，被告买卖的锅炉达到了应当被淘汰的条件，不能使用了，除非改造后才能使用。2018年因国家环保要求，合同中的锅炉已经属于国家禁止使用和应当淘汰的锅炉，所以无法办理锅炉相应的检验手续。原告不能办理锅炉验收手续。剩余货款70000元经原告多次索要，被告至今未付，故原告诉至法院。 本院认为，当事人对合同的效力可以约定附条件，附条件的合同，自条件成就时生效。当事人为了自己的利益不正当地阻止条件成就时，视为条件已成就。不正当促成条件成就的，视为条件不成就。本案中，合同中约定，原告将锅炉安装完毕经特检所验收合格付总价的20%，质保期满后付总价的10%。但本案中原告将锅炉安装完毕后，被告的水电设施没有到位，锅炉不具备运行条件，所以不具备验收条件。至2017年年底，通过多方协助，被告各项水电设施全部到位，被告给原告发函，要求原告办理运行验收手续,但因国家环保要求，被告购买的锅炉已经属于国家禁止使用和应当淘汰的锅炉，所以无法办理锅炉相应的检验手续。不能办理锅炉验收手续，并不是原告的原因致使合同不能继续履行下去。被告的水、电、管道达不到锅炉运行条件，阻止了合同中付款条件成就，视为条件已成就。故原告要求被告支付货款70000元的诉讼请求予以支持。对原告要求赔偿损失7166元（从2018年1月1日至2019年9月30日,21个月月利率4.875‰）的诉讼请求，因该合同是因2017年底国家环保政策发生变化，该锅炉已被禁止使用，故该请求于法无据，本院不予支持。被告中（反诉原告）要求解除双方签订的《工业品买卖合同》的反诉请求，因合同中约定锅炉安装完毕后到特检所验收，是因被告的水、电、管道设施没有到位，无法验收，视为合同中约定的条件已成就，原告的义务已全部履行完毕，故被告（反诉原告）要求解除双方签订的《工业品买卖合同》，其理由不成立，本院不予支持。被告（反诉原告）的其他诉讼请求，其理由均不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十五条、第一百五十九条、第一百六十一条的规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）沙湾县良种繁育场于判决生效后十日内向原告（反诉被告）新疆西电昌峰锅炉有限责任公司支付货款70000元； 二、驳回原告（反诉被告）新疆西电昌峰锅炉有限责任公司的其他诉讼请求； 三、驳回被告（反诉原告）沙湾县良种繁育场的全部反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案本诉受理费865元，由原告（反诉被告）新疆西电昌峰锅炉有限责任公司负担50元，被告（反诉原告）沙湾县良种繁育场负担815元。本案反诉费用2338元，由被告（反诉原告）沙湾县良种繁育场负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院。 审判员  李艳丽 二〇二〇年六月二日 书记员  李亚青