新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院民 事 判 决 书（2020）新0106民初1311号 原告（反诉被告）：乌鲁木齐金地永固建材有限公司，住所地新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路**SOHO新时代**房。法定代表人：徐朝霞，该公司总经理。委托诉讼代理人：张朋朋，北京华泰(乌鲁木齐)律师事务所律师。被告（反诉原告）：新疆七星建设科技股份有限公司，住所地新疆，住所地新疆乌鲁木齐经济技术开发区万寿山街******>法定代表人：许宗国，该公司董事长。委托诉讼代理人：王丽，女，该公司员工。委托诉讼代理人：张庆林，男，该公司员工。原告（反诉被告）乌鲁木齐金地永固建材有限公司（以下简称金地永固公司）与被告（反诉原告）新疆七星建设科技股份有限公司（以下简称七星公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月26日立案后，依法适用普通程序，于2020年6月26日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）金地永固公司委托诉讼代理人张朋朋，被告（反诉原告）七星公司委托诉讼代理人王丽、张庆林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）金地永固公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付货款246100元；2、判令被告支付违约金15596.59元（246100×4.875‰×13个月），以上合计261696.59元。事实与理由：2018年8月，金地永固公司与七星公司签订《运动木地板及塑胶地板买卖合同》1份，约定，七星公司向金地永固公司购买木地板及塑胶地板，合同价款为346100元（包含安装费），金地永固公司依约按时将地板材料送至七星公司指定地点，并在2018年9月进行了安装，后七星公司投入使用。截至目前，七星公司仅支付了10万元的货款，剩余货款迟迟推脱支付。为此诉至法院。被告（反诉原告）七星公司辩称，金地永固公司的篮球馆划线与图纸不符，不同意金地永固公司的诉求。并提出反诉请求：1、判令反诉被告支付整改费用30000元；2、判令反诉被告支付违约金69220元，以上合计99220元。事实与理由：2018年8月，金地永固公司与七星公司签订《运动木地板及塑胶地板买卖合同》1分，约定，七星公司向金地永固公司购买木地板及塑胶地板，合同价款为346100元（包含安装费），按照合同约定金地永固公司将地板材料运送至指定地点。但是金地永固公司现场工作人员不按照图纸施工，导致操场划线不符合设计要求，且拒不整改。为工程按期交工及学生上课的迫切需求，七星公司被迫将整改事项委托给第三方，由此整改产生30000元的整改费用。根据双方签订的《运动木地板及塑胶地板买卖合同》第11条中第8款规定，如乙方所供货物不符合约定或一切违反本合同约定行为均视为乙方违约，由乙方承担合同总价款20%的违约金。经审理查明，2018年8月，原告金地永固公司（供方、乙方）与被告七星公司（需方、甲方）签订《运动木地板及塑胶地板买卖合同》1份，约定甲方向乙方购买用于乌鲁木齐市第47中项目的运动木地板及塑胶地板；双方以表格形式列明了产品名称、型号规格、单位、数量、单价、金额等；合计金额346100元（叁拾肆万陆仟壹佰元整），工作量暂定以实际完成工作量结算为准，同时也是本合同的最高限量，如有增量，需另签补充协议后增量方可生效。1、运动木地板做法由顶至底依次为：a、面层22厚枫桦硬木地板（原木色）；b、1.5厚橡胶减震防潮垫；c、18厚全松木工板（背面刷防腐漆）；d、双层50*40松木龙骨，中距400，木材表面均刷防腐漆。单价含墙面作120高配套贴脚线及运动场划线工作。2、塑胶地板工程做法：4.5厚业主选定颜色、品种的塑胶地板（含粘贴、焊缝、划线）；3、厚自流平地面；单价含墙面作120高配套踢脚线及各种辅材。还包括两种不同材质地面拼缝的收边收口工作。以上做法含所有材料费、人工费、利润及向甲方开具16%增值税专用发票的费用等各项费用。按地面水平投影面积计算，贴脚线不单算面积。产品遵循的质量技术标准及分层做法：面板为A级优等品。质量要求、技术标准执行国家及行业标准、规范。质量保证：质量保证期为贰年，在质量期内出现质量问题，乙方负责免费修复。交货施工地点：乌鲁木齐第47中学施工现场。结算方式和期限：合同签订后甲方向乙方支付合同总额10%的定金，乙方全部施工完成并经现场监理验收合格后报进度款，此笔进度款到账后，甲方向乙方支付到合同总价的80%的进度款，待工程经质检站竣工验收后2个月内付清尾款。甲方以乙方出具的合法、真实的增值税专用发票（税率16%）作为每笔货款支付凭据之一。双方同意，乙方应当提交签有甲方项目经理、技术负责人、财务人员、材料员四方共同签字的凭证作为结算的依据。甲方根据上述凭证与乙方进行结算。乙方同意，乙方提交的凭证如果不符合上述要求，甲方有权拒绝与乙方结算。工期要求：乙方需准备足够劳动力，按甲方通知要求进场施工，施工周期为10天。送货单据是指证明甲方收到货物的单据，该单据必须有甲方该项目的项目经理、财务人员、材料员、技术负责人私人均签字确认，方可作为结算和支付依据，方可认为该送货单据记载的货物为本合同项下货物。否则，双方均认可该货物不是甲方购买，甲方也有权不予结算和支付该批货物的货款，乙方无权请求甲方结算和支付货款。如果甲方为在约定期限内支付货款，则按照违约部分的银行同期利率向乙方支付违约金。2018年10月5日金地永固公司开始安装，2018年10月16日金地永固公司安装、划线结束（第一次质证时七星公司认可上述施工时间，开庭时否认，但对其陈述未提供证据）。2019年4月，该施工场地安装篮球架时，发现篮球馆划线位置与图纸设计位置不符，偏差约615毫米导致无法安装篮球架。2019年6月6日七星公司向金地永固公司致函1份，载明，…金地永固公司向七星公司交付的工程不符合双方的约定，篮球馆划线位置与图纸设计位置不符，偏差约615毫米，因位置偏移导致无法安装篮球架，要求金地永固公司于2019年6月10日进行整改，并经七星公司验收合格；若金地永固公司逾期不整改，七星公司有权委托第三方进行整改，由此产生的费用七星公司有权向金地永固公司追偿或从七星公司应向金地永固公司支付的价款中扣除…。2019年6月12日，金地永固公司向七星公司出具《关于第47中学篮球馆运动木地板划线说明》函1份，载明，…金地永固公司于2018年10月在第47中学施工运动木地板，施工区域为七星公司现场预留区域，面板施工完毕后需要进行篮球场地划线施工，因项目部未给予金地永固公司施工图纸，金地永固公司现场负责人刘亚江专门因此事去项目办公室询问技术负责人员翟工，翟工表示这事需要跟学校再做确认，确认后告知金地永固公司，自金地永固公司刘亚江询问划线之事两天后，翟工电话通知刘亚江，场地居中划篮球场地线，篮球场的尺寸按照国家标准尺寸执行……金地永固公司的工人进场施工，自始至终都没有见到图纸，只有项目负责人及技术员现场口头交代和每天检查工作，按照他们指示施工；所有木地板划线，都需要现场负责人告诉金地永固公司把线划在哪里，工人是不可能私自划线的；项目负责人和项目技术人员每天都在检查和监督指导金地永固公司的工人施工，关键技术都是请示确认后才施工，这是项目施工常识，工人不可能擅自做主，即使有擅自做主情况，项目负责人也会及时制止的，不制止即视为认可…。庭审中双方均认可，金地永固公司完成的《运动木地板及塑胶地板买卖合同》篮球训练馆运动木地板体系770.5平方米、塑胶地板303平方米。按照七星公司提供的《运动木地板及塑胶地板买卖合同》中原告方2018年8月8日最后修改后的价格认定价款323090元（770.5平方米×380元／每平方米+303平方米×100／每平方米）。被告已付10万元，剩余223090元至今未付。庭审中七星公司提供其与第三人签订的《47中学篮球馆划线擦拭及重划分包合同》及付款凭证，用以证明因金地永固公司篮球场划线与图纸不符，七星公司重新划线产生的整改费用。金地永固公司对此不予认可，认为七星公司未向其交付图纸。金地永固公司是在七星公司工地技术人员翟工的指示和监督下是完成的划线，与图纸不符重新划线产生的损失应由七星公司自行承担。上述事实由原、被告陈述，原告提供的《运动木地板及塑胶地板买卖合同》、函，被告提供的《运动木地板及塑胶地板买卖合同》、函、公证书、《47中学篮球馆划线擦拭及重划分包合同》、付款凭证及本案庭审笔录存卷为证。本院认为，原、被告签订的《运动木地板及塑胶地板买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，合法有效。双方当事人均应当按照约定履行自己的义务，否则将承担相应的违约责任。本案中，原告完成《运动木地板及塑胶地板买卖合同》中篮球训练馆运动木地板体系及塑胶地板工作后。被告未按约支付合同款项，其行为构成违约。故原告要求被告支付合同款项246000元，应以庭审查明的223090元为准。原告要求被告支付违约金15596.59元，其按利息标准计算损失，符合法律规定，本院予以支持。但其计算标准有误，应以庭审查明的为准，2018年11月1日至2019年8月19日，本院参照中国人民银行同期贷款利率4.35%年息计算，即7736.94元（223090元×4.35%年息÷365天×291天）；2019年8月20日至2019年11月30日，本院参照全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率4.25%年息计算，即2649.58元（223090元×4.25%年息÷365天×102天）。上述违约金损失共计为10386.52元。被告提出原告在篮球场的划线与图纸不符，要求原告进行整改。原告不同意，认为被告未向原告交付图纸，原告的划线是在被告的现场指导下完成的。经查，被告未向本院递交其向原告交付篮球场图纸的证据。被告辩称原告是专业篮球场划线资质的企业，原告不予认可。被告对其陈述提供证据，故被告以原告篮球场划线与图纸不符，不同意支付剩余合同款的辩解意见本院不予采纳。同时被告反诉要求原告支付因篮球架划线与图纸不符重新划线产生的整改费30000元及违约金69220元，亦不符合法律规定，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，判决如下：一、被告（反诉原告）新疆七星建设科技股份有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告（反诉被告）乌鲁木齐金地永固建材有限公司剩余合同款223090元；二、被告（反诉原告）新疆七星建设科技股份有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告（反诉被告）乌鲁木齐金地永固建材有限公司违约金10386.52元；三、驳回被告（反诉原告）新疆七星建设科技股份有限公司要求原告（反诉被告）乌鲁木齐金地永固建材有限公司支付整改费30000元的诉讼请求；四、驳回被告（反诉原告）新疆七星建设科技股份有限公司要求原告（反诉被告）乌鲁木齐金地永固建材有限公司支付违约金69220元的诉讼请求；上述被告（反诉原告）新疆七星建设科技股份有限公司给付款项合计233476.52元，逾期则按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉诉讼标的261696.59元，本诉给付标的233476.52元，占本诉诉讼标的89.22%，本诉案件受理费5225.45元，（金地永固公司已预交2612.72元，应补交2612.73元），由七星公司负担4662.15元，由金地永固公司负担563.3元；本案反诉诉讼标的99220元，反诉案件受理费1140.25元（七星公司已预交），由七星公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审  判  长   韩 珊人民 陪 审员   王 荣人民 陪 审员   尹聚红二 〇 二 〇 年 六 月 三 十 日书  记  员   赵双楠