北京市通州区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0112民初264号原告：北京爱森国际会展有限公司，住所地北京市通州区西集镇国防路43号A座480。法定代表人：郭金鑫，经理。被告：宁夏柒玖贰文化传媒有限公司，住所地宁夏银川市金凤区良田路52号营业房。法定代表人：刘浩伟，总经理。委托诉讼代理人：张德平，北京市景运律师事务所律师。原告北京爱森国际会展有限公司（以下简称爱森公司）与被告宁夏柒玖贰文化传媒有限公司（以下简称柒玖贰公司）定作合同纠纷一案，本院于2019年1月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。爱森公司的法定代表人郭金鑫，柒玖贰公司的法定代表人刘浩伟及其委托诉讼代理人张德平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。爱森公司向本院提出诉讼请求：1．判令柒玖贰公司给付爱森公司工程款75000元；2．判令柒玖贰公司给付爱森公司代付的花卉租赁费2200元；3．判令柒玖贰公司给付紫阳展台背胶画面升级软膜灯箱费用18200元；4．判令柒玖贰公司给付夜间贴画加班费2200元；5．判令柒玖贰公司给付违约金33750元；6．柒玖贰公司承担诉讼费用。事实和理由：2017年8月25日，柒玖贰公司委托爱森公司制作及搭建展台。双方就施工事宜签订了书面合同，约定施工总费用为165000元，工期自2017年8月25日至2017年9月4日共计11天；付款期限为合同签订后且双方确定大样稿的第2个工作日内付款20000元，施工完成整体结构的80%后付款70000元，工程完工且经验收后的15日内付款75000元。合同签订后，爱森公司收到款项20000元，开始施工。展台画面和文字交付时间太晚，导致爱森公司只能加班才能按时贴完，为此多给付了工人加班费用2200元；紫阳展台搭建过程中，柒玖贰公司提供的施工图纸上并未标明其画面为灯箱，柒玖贰公司亦从未向爱森公司说明紫阳展台有灯箱结构。但在施工现场，柒玖贰公司要求爱森公司现场施工人员将画面做成灯箱，柒玖贰公司现场口头承诺爱森公司先行制作灯箱，实际增加的施工成本柒玖贰公司后期会给予补偿。此外，爱森公司在展会现场为柒玖贰公司垫付花草租赁费用2200元，柒玖贰公司亦承诺后期将予以补偿。其后，柒玖贰公司仅给付工程款90000元。爱森公司多次催要剩余款项，柒玖贰公司均未给付，爱森公司认为柒玖贰公司的行为已经构成违约，故诉至法院。柒玖贰公司答辩称，不同意爱森公司的诉讼请求；爱森公司虽已完成施工并经验收，但在合同履行过程中，柒玖贰公司垫付了部分材料款，应在剩余工程款中予以扣除；且因爱森公司施工存在质量问题，柒玖贰公司被发包单位扣除工程款1万元，该1万元亦应当由爱森公司负担。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：柒玖贰公司的法定代表人刘浩伟因在宁夏有展台施工项目，故与爱森公司的法定代表人郭金鑫联系并邀请其到宁夏实施展台搭建工作。2017年8月25日，爱森公司与柒玖贰公司签订《布展合同》，约定由爱森公司为柒玖贰公司搭建五个展台，合同履行方式为包工包料；工程费用为固定总价165000元；付款时间为柒玖贰公司在签订合同后且双方确定大样稿的第2个工作日内向爱森公司付款2万元，施工完成整体结构的80%后，给付7万元，全部工作完成且通过柒玖贰公司验收达到合同规定的验收标准后的15日内，给付余款7．5万元；工期为2017年8月25日至2017年9月4日中午12点，共11天；柒玖贰公司提供设计图样，如柒玖贰公司在合同履行过程中提出工程更改或变更的要求，应增加所产生的费用；爱森公司按设计图样和合同条款组织施工，按照柒玖贰公司提供的设计方案、施工规范和操作规程施工，保证合同工期及工程质量；爱森公司所采购的主材均由柒玖贰公司验收认定后方可进入施工；柒玖贰公司应按本合同规定的金额和时间向爱森公司给付费用，逾期不付的，爱森公司有权追讨所欠费用，每日按合同总价金额的3%追缴违约金。合同签订后，爱森公司员工自北京前去宁夏开始施工，并于2017年9月4日完成展台搭建工作。同日，柒玖贰公司出具验收单，内容载明“宁夏柒玖贰文化传媒有限公司委托北京爱森国际会展有限公司搭建的2017中国阿拉伯博览会紫阳茶业局210平米展台，蒙牛壹清99平米展台，山东聊城36平米展台，中民恒丰36平米展台及山东如意科技集团36平米展台，按照双方合同约定，顺利完成搭建任务，验收合格。”柒玖贰公司于合同签订当日付款2万元，在工程施工期间付款7万元，尚欠75000元未给付。庭审过程中，双方对花卉租赁达成一致意见，柒玖贰公司给付爱森公司花卉租赁费2120元。双方对合同履行情况存在以下争议：关于工人加班费用。爱森公司认为因柒玖贰公司交付的画面和文字设计稿时间较晚导致产生工人加班费用，故加班费应由柒玖贰公司负担。柒玖贰公司认为合同为包干合同，加班费用已经包含在合同价款中。经查，合同未对画面和文字设计稿交付时间进行约定，画面和文字设计稿交付爱森公司时间为2017年9月1日，工程完工时间为2017年9月4日，未能体现交付时间较晚。关于紫阳展台背胶画面升级软膜灯箱费用。爱森公司认为合同签订时紫阳展台设计图纸显示为画面，在施工过程中，双方现场磋商将画面更改为软膜灯箱但并未约定费用，但更改产生的费用由柒玖贰公司负担；柒玖贰公司对此不予认可，认为设计图纸中显示的就是软膜灯箱，故其费用应包含在合同总价款中。爱森公司为证明其主张，提交了设计图纸和爱森公司的法定代表人郭金鑫与柒玖贰公司的法定代表人刘浩伟的微信聊天记录予以证明。其中，紫阳站台设计图纸画面处并未标注灯箱，但在蒙牛壹清展台设计图纸中，明确用文字标注了外挂灯箱、双面灯箱等字样。同时聊天记录中，郭金鑫称“这里面你也没说是灯箱，我都按照写真算的。现场你临时要求做灯箱，我也没驳你的面子，就按照你的要求做了，后来灯箱画面你又做的软膜，这些费用严重超过我的预算，光灯管我就买了好几百根。”刘浩伟回复“兄弟放心不该你付的我绝对不让你付”。以上证据足以显示，紫阳展台的画面系在合同签订后做出的更改。爱森公司提供更改软膜灯箱过程中购买灯具、灯带、灯箱压边条、钢结构制作等原材料采购费用的出库单、送货单等证据，以上共计10740元。柒玖贰公司对以上出库单、送货单转账记录真实性不予认可。本院查明出库单、送货单中均有手写送货地点，可以显示材料的交付地点为紫阳展台，送货时间均在工程施工期间内，应予认可。关于竹排费用、铁艺费用。柒玖贰公司认为其代爱森公司垫付，应当自工程款中予以扣除。爱森公司认为柒玖贰公司采购竹排和铁艺的时间发生在工程验收之后，故与爱森公司无关。经查，竹排采购时间晚于验收时间，铁艺部分并未出现在设计图纸中，该两部分支出系柒玖贰公司自行决定的增项。关于电视机、饮水机租赁、协调会展中心电工费用。柒玖贰公司认为应当包含在合同价款中。但爱森公司认为合同中未约定租赁和电工费用由其承担，故不应由爱森公司负担。经查，合同中未对上述费用负担进行约定。关于中民恒丰展台蓝光软膜沙漏造型费用，展台广告字雕刻、画面喷绘、LOGO制作等美工费用，紫阳展台地毯费用。双方公司均提交了相应的收据、转账记录等材料，证明系各自方联系制作或采购并给付了费用。经查，2017年9月1日双方法定代表人的微信聊天记录中，郭金鑫称“现在就该紫阳的画面了，我到现在制作文件还没收到。目前所有美工的制作都没做，加急制作的价格肯定高，要是美工字及画面出了问题，您别埋怨我。”刘浩伟称“181XXXXXXXX中港张喜弟，软膜他们也能做和安装，画面也是。”2017年8月28日的微信聊天记录中，刘浩伟称“郭总，紫阳那个地毯你给问下，这种纹路的，这是给甲方答应过石头纹路地毯的。”郭金鑫称“我去市场找找。”刘浩伟称“地毯在商都比较多。你去看原木的地方就是旧货市场，顺便看下有没有实木桌子。满春旧货市场，地图上直接搜下。”郭金鑫称“好的。找到了。”根据微信内容，柒玖贰公司仅对爱森公司采购和制作流程提供了咨询建议，但并未显示有垫付款项的意思表示。此柒玖贰公司认为微信聊天记录不完整，但亦未提交双方之间的微信聊天记录。关于柒玖贰公司被内蒙古X有限公司扣除的1万元费用。柒玖贰公司认为系因爱森公司搭建的展台存在质量问题导致，故应由爱森公司负担。爱森公司认为其施工的项目已经柒玖贰公司验收，故不应当由其负担。本院认为：当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。爱森公司与柒玖贰公司签订《布展合同》，双方构成定作合同关系，内容未违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。合同签订后，爱森公司依约完成了施工工作，柒玖贰公司亦出具验收单予以认可。故爱森公司有权要求柒玖贰公司给付剩余工程款。合同履行过程中的费用负担问题。关于花卉租赁费用，双方达成一致意见，本院不持异议。但花卉租赁系柒玖贰公司在验收之后自行采购的行为，与爱森公司无关，爱森公司虽同意负担其中的部分费用，但其负担费用的行为并不构成违约。关于加班费用，爱森公司未能证明柒玖贰公司交付画面和文字设计稿的时间较晚且合同未对交付时间进行约定，故该笔费用应当由爱森公司负担。关于紫阳展台背胶画面升级软膜灯箱的费用，系在施工过程中临时变更为灯箱产生的费用。合同约定柒玖贰公司在合同履行过程汇总更改或变更要求，应负担所发生的费用，故应由柒玖贰公司负担该笔费用。因爱森公司未能举证证明双方曾对灯箱制作费用进行约定，故本院仅依据更换灯箱所产生的采购原材料证据材料对灯箱费用予以酌定。关于竹排费用、铁艺制作费用，系柒玖贰公司自行决定采购产生的费用，故该笔费用应由柒玖贰公司负担。关于展台内电视、饮水机租赁、协调会展中心电工费用，合同未对上述费用的负担进行约定，但依据双方合同内容为展台制作，合同内容并不必然包括上述费用，故该笔费用应由柒玖贰公司负担。关于地毯费用、展台广告字画雕刻、画面喷绘、LOGO制作等美工制作费用、蓝光软膜沙漏造型费用，双方均提交收据等证据，此种情况下，本院认为，首先爱森公司临时自北京到宁夏施工搭建，其事后难以再行补充上述证据。且根据微信聊天记录内容，仅涉及柒玖贰公司推荐介绍供应商信息，并未显示其就上述款项进行垫付的陈述。对此柒玖贰公司认为爱森公司提交的微信聊天记录并不完整，但柒玖贰公司在此种情况下亦未向法院提供其认为的完整的微信聊天记录，综合以上事实，本院认定爱森公司已经给付了上述费用，不应在剩余工程款中再次扣除。关于柒玖贰公司被第三方扣除的费用，本院认为，根据合同相对性该费用与本案无关，且爱森公司施工项目已经柒玖贰公司验收，故该费用由柒玖贰公司承担。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，爱森公司认为柒玖贰公司未按照合同约定给付款项，已经构成违约，故主张柒玖贰公司给付违约金。柒玖贰公司认为因双方对剩余工程款的给付存有争议，故未按时给付尾款，其行为并未构成违约。对此，本院认为，柒玖贰公司出具验收单证明爱森公司按时完成施工项目，已经达到了合同约定的付款条件。柒玖贰公司认为存有异议的事项亦未被认定。爱森公司在合同履行过程中也不存在违约的情形。故本院认为柒玖贰公司未按照合同约定期间给付剩余工程款，已经构成违约。合同约定柒玖贰公司如逾期未给付工程款，则爱森公司有权按照每日合同总价3%的标准追缴违约金，本院认为合同约定的违约金标准过高，依法予以酌定。综上，爱森公司主张柒玖贰公司给付剩余工程款、花卉租赁费用、紫阳展台背胶画面升级软膜灯箱费用、违约金的诉讼请求，事实清楚，证据充分，对其合理部分，本院予以支持；对其过高部分，本院不予支持；对于爱森公司主张柒玖贰公司给付加班费用的诉讼请求，无合同依据，本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《民事诉讼程序繁简分流改革试点实施办法》第十六条第二款之规定，判决如下：一、被告宁夏柒玖贰文化传媒有限公司于本判决生效之日起7日内给付原告北京爱森国际会展有限公司工程款75000元、花卉租赁费用2120元、紫阳展台背胶画面升级软膜灯箱费用10000元、违约金12000元，共计99120元；二、驳回原告北京爱森国际会展有限公司的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2907元，由原告北京爱森国际会展有限公司负担629元（已交纳），由被告宁夏柒玖贰文化传媒有限公司负担2278元，于本判决生效之日起7日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时按照不服本判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第三中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。审 判 员  钱 笑二〇二〇年六月二十九日法官助理  马 帅书 记 员  福明鑫