湖南省桃源县人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0725民初1217号原告：刘刚，男，1986年出生，汉族，住湖南省桃源县。委托诉讼代理人：何力均，湖南凌风律师事务所律师。被告：郑新友，男，1958年出生，汉族，住湖南省华容县。委托诉讼代理人：宋立权，湖南独角兽律师事务所律师。原告刘刚与被告郑新友装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月26日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。当事人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。刘刚向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告装修费用288193元并承担违约金39600元（暂计算至起诉之日）；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年8月27日，原、被告签订《装饰装修施工合同》，合同约定原告给被告装修青林市场，工程总价款688000元（增补另算），并约定未按期支付工程款的，每延迟一天支付300元违约金。合同签订后,原告已按合同约定装修完毕，被告于2019年12月13日进驻实际经营，但被告仅支付了部分装修款，尚欠288193元。原告多次催讨，被告一直未付。郑新友辩称：1.原告诉称欠款数额不属实，实际已付装修款563005元；2.装修工程未按合同施工完成，三楼的假山造型没有做，二楼与三楼的墙脚不符合约定要求；3.装修工程质量有问题，造成被告损失，施工用水没进水表，被罚款12000元；4.依照合同约定，验收合格后支付的工程款为总款的80%，余下工程款应在2020年10月1日支付；5.刘刚不具有装修资质，双方所签合同无效，要求承担违约责任没有依据。请求驳回刘刚的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对刘刚提交的当事人的身份资料，郑新友无异议，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：刘刚向本院提交下列证据：1.《装饰装修工程施工合同》1份，拟证明合同约定的工程总价款为688000元的事实。郑新友对合同的真实性、关联性无异议，认为该合同是否有效存在争议。对证据的真实性本院予以采信。2.装饰装修工程预算表与增补表各1份，拟证明增补工程款为70193元的事实。郑新友的对证据的真实性、合法性均有异议，认为预算表与增补表上均没有郑新友签字认可，形式不合法，同时，预算表对三楼假山造型的工程款没有体现。郑新友的质证理由成立，对此组证据，本院不予采信。3.收条复印件8份，拟证明郑新友至第五期付款时止只支付工程款470000元的事实。郑新友的质证意见为对2019年11月4日收条，实际付款为100000元而不是50000元，另外，郑新友代付装修工程中漆工工资42000元，其他无争议。刘刚陈述只收到工程款470000元，还包括漆工工资42000元。因上述证据为复印件，且郑新友提交了相应原件，故对上述证据，本院不予采信。4.证人罗某出庭作证，证实罗某在该装修工程中应刘刚要求从事水电安装，装修工程于2019年12月13日完成并交付，装修过程中郑新友与刘刚口头约定增补工程，对增补工程没有书面签字确认的事实。刘刚对罗某的证言无异议。郑新友认为证言不客观，不真实。郑新友向本院提交下列证据：1.收条9份，拟证明郑新友实际支付工程款562000元，其中包括代付漆工张某1工资42000元的事实。刘刚承认9份收条中除张某1出示的收条外均由刘刚出示，但对郑新友主张的2019年11月4日收条金额为100000元有异议，认为金额应为50000元而不是100000元，收条上的括号与加号及5万等为郑新友添加，付款方式为微信支付；郑新友对添加部分表示认可，表示付款100000元为现金50000元及微信转账50000元。从刘刚与郑新友所签订合同约定的分期付款金额看，第三期付款的总金额为150000元，2019年10月25日与2019年11月4日收条表明为第三期付款，其中2019年10月25日的收条批明为付款100000元，2019年11月4日收条上“5万元”还是“十万元”有歧义，从书写形式结合约定第三期付款金额，应为“5万元”而非“十万元”，且郑新友补充提交的同时间段微信转账记录看，郑新友于2019年11月3日17时15分转账10000元、于11月4日10时56分转账10000元、于10时57分转账5000元、于11月5日11时42分转账10000元与5000元，5次转账金额为40000元，因此，应确定2019年11月4日的收条金额为50000元；对张某1出示的收条，经张某1出庭作证，刘刚表示认可。本院认定从2019年8月28日至2020年1月22日，郑新友实际支付工程款512000元的事实。2.佳馨风味酒店点菜单2份，拟证明刘刚在该酒店消费2次，消费金额1041元，刘刚同意抵付工程款的事实。刘刚无异议。本院认定郑新友抵付刘刚工程款1041元的事实。3.青林农贸大市场专用收据1份，拟证明刘刚装修时用水未进水表被罚款12000元，造成郑新友损失的事实。刘刚认为收据上的时间为2020年4月18日，装修工程已完成并交付，与刘刚无关。刘刚的质证理由成立，对此证据，本院不予采信。4.照片4组与视频2段，拟证明合同约定的三楼假山造型没有做，部分工程质量不符合要求的事实。刘刚认为假山造型是应郑新友要求不做，装修房屋已入住近6个月，质量是否存在问题及原因不能确定，不予认可。刘刚的质证理由成立，对此证据，本院不予采信。5.证人张某1出庭作证，证实张某1在该装修工程中应刘刚要求从事漆工工作，漆工质量合格，经刘刚同意于2020年1月17日从郑新友处领取漆工工资42000元并出具收条的事实。郑新友对证言无异议。刘刚对证言无异议，但表示2020年1月17日付款明显延期的事实。6.证人张某2出庭作证，证实张某2在佳馨超市打工，超市在一楼，二楼为佳馨酒店，因酒店漏水造成超市商品损失的事实。郑新友对证言无异议。刘刚认为装修中没有在二楼安装水管，漏水与装修工程无关。结合当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年8月27日，郑新友与刘刚签订《装饰装修施工合同》，合同约定由刘刚给郑新友装修青林市场三层房屋，工程总价款688000元，2019年11月30日竣工。其中合同第五条约定，工程项目或者施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更单，同时调整相关工程费用及工期。合同第九条约定，双方按以下方式支付工程款：第一次付款金额为50000元，时间为拆除垃圾清完；第二次付款金额为100000元，时间为泥工进场；第三次付款金额为150000元，时间为木工进场；第四次付款金额为50000元，时间为漆工进场；第五次付款金额为工程款的80%，时间为工程完工验收；尾款于2020年国庆节之前付清。合同第十条约定，甲方（郑新友）未按期支付工程款，每延误一天向乙方（刘刚）支付违约金300元；由于乙方原因，致使工期延误，每延误一天向甲方支付违约金300元。合同签订后,刘刚按合同约定期间装修完毕，郑新友于2019年12月13日接收装修房屋。郑新友于2019年8月28日付第一次款50000元，于9月9日付第二次款50000元，于10月4日付第二次款50000元，于10月25日付第三次款100000元，于11月4日付第三次款50000元，于11月22日付第四次款50000元，于2020年1月4日付款20000元，于1月22日付款100000元。另外，郑新友于2020年1月17日代刘刚支付漆工工资42000元。刘刚同意在佳馨酒店消费款1041元抵扣工程款。郑新友共计付款513041元。本院认为，本案争议焦点为《装饰装修工程施工合同》的履行及本案责任的承担。本案中，刘刚基于装修工程完成主张装饰装修合同工程款与增补工程款及未按约定付款违约金，郑新友主张刘刚未按合同约定完成装修工程，不认可增补工程，且已付工程款达到按期付款额的80%，不具备主张权利的资格，应驳回其诉讼请求。对于工程施工过程中是否存在增补工程，按照双方所签订合同的约定，工程施工过程中增补工程，应由双方协商并书面签字确认，但刘刚未能提交经双方签字确认的增补工程协议，刘刚关于增补工程款的主张没有事实依据；对于装修工程是否完成，郑新友已于2019年12月13日接受装修房屋，视为装修工程竣工并验收，该装修工程已经完成；对于工程款的给付，按照双方所签订合同的约定，郑新友应于工程竣工验收之日支付合同约定工程总价款的80%即550400元，从郑新友付款的数额与时间来看，至2019年12月13日工程竣工验收之日实际付款为351041元，已违反合同约定按期付款的义务，构成违约，刘刚基于违反的事实具备主张权利的资格，但不能违反合同约定“尾款于2020年国庆节之前”给付主张全部的工程款项，因此，因装修工程已完成而郑新友未按合同约定期间支付工程款，郑新友应承担支付按期工程款及违约责任；对于违约期间的确定，应从2019年12月13日计算至起诉之日，但刘刚主张至起诉之日的违约金39600元，系对自身民事权利的处分，本院予以认可,超过约定付款期间已付款项162000元（付刘刚120000元、付张某142000元）列入竣工验收应付款项，故郑新友应支付按期工程款37359元，支付违约金39600元。综上，对刘刚的诉讼请求，本院予以部分支持；依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条（一）、（三）款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一》第十三条、第十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下：一、限郑新友于本判决生效后十日内支付刘刚按期工程款37359元，支付违约金39600元。二、驳回刘刚的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6216元，减半收取3108元，刘刚负担1554元，郑新友负担1554元如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省常德市中级人民法院。审判员  周桃初二〇二〇年六月十八日法官助理李佳霏书记员雷梦