河北省石家庄市桥西区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)冀0104民初2280号 原告：史禄珍，女，1939年10月15日出生，汉族，住石家庄市桥**。 委托诉讼代理人：杨新建。 被告：河北佳兴房地产开发有限公司，住所地：石家庄市桥**平安南大街**。 法定代表人：叶华中，该公司董事长。 委托诉讼代理人：康阿宁。 原告史禄珍与被告河北佳兴房地产开发有限公司（以下简称佳兴公司）房屋拆迁安置补偿合同纠纷一案，本院于2020年4月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告史禄珍之委托诉讼代理人杨新建，被告佳兴公司之委托诉讼代理人康阿宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告史禄珍向本院提出诉讼请求：一、请求判令被告支付原告2012年1月至2013年10月期间的超期过渡费32875元及利息（利息自2013年10月起至实际支付止按6%计算），并支付自2013年11月起至实际交房止超期过渡费（至起诉时暂计189360元）及利息（超期过渡费每月以52.6平方米为基数，每月50元/平方米标准计算2630元/月，利息以每月过渡费为基数至实际支付止按6%计算），总计暂222235元。二、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2008年10月29日，原告丈夫赵建春作为乙方与被告签订《城市房屋拆迁产权调换协议书》（以下简称协议书）。协议书对被拆迁房屋坐落、建筑面积、产权调换房屋坐落及建筑面积、过渡方式、过渡期均有约定。同时约定对超期过渡的按《石家庄市城市房屋拆迁管理实施办法》有关规定执行。乙方依约履行了合同的全部义务。但时至今日，被告仍未向原告交付协议书约定的产权调换房屋，且在支付部分超期过渡费后，不再支付。根据石家庄市人民政府的相关规定，临时安置费按每月25元/平方米执行。同时《办法》第五十条第一款规定：因拆迁人的责任延长过渡期限的，按下列规定执行“（一）对自行过渡的被拆迁人或房屋承租人，应当自逾期之月起，以规定标准为基数，增加临时安置补助费；1、逾期满6个月以内的增加25%；2、逾期满6个月不满12个月的增加50%；3、逾期满12个月不满24个月的增加75%；4、逾期满24个月以上的增加100%。”。被告的违约行为导致原告至今居无定所，给原告生活造成巨大不便。赵建春于2016年2月13日去世，其他继承人均同意放弃赵建春遗产份额，其遗产由原告一人继承。为维护自己的合法权益，特诉至法院。庭审中，原告增加诉讼请求，要求被告支付自2012年1月1日至2020年5月11日的超期过渡费239373.5元及利息。 河北佳兴房地产开发有限公司辩称，对史禄珍案原告诉状中原来主张的截止到2019年12月31日止的过渡费金额222235元没有异议，每个月增加2630元（计算方式：52.60平米乘50元每月每平米），四个月是10520元，截止至2020年4月30日过渡费应为232755元，对利息不认可，系重复主张，超期过渡费即是对超期交房的惩罚措施，利息不应当支持。迟延交房的主要责任在政府，并非完全是被告的原因，原告要求被告承担所有超期过渡费，不符合合同约定的增加临时过渡费的条件，显失公平。《协议书》第六条约定，超期过渡的按《办法》有关规定执行。《办法》第五十条规定，拆迁人不得擅自延长过渡期限，因拆迁人的责任延长过渡期限的，按照规定增加临时过渡费。水木大兴项目自2010年开工以来，2012年主体房屋就已全部建成，只因政府拉郎配失败，导致水、电、暖、排污等市政管网等配套设施无法建设，致使原告迟迟不能交房。具体原因如下：根据2016年5月19日，中国共产党石家庄市桥西区委员会出具西呈［2016］10号《中共石家庄市桥西区委、石家庄市桥西区人民政府关于推进水木大兴项目建设、从根本上解决信访难题的紧急报告》，第三页显示现在的主要问题出现在该项目二期工程的规划与审批上，主要责任在政府一方。2009年10月16日，石家庄市城乡规划局向被告颁发建设用地规划许可证（编号为：：地字第130100200900125，建设规模总建筑面积为127031平方米。2009年10月21日，石家庄市城乡规划局向被告只颁发了部分建设工程规划许可证（编号为：建字第管130100200900282号），建设规模为65744.3平方米（含地下面积6860.1平方米）。直到2018年12月16日，石家庄市城乡规划局向被告颁发建设工程规划许可证（编号为：建字第建管130100201809013号），建设规模显示总建筑面积为47443.23平方米（含地下面积20476.11平方米）。因为政府的拉郎配失败，导致前后两个规划许可证相差九年之久，由于规划未完善审批，导致规划市政配套手续无法办理，直到2017年7月4日在石家庄市桥西区手续的函，2017年7月15日同时给国有电网石家庄公司和市水务集团出具办理正式供电和供水手续的函后，市规划局才同意水木大兴项目进行水、电、暖、气等市政配套工程开始前期设计，致使水木大兴项目早已于2012年建成的项目，因水、电、暖、排污等市政管网等配套设施无法建设，无法竣工验收，以至于迟迟不能给回迁户交房。本案中水木大兴项目回迁居民长期无法按期回迁的原因并非被告原因导致，因政府原因发生情势变更，不可归责于双方当事人，如继续按照原合同履行，被告需要付出高昂的代价，其结果与订立合同时的目的相违背，必然导致对被告显失公平的结果，超期过渡费不应全部由被告来承担。 本院经审理认定事实如下，2008年10月29日，赵建春作为被拆迁人（乙方）与被告佳兴公司作为拆迁人（甲方）、石家庄市东房城市房屋拆迁有限公司作为拆迁实施单位（丁方）签订《城市房屋拆迁产权调换协议书》，约定：乙方被拆迁房屋坐落于石家庄市桥东区，房屋性质私有，用途住宅，建筑面积52.60平方米；乙方选择产权调换，产权调换房屋的坐落位置为水木大兴4-1-604，建筑面积为86.18平方米；乙方应支付甲方产权调换差价款；采取自行过渡方式的，临时安置补助费每月按被拆迁房屋建筑面积15元／平方米计算，过渡起始时间以交房单为准，共计36个月，首次计发18个月，计14202元，以后每6个月发放一次，超期过渡的按《办法》有关规定执行。原告于2008年11月11日交付被拆除房屋。被告称自2012年1月1日至2020年4月30日止的过渡费金额应为232755元，原告对此不持异议。原告同意暂主张过渡费自2012年1月1日起至2020年4月30日的逾期安置补助费。 2011年12月30日石家庄市人民政府办公厅发布《关于石家庄市市区国有土地上住宅房屋征收搬迁费、临时安置费标准》，规定临时安置费标准按被征收房屋建筑面积，每平方米每月25元执行，本标准实施前已经取得《房屋拆迁许可证》的拆迁项目，临时安置补助费自本标准发布之日起按每平方米每月25元执行。 再查明，赵建春与史禄珍系原配夫妻关系，婚后共同生育子女两人，长子赵立、长女赵静。赵建春于2016年2月13日去世。赵建春去世后史禄珍未再婚。赵建春的父母均先于赵建春去世。赵立、赵静明确表示放弃赵建春的遗产份额。 以上事实，有原被告陈述、城市房屋拆迁产权调换协议书、结算单、收据、存折、说明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，赵建春与被告佳兴公司签订的《城市房屋拆迁产权调换协议书》系当事人真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，应认定有效。根据我国《继承法》的有关规定，赵建春去世后，原告史禄珍作为法定继承人，享有涉案房产拆迁的相关权利，双方应按照协议约定全面履行义务。协议约定采取自行过渡方式的，临时安置补助费每月按被拆迁房屋建筑面积15元/㎡计算，过渡起始时间以交房单为准，共计36个月，即2008年11月11日至2011年11月10日，超期过渡的按《办法》有关规定执行。现被告未按照约定交付房屋，过渡期限超过补偿安置协议约定期限，应按《办法》有关规定自逾期之月起，以规定标准为基数，增加临时安置费。2011年12月30日石家庄市人民政府办公厅发布《关于石家庄市市区国有土地上住宅房屋征收搬迁费、临时安置费标准》，规定临时安置费标准按被征收房屋建筑面积每平方米每月25元执行。根据《石家庄市城市房屋拆迁管理实施办法》第五十条第一款规定，因拆迁人的责任延长过渡期限的，按下列规定执行：（一）对自行过渡的被拆迁人或房屋承租人，应当自逾期之月起，以规定标准为基数，增加临时安置补助费：1、逾期6个月以内的增加25%；2、逾期满6个月不满12个月的增加50%；3、逾期满12个月不满24个月的增加75%；4、逾期满24个月以上的增加100%。被告应按照以上规定以原告被拆迁房屋建筑面积52.60平方米为基数，每月25元／平方米标准计算给付原告相应的超期过渡临时安置费。被告认可自2012年1月1日起至2019年12月25日（起诉日）止的过渡费为222235元。并认可每月每平方米2630元的计算方式。原告认可被告计算的该过渡费金额并同意暂主张自2012年1月1日至2020年4月30日止。故被告应当向原告给付2012年1月1日起至2020年4月30日止的超期过渡的临时安置补助费232755元。原告不能明确具体的交房日期，故其要求被告支付自2019年11月1日起至实际交房之日止的过渡费主张，本院不予支持。原告主张过渡费的利息，无法律依据，双方亦未进行书面约定，本院亦不予支持。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国继承法》第二条、第三条之规定，判决如下： 一、被告河北佳兴房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告史禄珍超期过渡临时安置费232755元（自2012年1月1日起至2020年4月30日止，依照《石家庄市城市房屋拆迁管理实施办法》的规定，以原告被拆迁房屋建筑面积52.60平方米为基数，以每月25元／平方米标准为依据计算）； 二、驳回原告史禄珍的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4890元，因适用简易程序减半收取为2445元，由被告河北佳兴房地产开发有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。并于上诉期届满之日起七日内预交上诉费（收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号：62×××47，开户行：河北银行华兴支行）逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审判员 姜 蕾 二〇二〇年六月十八日 书记员 丁云鹏