浙江省杭州市江干区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0104民初8098号 原告宁波市海曙简诚建筑装饰工程有限公司，住所地浙江省宁波市海曙区环城西路南段95弄61-1号D-4室。 法定代表人杨希望。 委托代理人程燕波,浙江润杭律师事务所律师。 被告杭州艾丽娅医疗美容诊所有限公司，住所地浙江省杭州市江干区钱塘航空大厦203室。 法定代表人柳小会。 委托代理人林国文，浙江导司律师事务所律师。 原告宁波市海曙简诚建筑装饰工程有限公司（以下简称简诚公司）诉被告杭州艾丽娅医疗美容诊所有限公司（以下简称艾丽娅公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月23日立案受理，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告委托代理人程燕波、被告委托代理人林国文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告简诚公司诉称，2018年1月22日，原、被告签订《装修协议书》，约定原告替被告装修位于浙江省杭州市江干区钱塘航空大厦203室的美容院，协议约定装修价款为630000元。后在实际履行过程中就部分装修项目细节进行了变更，增加了83945元工程量。原合同约定的墙纸部分未实际装修，扣除48000元。现该美容院装修工程已交付被告实际使用一年有余，被告仅向原告支付装修款483500元，尚欠182445元未向原告支付。被告一直以资金紧张为理由拖延支付。故诉请： 1、判令被告支付装修款182445元，利息损失11723.36元（自2018年4月10日暂计至2019年8月10日，按同期同类贷款基准利率支付至实际支付之日止〉，两项合计194168.36元。 2、本案诉讼费由被告承担。 被告艾丽娅公司辩称，首先，涉案装修工程原告并没有完全施工完毕，未完成的各项施工内容实际需要扣除的造价达15万余元；第二点，原告在施工过程当中，因其施工质量以及进度缓慢的问题，迟迟没有向被告进行交付，正是该原因，导致原告有部分施工内容没有完成施工，实际上是被告自己在原告拒不完成后续施工任务，以及对存在施工质量不合格拒绝整改的情况下，自行接收进行后续施工，以及保留原告相应的还存在施工问题的施工内容部分；第三点，本案施工过程当中存在着严重的工程逾期，对于逾期的违约金，原被告是需要从整体造价当中扣除的；第四点，本项目是一个包干价，所有施工内容都应该由原告去完成。对于原告所主张的，这个增项部分是不存在的。其提供的变更联系单没有被告的任何公章和相应的负责人的签字，无法对被告产生相应的法律约束力；第五点，涉案合同的第6.1条已经约定，原告需要将所有的施工内容认真做到位，才可以要求结清应付的工程款，基于权利义务相一致的原则，本案中，原告存在着严重的工期逾期施工质量问题以及中途撤场、拒不整改等等违约行为情况下，被告当然是有权扣除应扣的款项，而事实上，被告已经支付了483500元，已经足够支付原告已完工部分的工程造价。 经审理本案事实认定如下： 2018年1月22日，艾丽娅公司(甲方)与简诚公司(乙方)签订《装修协议书》（附装修造价单），约定:乙方为甲方装修位于杭州市江干区钱塘航空大厦203室，装修工程包工包料,包括水电工程、泥工工程、木工工程、油漆工程（详见装饰工程造价单），防盗窗、雨蓬、防盗门及工程造价单没有涉及到的地方由甲方自装。开工日期为2018年1月23日,竣工日期为2018年4月10日，装修工程价款为630000元。双方合同签订当天甲方交定金总款30%,工程款项费用分阶段支付:钢结构瓷砖水电前期基础工程完成后，甲方支付工程款项30%；橱柜主体墙面油漆做好，甲方支付工程款项20%；铺好地板装好房门，甲方支付工程款项18%；乙方全部安装到位，甲方验收合格后付尾款2%。双方对违约责任约定如下：1、双方协定工期以外乙方未按时完工每天按工程款的千分之一赔付甲方，在工程进度完成需付款时乙方通知甲方，甲方应在48小时内付于乙方相应的工程款，如甲方未按时付工程款，扰乱了工程进度，乙方后期不承担工期延迟责任；2、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失；3、甲乙双方合同即日签定，因甲方责任违约（签完合同未开工之前随时违约），定金不给予退还。因乙方原因违约即赔偿给甲方双倍的违约定金。 2018年5月16日，经时任甲方法定代表人董亚峰签字确认，乙方在实际装修过程中就部分装修项目细节进行变更，增加工程量部分款项合计83945元。简诚公司自认合同约定的墙纸部分未实际装修，按照合同附件扣除该部分造价装修款48000元，其余部分均已装修完工，艾丽娅公司已支付装修款483500元，尚欠装修款182445元未支付。艾丽娅公司接收案涉装修房屋后于2018年8月23日起对外经营。 上述事实，有原告提交的装修协议书及附件、航空大厦美容院装修部分项目细节变更表、微信聊天记录、微信头像及朋友圈首页及庭审中原、被告的陈述予以证明。 本院认为，简诚公司与艾丽娅公司之间的装饰装修合同关系合法有效，双方当事人应按约定履行自己的义务。艾丽娅公司主张简诚公司未完成装修施工及装修存在质量问题，需要扣除未完成部分的造价15万余元，已支付的483500元足够支付简诚公司已完工部分的工程造价，本院认为，艾丽娅公司自认已接收案涉装修房屋并实际对外经营，故艾丽娅公司再主张装修未完工及质量存在问题缺乏依据，该抗辩理由本院不予支持。简诚公司已完成合同约定的装修工程，艾丽娅公司未按约履行支付相应工程款的义务构成违约，简诚公司有权主张艾丽娅公司支付剩余装修款及逾期支付造成的利息损失。 关于艾丽娅公司主张工程存在逾期，逾期产生的违约金需要从整体造价中扣除，但艾丽娅公司既未提供工程逾期系因简诚公司违约导致的相应证据，也未明确具体违约金金额或计算标准，双方亦未就违约金抵扣工程造价进行约定，故该抗辩理由本院不予支持。 关于工程增量部分的认定，原告提出增量部分系合同履行期间被告法定代表人董亚峰签字确认并提出对《航空大厦美容院装修部分项目细节变更》中“熊飞”的签字系董亚峰所签作笔迹鉴定，本院依法通知被告提供笔迹鉴定样本并告知不予配合将作出不利于被告方认定的结果，但被告未按本院通知配合提供笔迹鉴定样本，故本院对原告所提工程增量部分予以确认。 因艾丽娅公司已向简诚公司支付合同约定装修款总额约80%的款项，根据双方合同约定，剩余款项的支付方式为简诚公司铺好地板装好房门，艾丽娅公司支付工程款项18%，简诚公司全部安装到位，艾丽娅公司验收合格后支付尾款2%，现简诚公司自愿以全部装修工程完工交付的时间作为剩余工程款支付的时间，但未提供具体交付时间的相应凭据，认为应以艾丽娅公司实际开始使用案涉房屋的时间作为支付剩余款项的时间认定，本院认为，本案虽然没有艾丽娅公司进行验收确认合格的相应材料，但艾丽娅公司接收案涉装修房屋后于2018年8月23日起实际对外经营的开始时间点，可视为验收合格的时间点，故艾丽娅公司应于2018年8月23日向简诚公司支付装修尾款，逾期未支付的，简诚公司有权主张相应的利息损失。结合合同约定的工程总价、工程增量部分、被告已实际支付的装修款项及被告应支付尾款的时间，原告主张被告支付装修款182445元及利息损失7760元，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告杭州艾丽娅医疗美容诊所有限公司向原告宁波市海曙简诚建筑装饰工程有限公司支付装修款人民币182445元及利息损失人民币7760元（利息损失暂计算至2019年8月10日,此后以未支付装修款为基数,自2019年8月11日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算,自2019年8月20日起至装修款实际付清之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）； 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 二、驳回原告宁波市海曙简诚建筑装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费人民币2091.5元，由被告杭州艾丽娅医疗美容诊所有限公司负担人民币2052元，由原告宁波市海曙简诚建筑装饰工程有限公司负担人民币39.5元。 原告宁波市海曙简诚建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费。被告杭州艾丽娅医疗美容诊所有限公司于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的案件受理费。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向浙江省杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费；对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在上诉期满后七日内未交纳的，按自动撤回上诉处理。 审判员  王**辰 二〇二〇年六月八日 书记员  金 鑫