河北省邢台市桥西区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0503民初1020号 原告：张艳玲，女，1994年2月24日出生，汉族，住邢台市桥西区。 委托代理人：张建岭,河北领航律师事务所律师。 被告：邢台鸿帆建筑装饰工程有限公司，住所地邢台市桥西区中兴大街908号润鹏家具建材市场E区112门市。统一社会信用代码：91130501MA0A4YKK16。 法定代表人：张现蕾，总经理。 原告张艳玲与被告邢台鸿帆建筑装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月11日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张艳玲及其委托代理人张建岭和被告邢台鸿帆建筑装饰工程有限公司的法定代表人张现蕾到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 张艳玲向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告之间签订的装修合同；2、被告返还原告已经支付的装修款96000元及利息（利息按照中国人民银行同期同类贷款利润计算至被告实际清偿该款本息之日止）。3、被告赔付原告50000元。4、本案诉讼费及其他合理费用由被告承担。事实和理由：原、被告签订装修合同，约定被告承揽原告邢台市桥西区乾景国际5号楼2单元701室和702室房屋装修工程，工程承包方式为承包人包工包料，工程期限90天，开工日期2019年7月22日，竣工日期2019年10月22日，合同价款为11万元，后因被告违反原告对地板砖颜色的要求，总工程款额调整为10万元整。合同签订后，原告分四次向被告交付装修款96000元，因被告严重违反合同约定，延误工期，并拒绝施工，导致向原告书写保证书，保证于2019年11月11日竣工；2019年11月11日被告向原告书写证明，承诺2019年底前把701室、702室装修好，若装不好赔付业主5万元。 邢台鸿帆建筑装饰工程有限公司辩称，原告给到的钱已全部花到房屋上。 原告为证明其主张提交证据如下： 证据1、装修合同范本一份，后附一张报价单和一览表，变更表，证明双方约定的装修日期自2019年7月22号至2019年10月22日，列明了装修的项目和装修内容。 证据2、2019年11月11日被告书写的证明，内容为2019年底前把701、702号装修好，若装修不好赔付业主50000元，无尾款。 证据3、被告给原告开具的收据，证明原告给被告付款4次，总共96000元，其中2019年7月22日付20000元，2019年7月31日付款30000元，2019年8月20日付款16000元，2019年9月20日付款30000元（收据的背面有原告的婆婆注明的9月20日），证明原告在合同期内按双方约定付清全部工程款。 被告的质证意见为： 对证据1无异议，合同上的字是我写的，我们当时签订协议时也是迫不得已。有一部分已完成，一部分是半成品，还有一部分是已经定制没有在现场。 对证据2是我写的，张现磊就是我。如不写，业主不让我走，我尽最大能力做工程。原告的目的是为了督促我把工程干完，后来我也干了确实干不了。 对证据3四个收据都是我开的，我认可。 被告为证明其主张提交证据如下： 证据1、部分产品采购收据12张，约合18000元左右。这些产品已经装订在原告的家里，不包括定制的票据。 证据2、我跟厂家定制的一些微信或者转账记录，没有作总计。电视背景墙3880元，玄关大约2000元，所有的室内门交定金5000元（还需交7411元），所有柜子当时只支付了18500元作为柜体的制作费用，集成吊顶1500元，工费有的是微信转账有的是现金。没有证据的是现在提供不了。 原告的质证意见为： 对证据1、对狮王陶瓷销售单2张没有异议，该地板砖已装到房间，该费用可以在解除合同时扣除，费用为701室8117元和702室6126元。对2019年8月1日835元收据没有异议，购买泡面胶和美缝剂。对2019年8月24日购买阴阳角刷子等170元收据没有异议。对购买隔离棉90元收据没有异议。对购买背胶和结构胶1275元收款收据没有异议。对2019年9月22日不锈钢钢板374元收据没有异议。对集成吊顶1500元认可。对其他5张条均有异议，没有发货单位的公章，不能证明的其具有真实性，也不能证明用在原告房屋装修上。 对证据2、电视背景墙的截屏与本案没有关联性，不能证明给原告定做了电视墙，原告家没有电视墙。玄关截屏无关联性和真实性，对室内门交定金5000元还需交7411元不予认可，不能证明是给原告定制。对18500元的截屏无关联性和真实性，不能证明是给原告定制而且原告家没有装。 本院经审理认定事实如下： 原告张艳玲与被告邢台鸿帆建筑装饰工程有限公司签订装修合同一份，约定，工程期限90天，自2019年7月22号至2019年10月22日。工程款支付方式为，第一次开工前3日支付5万元，第二次工程进度过半支付5万元，第3次双方验收合格支付1万元。工程进度过半期为地砖铺贴完。 2019年9月20日家庭居室装饰装修工程变更单记载，因地砖色别原因，现商议方案为总工程款额度调整为10万元整，工程所含内容项不作增减项，超出工程所含内容项的再另行收费，工程完工后支付尾款4000元。 2019年11月11日被告的法定代表人张现磊（蕾）书写的证明显示，2019年底前把701、702号装修好，若装修不好赔付业主50000元，无尾款。 被告给原告开具收到张艳玲装修款收据4张，分别为，2019年7月22日20000元，2019年7月31日30000元，2019年8月20日16000元，2019年9月20日30000元，总共96000元。 庭审时原告称，被告书写的工程变更单把合同款调整为10万元，工程完工后支付尾款4000元，表明双方对交款日期和次数达成了一致意见。2019年9月20日之前原告付清了96000元，至此，双方一致认可付款和剩余尾款情况，原告没有违约。 被告称，虽然合同约定装修期为2019年7月22日至2019年10月22日，但由于地板砖色差的问题导致款没有收上来，施工没有办法继续施工。原告实付款9.6万元，按合同约定，第一次开工前3日（即2019年7月22日）应交款50000元，2019年7月22日实交20000元，中期款50000元应当在地砖铺贴完交款，但是原告没有按期付款，就是说造成违约的是原告。由于原告款项迟迟收不上来，造成我们无法履行合同。施工期间，原告变更太多导致被告的原料、工作量的加大。 庭审时被告还称，装修现状为，有一部分已完成，一部分是半成品，还有一部分是已经定制没到现场，实际花费大于97608元，而且这只是成本。实际施工量为，1、地板砖手工费5800元加3500元，2、防水2500元，沙子1980元水泥2250元，相关辅料2200元，改水电6500元加4500元，前置过滤器600元，第一次垃圾清运500元，地砖成品保护600元，客卧的吊顶材料3500元，客卧吊顶工费6500元，墙面材料3100元，墙面工费6000元，保洁美缝2000元，第二次垃圾清运200元，集成吊顶3000元，卫浴安装费260元，卫浴总费用5000元，业务采购开支大约1000元，监理费用2000元，其他杂项未记录，不含任何利润。如果没有清单上的内容，原告的家里不可能是那样。 但是，原告只对狮王地板砖、涂料、吊顶和3个热水器、3个坐便、室内放了4个门暂未按装共计18487元的花费认可，并当庭把第二项诉讼请求数额96000元变更为77513元（已付装修款96000元减去被告提供证据的已装修部分18487元），利息明确自2019年12月31起计算。 原告当庭还称，我们有录音证明5万元没有强迫，我们多次联系被告，被告不接电话，一直在欺骗我们，导致我们有自己的房子住不进去。 被告称，可以解除合同，因为我实在是做不下来，也不能耽误业主。关于5万元，我愿意赔，因为一些关系，但是，现在原告去我家里闹，这些关系没有了，我赔不了。 原告当庭申请对房屋已经装修的工程价值做鉴定，并在法院的主持下选定了鉴定机构，之后，原告又以被告应当承担举证责任，应由被告申请鉴定并支付鉴定费，原告不同意支付鉴定为由撤回了鉴定申请。 本院认为，依法订立的合同，双方应当按约履行。本案中，双方在装修过程中意见不一，从付款时间，地板色别原因等方面可以看出，双方曾多次对原装修合同进行变更，截止今日仍没有装修完毕。现原告要求解除装修合同，被告也表示无法再履行合同，故原告要求解除装修合同的诉讼请求，本院予以支持。 本案中，双方均认可被告已对房屋进行了部分装修，但双方对已经装修的工程造价意见不一，经法院释明，原告同意对已经装修的工程进行评估，但之后又撤销了评估申请，由于不能确定已经装修的工程造价，所以，原告要求被告返还其已经支付的装修款77513元及利息的诉讼请求，本院不予支持。 另外，被告的法定代表人张现蕾称，其于2019年11月11日承诺的“2019年底前把701、702号装修好，若装修不好赔付业主50000元”不是其真实意思表示，而是在业主不让其走的情况下书写的，但被告又提供不出相关证据予以证明，故本院不予采信。且被告的此承诺并不违反法律，也未损害国家、集体或第三人的利益，综合本案的装修情况及协商过程，此承诺视为被告同意退还给原告的装修款比较妥当。因此，原告要求被告赔付5万元的诉讼请求，本院予以支持。 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第九十七条的规定，判决如下： 一、解除原告张艳玲与被告邢台鸿帆建筑装饰工程有限公司签订的装修合同。 二、被告邢台鸿帆建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内赔付原告张艳玲5万元。 三、驳回原告张艳玲的其他诉讼请求。 案件受理费3220元，减半收取计1610元，由原被告各负担一半。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省邢台市中级人民法院。 审判员  张丽娜 二〇二〇年六月十二日 书记员  刘 飞