上海市青浦区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0118民初19402号原告：上海红孩儿电子商务有限公司，住所地上海市青浦区崧泽大道********。法定代表人：佘云涛，执行董事。委托诉讼代理人：邵克勤，男，在上海红孩儿电子商务有限公司工作。委托诉讼代理人：倪迎佳，上海市锦天城律师事务所律师。被告：无锡王兴幕墙装饰工程有限公司，住所地江，住所地江苏省无锡市滨湖区高运路**v>法定代表人：王建峰，董事长。委托诉讼代理人：肖激，江苏行德律师事务所律师。原告上海红孩儿电子商务有限公司(以下简称红孩儿)与被告无锡王兴幕墙装饰工程有限公司(以下简称王兴幕墙)建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年10月16日立案后，依法适用简易程序。本案于2019年11月20日第一次公开开庭进行了审理，原告红孩儿委托诉讼代理人倪迎佳，被告王兴幕墙委托诉讼代理人肖激到庭参加诉讼。审理中，原告红孩儿申请司法鉴定，本院依法委托进行鉴定。本案于2020年5月9日第二次公开开庭进行了审理，原告红孩儿委托诉讼代理人邵克勤、倪迎佳，被告王兴幕墙委托诉讼代理人肖激到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告红孩儿向本院提出诉讼请求：1、判令被告王兴幕墙赔偿延期完工违约金人民(以下币种均为人民币)51万元(按3,000元/天计算170天，应完工日2017年5月21日，实际完工日为2017年11月27日)；2、判令被告王兴幕墙修复崧泽大道6055号新建厂房外装饰工程质量问题；3、诉讼费由被告王兴幕墙承担。事实与理由：原、被告于2016年11月2日签订《新建厂房(红孩儿电子商务运营基地)外装饰工程合同》,约定原告红孩儿将其电子商务运营基地的新建厂房外装饰工程发包给被告王兴幕墙，合同约定承包范围、总价款及违约责任。2016年11月28日双方确定开工日期为2016年11月28日,2017年4月28日完工。嗣后,经双方确认工期进度安排在2017年4月3日至2017年5月21日,然而被告王兴幕墙又将工期拖延至2017年5月10日至2017年7月15日完成,实际至2017年11月27日完工,延期竣工190天,扣除20天,违约天数为170天,根据合同约定应承担的延期竣工违约金。工程竣工后,原告红孩儿在使用过程中发现多处质量问题,如雨棚漏水、门弹簧安装空隙、玻璃自行爆裂等,经原告红孩儿多次催告被告王兴幕墙仍未履行修复义务，为此，原告红孩儿诉至法院作如上诉请。被告王兴幕墙辩称：请求驳回原告红孩儿的诉讼请求。1、不存在原告红孩儿所陈述的延期完工的情形，其延期完工违约金主张不能成立。2、不认同原告红孩儿诉称的工程存在质量问题，有关玻璃自爆等问题系质保范畴，被告王兴幕墙已按照原告红孩儿的要求就有关问题进行了修复。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2016年11月2日，红孩儿(发包人)与王兴幕墙(承包人)签订《新建厂房(红孩儿电子商务运营基地)外装饰工程合同》，约定由承包人包工包料为发包人位于青浦区崧泽大道6055号红孩儿新建厂房外装饰工程施工；合同暂定总价款760万元。合同专用条款第13“工期延误”规定：双方约定工期顺延的其他情况：须符合“通用条款”中允许工期顺延的条件，并均须经监理核定和发包人批准方可计算顺延天数，双方约定施工工期应如期完成，如承包人未按约定工期完成，在延期20天内发包人不追究承包人违约责任，如工期延期20天以上，自延期第21天起，承包人每延期一天应向发包人支付违约金3,000元(天)。合同通用条款第13条对工期延误做了具体规定，合同亦对其他内容进行了约定。2016年11月30日，王兴幕墙工作人员王雷向红孩儿发送《红孩儿电子商务运营基地外装饰总进度计划》，工程开始时间为2016年11月28日，承包人保证除天气等不可抗拒原因导致必须停工顺延工期外(需办理签证)，所有工程必须在2017年4月28日完工。该进度计划由红孩儿与王兴幕墙共同盖章确认。此后，红孩儿与王兴幕墙之间就进度计划多次往来函件磋商调整计划时间。2017年5月10日，王兴幕墙向红孩儿致送了《关于红孩儿电子商务基地门窗、幕墙项目履约情况汇报》，分别对“安装质量”和“工程进度”、“解决方案”进行了问题原因分析及整改计划阐述，并承诺“预计2017年6月30日完成所有大面工作”。2017年5月11日，红孩儿公司书面回复：根据原定进度计划在2017年4月30日竣工，现整个工程进度预估要延期2个月，虽然红孩儿在铝板、格栅色板确认中耽搁了几天，再有天气下雨影响施工的因素，但不至于工期要延期2个月时间。针对工程延期事实，还望王兴幕墙引起重视，分析工程延期的内部原因，寻找出工程管理中的薄弱环节和人为因素，杜绝再出现工程延期现象；请王兴幕墙对这次递交的整改措施和工程竣工完成日期，应落实责任人予以红孩儿工程跟踪实施，对工程竣工完成日期应做出经济责任的承诺，如再发生工期延期红孩儿根据合同条款加倍追究工程延期违约金。2017年6月至7月期间，王兴幕墙施工的1#、2#铝合金玻璃门窗、铝板等分批报验合格；但2017年8月23日至2017年9月8日期间，红孩儿拍摄照片显示尚有工程外立面部分幕墙未安装。2017年11月27日，王兴幕墙向红孩儿致送《工作联系单》，表示涉案外装饰工程，王兴幕墙根据合同及设计要求已完成工程设计文件和合同约定的全部内容，经自查符合规范规定，现请红孩儿在本月组织监理竣工验收。1#楼、2#楼底层大门，王兴幕墙已把底层大门及安装材料全部发至现场，由于红孩儿现场施工材料要进出，要求暂时不安装，王兴幕墙把大门材料码放整齐堆放一处，请红孩儿接受保管，王兴幕墙等待通知再安装。2017年12月5日，红孩儿新建厂房项目整体竣工验收通过。另查明,王兴幕墙实际于2016年12月15日开工进场。2017年4月6日，王兴幕墙发送WX004《工作联系单》：(1)根据原进度计划在2月21日开始要安装女儿墙铝板及腰线铝板，由于贵司对原封样确认过的格栅及腰线铝板颜色要求变更，贵司在2月12日确认好颜色，现场无法按原计划施工安装，导致工期滞后10天；(2)原计划在3月4日开始安装阳台吊顶铝板，贵司在3月3日发联系单确认(木纹替代色)，我司无法按原计划下单采购，导致滞后10天；(3)原计划在3月6日开始打胶，由于贵司要求胶水与铝板要同色系，胶水需要重新调色，贵司在3月17日发联系单确认，导致滞后10天；(4)3月份雨水比较多，下雨天不能正常施工安装，合计雨天为7天。对此，红孩儿反馈表示：第(1)、(2)、(4)情况属实，第(3)条不作为延误工期条件。2017年5月15日，王兴幕墙发送WX170515《工作联系单》：由于4月份雨水比较多，连续雨天比较多，雨天导致外立面无法正常施工安装，实际4月份雨天合计8天，工期相应顺延。红孩儿签收后未予反馈。王兴幕墙另有多份工作联系单致送红孩儿，但联系单中并未载明要求工期顺延。又查明，审理中依据红孩儿申请，本院就施工质量问题依法委托上海源正科技有限责任公司进行司法鉴定。上海源正科技有限责任公司出具源正司鉴[2020]建鉴字第005号《鉴定意见书》，载明：经鉴定，上海市青浦区崧泽大道6055号新建厂房外装饰工程存在下列质量问题：1、1#楼2层雨篷铝板普遍存在积水问题，系铝板平整度不符合规范要求所致；2、1#楼1层及2#楼1层共3个门框顶部型材开孔后未收口，系局部未完工；3、1#楼2层雨篷局部渗漏水问题，系雨篷南侧排水槽内侧局部硅胶填嵌不密实、局部板材间可见缝隙所致；4、1#楼2层雨篷排水槽普遍板存在积水问题，系散水坡度设置不正确所致；5、1#楼2层雨篷拉杆局部锈蚀，系施工处理不当所致。针对上述问题，上海源正科技有限责任公司出具了相应的《修复建议》。为此司法鉴定，红孩儿支付司法鉴定费72,000元。再查明，本院(2019)沪0118民初1132号民事判决书判令红孩儿支付王兴幕墙工程款1,872,461元及逾期付款利息(以1,872,461元为本金，以中国人民银行同期贷款利率为标准，自2019年8月16日起计算至实际付款之日止)。第二次庭审中，原告红孩儿变更诉讼请求并申请要求对修复方案进行司法审价。且，红孩儿与王兴幕墙一致确认：王兴幕墙提供保函的银行已向红孩儿兑付质量保证金429,123.05元。对此，被告王兴幕墙表示：如存在质量问题，王兴幕墙愿意进行修复，不同意进行费用的审价与赔偿。根据庭审查明的事实，本院认为，红孩儿与王兴幕墙签订的《新建厂房(红孩儿电子商务运营基地)外装饰工程合同》是双方当事人在平等自愿基础上签订，系当事人真实意思表示，未违反法律法规禁止性规定，依法应被确认为合法有效，当事人均应按约履行各自义务。现经司法鉴定，王兴幕墙施工的工程存在质量问题，王兴幕墙依法依约均应当承担实际修复的第一义务。在可修复的情况下，红孩儿直接要求进行费用审价、费用赔偿，本院不予准许。根据双方函件及工作联系单往来可见：双方原定在2017年4月28日前完工，此后因故多次欲调整完工日期。2017年5月10日前，王兴幕墙曾就业主变更、胶水、雨天等问题向红孩儿申请顺延工期37天，红孩儿同意顺延27天。2017年5月10日，王兴幕墙向红孩儿致送《情况汇报》明确2017年6月30日前完成所有大面工作，对此红孩儿未予反对并要求王兴幕墙落实责任人予以红孩儿工程跟踪实施、再次逾期加倍追究违约责任等。2017年5月15日王兴幕墙以工作联系单方式申请因4月雨天顺延工期8天。此后未有联系单明确表示要求工期顺延。至2017年11月27日，王兴幕墙书面致函表示完工并自查合格，申请监理竣工验收。综上可见，在考虑各种业主变更、天气因素影响后，双方在2017年5月11日已将应完工日重新确定为2017年6月30日。在此之后，王兴幕墙除有一次申请4月雨季顺延8天外，并无其他证据证明过提出过工期顺延并经得了红孩儿之审核同意。2017年11月27日，王兴幕墙自认施工完工并申请组织竣工验收，本院以2017年11月27日确定为王兴幕墙之实际完工日。据此，结合双方合同专用条款第13条之约定，本院酌情确定王兴幕墙应承担逾期竣工违约金为360,000元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、被告无锡王兴幕墙装饰工程有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告上海红孩儿电子商务有限公司逾期完工违约金人民币360,000元；二、被告无锡王兴幕墙装饰工程有限公司应于本判决生效之日起十日内按源正司鉴[2020]建鉴字第005号《鉴定意见书》所列修复建议修复原告上海红孩儿电子商务有限公司位于青浦区崧泽大道6055号房屋。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费人民币8,900元，减半收取人民币4,450元，司法鉴定费人民币72,000元，均由被告无锡王兴幕墙装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审判员  徐冬梅二〇二〇年六月二十三日书记员  朱 静附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。