河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0191民初406号 原告：西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司，住所地陕西省西安市经开区闫良园，统一社会信用代码：91610000709900284E。 法定代表人：周伟，该公司董事长。 委托诉讼代理人：尤跃龙，河北九之律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王纲，该公司经理。 被告：河北海鼎房地产开发有限公司，住所地河北省石家庄高新区湘江道319号B座3层，统一社会信用代码：91130101087288261P。 法定代表人：杨昭，该公司总经理。 委托诉讼代理人：尚辉，该公司员工。 委托诉讼代理人：孙彦宁，该公司法律顾问。 原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司与被告河北海鼎房地产开发有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月7日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司的委托诉讼代理人尤跃龙、被告河北海鼎房地产开发有限公司的委托诉讼代理人尚辉、孙彦宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告支付原告装修工程款64万元；2、责令被告支付原告自2017年7月1日起，以64万元为基数，按照同期银行贷款利息支付原告违约金至判决给付之日止。事实与理由：2017年5月18日原被告签订了《银河广场项目D座公共部位精装修二标段工程施工合同》，工程地点位于：石家庄东开发区长江大道与秦岭大街交口东南角银河广场项目，承包方式为包工、包料，总价为固定总价，不再调整。合同总价款为310万元，工期50日。原告按照合同约定全部完工，但被告并未按照合同约定支付原告装修款，剩余工程款64万元虽经原告多次索要被告拒不支付，为维护原告合法权益，特依法提出如上诉求，恳请贵院依法支持。 被告河北海鼎房地产开发有限公司辩称，一、因原告违约要求被告支付64万元工程款，双方并未对结算价款达成一致，无法完成结算，依据合同约定在双方完成最终结算价款确定、原告向被告提供相应的发票、原告向被告提交付款申请书前，被告没有支付后续款项的义务。1、根据施工合同第五条第4款第2）项、第3）项、第4）项约定：“结算完成支付至结算价款的95%，其余为质保金，质保期壹年，期满无息退还质保金。付款前，乙方需向甲方提供付款申请书，注明已完成工程进度，甲方和监理签字确认后，作为申请工程款的依据。甲方向乙方付款前，乙方必须向甲方提供正式合法的增值税专用发票或增值税普通发票，否则甲方有权拒付工程款，且无需承担逾期付款责任。”结合本案事实，原告拒不按照合同约定进行工程款的结算，在有明确设计变更合同对工程总价款进行调减94191.52元，总款额为3005808.48元，且经实地勘察实际施工工程与变更后的图纸存在差异即部分工程原告并未施工，部分工程虽完成施工但完成工程量与设计图纸的工程量要少，应按照施工合同第五条第2款的约定，实际施工与变更后设计不符增减的工程是双方对施工图纸的变更，扣减的结算价款按照2012定额计算已经达到143709.96元，根据约定应予据实扣减。原告2017年6月2日开工，2017年8月17日竣工，已经超过约定工期26天（约定工期为50天）。原告同意扣减其5000元工程款作为逾期罚款即逾期违约金，且根据施工合同第十二条第1款和第五条第3款第4）项，被告有权予以扣减，最终的结算价款应为3100000元-94191.52元-143709.96元-5000元=2857098.52元。2、因原告违约不配合计算，双方无法对结算价款达成一致，因后续款项的支付是以完成结算并确认结算价款为付款条件的，且后续价款为结算价款的95%工程款和结算价款5%的质保金，结算价款双方不能确定一致，客观上被告不应也无法支付后续款项。3、原告并未向被告提交付款申请，也未向被告提交377098.52元的发票，因付款的前置条件未成立，被告没有支付后续工程款的义务。4、被告已经按照约定支付了原告248万元，其中转账和银行承兑支付246万，转工程质量罚款2万元，共计248万，被告不欠付原告任何款项。但原告却枉顾事实法律和违反约定，毫无契约和法律意识，要求我方支付其64万元工程款，毫无依据。二、因向原告付款的前提条件未成就，被告不欠付原告任何款项，不应向其支付任何违约金。待原告和被告就结算价款达成一致、原告向被告提出依据达成一致的结算价款计算的支付剩余工程款的申请、并开具相应发票后，被告才应支付相应的工程款。综上，原告的诉讼请求没有事实和法律依据，应予驳回，所有诉讼费由其自行承担。 本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司作为承包人（以下简称乙方）与被告河北海鼎房地产开发有限公司作为发包人（以下简称甲方）于2017年5月18日签订《银河广场项目D座公共部位精装修二标段工程施工合同》，该合同约定工程名称：银河广场D座公共部位精装修二标段工程，工程地点：石家庄东开发区长江大道与秦岭大街交叉口东南角银河广场项目，承包方式：包工包料，总价为固定总价，不再调整，报价包含材料费、辅料费、人工费、机械费、运输装卸费、水电费、税费、保险费、总包配合费、管理费、利润等达到招标人发包范围和验收合格的全部费用。承包范围：二标段范围为主楼16至32层公共部位（不含公共卫生间）的走廊、每层3个电梯前厅，电梯厅等未抹灰部位除干挂做法部分外，其余部位抹灰由乙方完成。技术要求：按照国家及行业现行标准执行，乙方须严格按图纸及国家现行标准执行，乙方须严格按图纸及国家现行相关施工规范要求施工，达到国家及甲方验收标准。合同价款及付款方式：合同总价款为叁佰壹拾万（￥3100000），其中不含税价款为2792792.79元，增值税为307207.21元，增值税率为11%，本合同价款为乙方完成本合同全部内容并达到甲方验收合格及保质期内发生的一切费用，除本合同另有约定除外，本合同价款为固定总价。付款方式：支票或电汇，付款情况：墙砖、吊顶材料进场且施工人员达到甲方要求数量，支付合同总价款20%，墙砖、吊顶完成支付至合同总价款50%，地砖、吊顶、墙面工程全部完工支付至合同总价款的80%，结算完成支付至结算价款的95%，其余为质保金，质保期壹年，期满支付剩余价款（质保期内不计利息）。甲方向乙方付款前，乙方必须向甲方提交付款申请书，注明已完成工程进度，甲方和监理签字后，作为申请工程款的依据。甲方向乙方付款前，乙方需向甲方提供正式合法【增值税专用发票】或【增值税普通发票】，否则甲方有权拒付工程款。总工期50日。质量标准及验收标准工程质量合格并达到国家现行相关标准。本工程质保期为一年，除质保期以外具体的工程保修事项约定见《工程质量保修协议书》中的内容。违约责任，乙方逾期交工，每逾期壹天，乙方需向甲方支付总价款1%的违约金。该合同还约定其他事项。合同签订后，原告西安飞机工业装饰工程股份有限公司于2017年6月2日开工建设，工程于2017年8月17日全部完工，该工程于2017年8月17日竣工验收完毕。被告河北海鼎房地产开发有限公司已付原告西安飞机工业装饰工程股份有限公司工程款2460000.元。原告西安飞机工业装饰工程股份有限公司依据合同的约定向被告河北海鼎房地产开发有限公司开具3100000元的增值税普通发票。 原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司作为承包人（以下简称乙方）与被告河北海鼎房地产开发有限公司作为发包人（以下简称甲方）于2018年2月9日签订《补充协议》，该协议约定现因工程变更原因，减少工程价款玖万肆仟壹佰玖拾壹元伍角贰分，付款方式工程完工经甲方验收合格后，现原合同一同结算及付款。本补充协议与原合同具有同等法律效力，本补充协议内容与原合同内容有抵触的以本补充协议为准，原合同其他条款继续执行。 2017年7月10日，原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司因龙骨间距安装不均，固定深度不够，罚款壹万元。2017年10月17日因15.25层公共部位柱子平整度较差，罚款壹万元。被告河北海鼎房地产开发有限公司提供的2018年8月10日《合同结算资料交接单》中载明，因工期延误罚款5000元，原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司在该《合同结算资料交接单》中盖章确认。 上述事实有《银河广场项目D座公共部位精装修二标段工程施工合同》、《补充协议》、增值税普通发票、银行承兑汇票、业务回单、结算申请单、罚款单、罚款收据、庭审笔录等证据在案所证实。 本院认为，原、被告双方签订的《银河广场项目D座公共部位精装修二标段工程施工合同》及《补充协议》，系真实意思表示，且不违反法律法规的强制规定，合法有效。因《银河广场项目D座公共部位精装修二标段工程施工合同》中约定工程总价款3100000元，《补充协议》中对工程价款进行变更，减少工程价款949191.52元，故银河广场项目D座公共部位精装修二标段工程合同总价款为3005808.48元。被告河北海鼎房地产开发有限公司主张原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司因施工质量罚款20000元应予扣减，原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司罚款单中施工单位一栏中签字确认，且原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司出具的结算申请单中累计付款额2480000元中对20000元罚款已予以确认，本院对被告河北海鼎房地产开发有限公司主张扣减质量罚款20000元的请求应予支持。被告河北海鼎房地产开发有限公司主张因工程逾期罚款5000元应予扣减，《合同结算资料交接单》中载明工程延误罚款5000元，原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司在《合同结算资料交接单》中签章予以确认，本院对此应予支持。因被告河北海鼎房地产开发有限公司已支付原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司工程款2460000元，扣除因质量罚款20000元及因工程延误罚款5000元，故被告河北海鼎房地产开发有限公司应向原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司工程款520808.48元。 被告河北海鼎房地产开发有限公司未按《银河广场项目D座公共部位精装修二标段工程施工合同》的约定付款，构成违约，原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司要求支付违约金的请求，本院予以支持。该工程2017年8月17日验收，工程质保期一年，质保期间内不计利息，故被告河北海鼎房地产开发有限公司应自2018年8月17日起至2019年8月19日止，以未付款为基数按中国人民银行同期贷款利率计算支付违约金，自2019年8月20日起至付清款之日止，以未付款为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算支付违约金。 关于被告河北海鼎房地产开发有限公司主张付款条件未成就，因银河广场项目D座公共部位精装修二标段工程已验收，且原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司已开具3100000元的增值税普通发票，故对被告河北海鼎房地产开发有限公司所辩，本院不应支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百七十九条、第二百八十三条、第二百八十四条之规定，判决如下： 一、被告河北海鼎房地产开发有限公司于本判决生效后十日内向原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司支付工程款520808.48元；自2018年8月17日起至2019年8月19日止，以未付款为基数按中国人民银行同期贷款利率计算支付违约金，自2019年8月20日起至付清款之日止，以未付款为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算支付违约金； 二、驳回原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司其它诉讼请求。 案件受理费10200元，减半收取计5100元，原告西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司负担595元，被告河北海鼎房地产开发有限公司负担4504元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。并于上诉期限届满之日起七日内预交上诉费,收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账户：62×××47，开户银行：河北银行华兴支行。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审判员  张学伟 二〇二〇年六月十六日 书记员  杨 璇 ——