河南省驻马店市驿城区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫1702民初15378号原告(反诉被告)：驻马店中油销售有限公司，住所地：驻马店市驿城区华骏大道中段。统一社会信用代码91411700725801791J。法定代表人：刘红霞，该公司总经理。委托诉讼代理人：李峥、李富强，河南民青律师事务所律师。被告（反诉原告）：洛阳欧克迈自控工程有限公司，住所地：洛阳市经济开发区顺兴信息科技园11幢3单元901室。统一社会信用代码9141030069995443XY。法定代表人：张保华，该公司总经理。委托诉讼代理人：苏乃义,河南安多律师事务所律师。原告驻马店中油销售有限公司（以下简称中油销售公司）诉被告洛阳欧克迈自控工程有限公司（以下简称欧克迈公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告中油销售公司的委托诉讼代理人李富强、李峥，被告欧克迈公司的委托诉讼代理人苏乃义到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告中油销售公司向本院提出诉讼请求：1、被告履行培训、维护、检修、维修等合同义务；2、被告支付原告违约金195944元。事实与理由：2019年7月5日，原告与被告签订《库区紧急自动切断电磁安全改造工程合同书》（以下简称合同）一份，约定：“项目名称：驻马店中油销售有限公司库区紧急自动切断电磁安全改造工程。合同清单（产品名称、型号、数量、价格），电动闸阀DN150WCB（Si1二级认证），10台。合计总价款391888元。合同生效后，30天内乙方完成项目的软件开发，图纸设计、现场安装及设备调试，并提供安监等部门和行业专家验收合格，设计方案报驻马店市安监局备案审核通过。乙方负责对甲方人员进行操作培训和维护，到达甲方人员可熟练操作。乙方负责每季度上门免费软件系统维护和硬件设备检修，维护及运营的响应时间为接到故障报告24小时内，质保期内出现质量问题，乙方应无条件对设备进行更换和维修，并承担所有费用。如一方违约向对方支付合同总金额50%的违约金。在合同履行过程中，欧克迈公司发错阀门造成工程逾期３６天，欧克迈公司拒绝履行合同免费培训、维护、检修、维修义务等，严重违约。被告欧克迈公司辩称：1、原告在招标的时候从被告投标，其中一个方案是阀门软连接方案，被告中标了，招标方认可被告的软连接方案；2、双方在签合同的时候，原告只在合同中规定了闸阀的材质，没有规定多少公斤的闸阀，被告现场安装的时候，原告口头要求修改变更原书面合同，增加为25公斤闸阀，导致被告又去购买25公斤闸阀，在现场施工的时候被告是软连接方案，但是原告现场否认，这一切过错都是由原告修改变更增加书面合同所导致的，这个过错应当由原告承担；3、被告调试了也培训了，都有记录，由原告方的施工监工人在上面签字认可的，至于原告说不维修的说法，被告至今没有收到过原告发出的维修通知，一切因原告原因导致的过错应当由原告自行承担。综上请求驳回原告诉请。被告欧克迈公司提起反诉请求：1、判令被反诉人向反诉人支付剩余工程款117566元；2、判令被反诉人向反诉人支付因被反诉人在合同中对电动闸阀规格型号不明确注明而导致反诉人延期完工的损失费30000元以及强令反诉人更换闸阀的成本费36000元；3、判令被反诉人退还收取的反诉人的专家评审费18000元和中标保证金5000元；4、诉讼费、律师费由被反诉人承担。事实与理由：反诉人与被反诉人于2019年6月20日以公开招标的方式参与了项目的投招标事宜，并于2019年7月5日签订了驻马店中油销售公司库区紧急自动切断电磁安全改造工程合同书，合同约定：由反诉人在合同生效之日起30天内完成，总价款为391888元，被反诉人分三个节点向反诉人支付工程款。第一个节点支付117567元（合同签订后），第二（反诉方设备达到被反诉方现场，被反诉方核验）和第三节点支付117566元（提供安检部分验收合格）。10%的质保金39189元，于一年质保期满后一次性支付给反诉人。7月6日被反诉人付第一笔款，反诉人在2019年7月12日委托设计和反诉人现场代表到被反诉人现场查看设计现场及购买安装材料及安排现场施工相关事宜。但被反诉人现场负责人以设计方案未出为由阻止反诉人施工，以此拖延工期。被反诉人是恶意阻止项目施工，以达到反诉人工期违约，不付款为目的。反诉人在施工中按照合同约定的ＤN150WCB（Si1认证）规格型号，即用阀门软连接（PN16转PN25的）安装电动闸阀时，被反诉人临时提出变更为25KG的闸阀，反诉人提出更换阀门时需要支付阀门更换成本费36000元及往返杂费30000元，被反诉人不同意，并阻止阀门不让安装，反诉人施工人员在现场等待，为尽快完成项目施工，反诉人同意更换阀门，产生费用在项目结束后双方协商。反诉人与阀门厂家协商加价更换PN25的阀门，但被反诉人不同意阀门立即发到厂家，推诿说是8月8号专家验收后才让返还厂家，2019年8月8日，工程经专家评审已验收，专家组原则上已通过该项目验收，2019年8月26日阀门已达到被反诉人所在地，反诉人要求被反诉人支付合同第二笔款时，被反诉人以设备没核验为由拒不支付，直至反诉人到现场后，被反诉人仍拒绝核验，要求反诉人安装调试后才核验，反诉人现场负责人为尽快结束工期无奈安装设备，设备调试，并且反诉人履行合同中约定的培训、维护、检修、维修义务。然而被反诉人迟迟不向反诉人支付第三个节点的工程款117566元。被反诉人谎称反诉人发错阀门造成工程逾期36天等等，反诉人认为被反诉人作为工程招标方，作为合同工程发包方，在合同的第二条清单（产品名称、型号、数量、价格）条款中，对电动闸阀的规格型号只规定了是DN150WCB(Si1二级认证)，即只规定了内直径和材质，未明确注明规定为25KG，这足以证明被反诉人材质疏忽和过错。反诉人按照合同约定的规格型号安装16KG闸阀，没有过错行为存在。而被反诉人临时让改用25KG闸阀，属于擅自变更合同主要条款的行为，存在重大过错。反诉人所受到的一切损失，依法应由被反诉人承担。反诉人因更换闸阀所支出的36000元成本费以及因更换闸阀造成的工期延展所产生的人工损失费30000元，被反诉人应予承担。被反诉人收取反诉人的专家评审费18000元和中标保证金5000元，被反诉人也应依法退还给反诉人。反诉被告（原告）中油销售公司对反诉辩称：1、欧克迈公司请求支付剩余工程款，不符合合同约定的付款条件。理由：第一、合同规定验收合格后付款；第二、合同规定欧克迈公司负责完成验收；第三、欧克迈公司组织工程验收不合格；第四、欧克迈公司拿出“验收合格证，开具增值税专用发票”，中油销售公司就及时支付剩余工程款117566元；第五、欧克迈公司请求支付剩余工程款，不符合合同规定条件，应依法驳回，第六、欧克迈公司必须将施工工程验收合格，否则，中油销售公司将依法主张权利；2、欧克迈公司请求赔偿延期完工损失，没有事实依据，事实是欧克迈公司违约。图纸是欧克迈公司设计、设备是欧克迈公司购买。而欧克迈公司反诉想把“供错电动闸阀”的责任推给中油销售公司，完全是颠倒是非。欧克迈公司购错阀门，给中油公司造成工程逾期36天，必须承担违约责任；3、合同规定专家评审由欧克迈公司负责并承担费用。专家评审费是欧克迈公司和专家之间的事，与中油销售公司没有关系。欧克迈公司没有支付给中油销售公司专家评审费，让中油销售公司退还专家评审费，没有事实和法律依据。中标保证金是在工程全部结束后退还。而本案，工程没有验收合格，工程还没有结束，怎么能要求退还中标保证金。如果工程结束后，中油公司不退还中标保证金，欧克迈公司才可以依法主张权利；4、欧克迈公司未履行合同规定的培训、维护、检修、维修义务违约，给中油公司造成经济损。综上，欧克迈公司的反诉请求没有事实和法律依据，应当依法驳回。经审理查明，2019年7月5日，原告中油销售公司（甲方）与被告欧克迈公司（乙方）通过招投标签订《库区紧急自动切断电磁安全改造工程合同书》（以下简称合同）一份，约定：“一、项目开发的内容和目标，1、项目名称：驻马店中油销售有限公司库区紧急自动切断电磁安全改造工程。2、项目地点：驻马店中油销售有限公司库区。3、项目技术指标和参数标准要求：详见附件1-技术协议。二、合同清单（产品名称、型号、数量、价格），其中：电动闸阀DN150WCB（Ｓｉ１二级认证），10台。单价8800元，总金额88000元。合计391888元（含增值税专用发票（13%税率），运费、安装费等一切费用），备注：以上产品包装质量合格，并符合行业安全标准要求，阀门Si1二级认证。整套设备达到自动切断的安全要求及与甲方原设备的有机联动。三、合同金额：本合同含税总价为391888。四、工程期限：合同生效后，30天内乙方完成项目的软件开发，图纸设计、现场安装及设备调试，并提供安监等部门和行业专家验收合格，设计方案报驻马店市安监局备案审核通过，施工中因不可抗力因素造成施工无法造成进行，工期相应顺延。五、交货安装：合同签订、预付定金后15日内乙方交货到甲方施工现场，按职能部门审核后的方案安装。六、合同签订后，甲方支付合同总款30%即117567元作为合同预付款；乙方所供合同约定各种设备到达甲方指定区域并经甲方核验后，甲方支付合同总款30%即117566元；乙方完成全部安装调试，并通过安监部门和专家验收合格后，乙方开具全额增值税专用发票后，甲方再支付合同总款30%即117566元，自验收合格起，一年质保期内如无质量问题，一次性支付乙方剩余10%的质保金即39189元。七、乙方责任：1、乙方保证所供产品符合行业安装保证要求，及双方确认的产品规格型号和数量，在交货时附带所有产品的出厂合格证、检测报告和其他相关质量保证证明，阀门带Si1二级认证。2、乙方应严格按照合同清单进行设备采购、设计、成套、调试及售后。3、乙方负责对甲方人员进行操作培训和维护，到达甲方人员可熟练操作，培训人员数量、内容和时间由甲方指定。4、乙方负责每季度上门进行免费软件系统维护和硬件设备检修，维护及运营的响应时间为接到故障报告24小时内，质保期内出现质量问题，乙方应无条件对设备进行更换和维修，并承担所有费用。5、乙方负责将液位仪、温度传感器、可燃气体报警仪等搬迁至甲方指定操控室，并负责甲方原有设备与合同约定安装设备的有机联动。6、乙方严格遵守甲方各项安全管理规定，并自行承担施工工程中发生的所有安全责任事故。八、甲方责任：甲方应根据施工需要，提供乙方施工便利及人员配合。九、违约责任：如一方违约或单独自行终止合同，应向对方支付合同总金额50%的违约金。因不可抗力原因，造成一方不能履行合同的，免除违约责任。十一、本合同附件是合同的重要组成部分，与其他条款具有同等法律效力。合同中未尽事宜，双方通过友好协商签订协议书，作为合同的补充内容，与本合同具有同等法律效力”。合同成立后，原告中油销售公司依约向被告欧克迈公司支付预付款117566元。欧克迈公司进行设计、并购买设备进场施工安装，2019年8月3日，欧克迈公司购买的闸阀到达中油销售公司库区，中油公司提出欧克迈公司购买的16KＧ闸阀与合同要求不符合，应安装DＮ15025KG阀门，由于欧克迈公司提供的阀门为DＮ15016KG，无法安装。经双方现场协商沟通，欧克迈公司同意更换符合中油公司要求的阀门。2019年8月30日，欧克迈公司购买的DＮ15025KG阀门到达中油销售公司制定区域（库区），并进行安装调试。欧克迈公司为购买新阀门另支出36000元。2019年9月10日，改造工程完工，并经双方人员验收签字。后双方因合同逾期问题和付款问题虽经多次电话沟通协商无果。2019年11月18日，中油公司发函告知欧克迈公司在接函五日内前往中油销售公司进行协商。2019年11月21日，双方在中油销售公司会议室召开协调会，中油销售公司提供的会议录音资料记载：“┈中油销售公司（晏业发）：优惠伍万，系统升级免费，公司意见欧克迈公司（裴海潮）：这次赔钱，这次不赚钱，我愿意优惠三万元，系统升级免费┈”。后双方协商无果成讼。庭审中，原告中油销售公司称其向欧克迈公司多次提出培训、维修、维护、检修要求，被告欧克迈公司拒绝培训、维护、检修、维修。被告欧克迈公司称其公司已履行培训、维护、检修、维修义务，并提交其施工记录，该施工记录记载：“2019年9月6日。完成任务量:调试，培训,确认：已调试，培训。2019年9月9日。完成任务量:培训,确认：集团已验收，培训。”该记录上有建设单位负责人彭永宾的签字。另查明，一、诉讼中，欧克迈公司提交了《驻马店市中油销售有限公司库区紧急自动切断电磁安全改造工程招标文件》一份，用以证明欧克迈公司于2019年6月17日向中油销售公司交付了5000元投标保证金，投标工程已验收，应退还给欧克迈公司。及《驻马店市中油销售有限公司库区紧急自动切断电磁安全改造工程招标文件》工程量清单载明：“电动闸阀，规格型号：DN150闸阀、配电动执行机构”。欧克迈公司用以证明：其公司在投标文件中《库区紧急自动切断电磁安全改造工程招标文件》工程量清单指定了“阀门软连接”的方案。结果是中标，即：中油销售公司认可“阀门软连接”的方案。二、诉讼中，欧克迈公司提交了《驻马店市中油销售有限公司30000立方米油库改建项目仪表自动化设计报告评审意见》一份，载明：驻马店市中油销售有限公司与2019年8月8日组织专家对河南化昌石化工程设计有限公司编制的《驻马店市中油销售有限公司内部改造工程安全设施设计报告》（以下简称《设计报告》进行评审。与会专家听取了驻马店中油对企业兼并情况的介绍，设计单位对《设计报告》主要内容的汇报，并对生产、储存形成进行了查勘，经质询、讨论，形成评审意见如下：（共12条略），按专家组意见对存在问题补充完善后，同意通过评审。专家签字”。三、诉讼中，欧克迈公司提交了2019年9月16日向中油销售公司开具的增值税专用发票一张，金额为391888元。庭审中，中油销售公司认可收到该增值税专用发票，但是由于没有验收合格，不符合付款条件，且中油销售公司人员不会使用设备。四、诉讼中，经本院组织双方当事人现场勘验案涉设备是否投入使用，该设备显示通电正常，中油销售公司工作人员称：没有正常使用，只是通电了，因为没有培训过，不会使用。欧克迈公司称：通过电脑显示可以看到设备正常工作，报警提示正常。上述事实，有原告提交合同书，当事人陈述等证据在卷为据，经庭审质证，本院据以认定。本院认为，原告中油销售公司与被告欧可迈公司签订的《库区紧急自动切断电磁安全改造工程合同书》，为承揽合同，双方当事人意思表示真实，内容不违反国家法律强制性规定，确认有效合同。合同签订后，原告中油销售公司依约履行支付预付款的义务，在实际安装工程中，由于原告中油销售公司提出被告欧可迈公司所购15KG闸阀，不符合要求，双方经协商，欧可迈公司同意更换。由于双方在招投标文件及合同设备清单中电动闸阀，规格型号均载明为：DN150闸阀，未明确约定电动闸阀公斤数，但按合同约定涉案设备由被告欧可迈公司设计，设备配件由欧可迈公司负责购买，故欧可迈公司作为承揽方应负有购买符合要求的设备的义务，由于欧可迈公司购买闸阀15KG闸阀无法正常安装，欧可迈公司另行购买闸阀，造成未在合同约定期限内完工，逾期36天，属违约行为，应当依法承担相应的违约责任。欧克迈公司提交的施工记录上虽记载有工程完工时欧克迈公司对中油销售公司工作人员进行操作培训，但未提交证据证明中油销售公司人员已达到可熟练操作程度，也未提交证据证明其履行了每季度上门进行免费软件系统维护和硬件设备检修、维修义务，造成原告中油销售公司人员无法正常操作使用，也属违约行为，应承担违约责任。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约金责任”，故原告中油销售公司请求被告履行培训、维护、检修、维修等合同义务的诉讼请求，本院予以支持。至于原告中油销售公司主张按合同约定“一方违约，应向对方支付合同总金额50%的违约金”即支付违约金195944元的诉讼请求，明显过高，应依法予以核减，根据被告欧克迈公司违约情形，本院确定被告欧克迈公司支付违约金30000元。关于反诉原告欧克迈公司提出的反诉请求问题，一、双方合同约定欧克迈公司完成全部安装调试，并提供安监部门和专家验收合格后，开具全额增值税专用发票后，中油销售公司在支付合同总款30%，即117566元，欧克迈公司虽完成全部安装调试，经专家评审验收，专家组的意见为“对存在问题补充完善后，同意通过评审”。但欧克迈公司未提供证据证明对存在问题进行补充完善，亦未提供证据证明其已由安监部门验收合格。故反诉原告欧克迈公司主张证中油销售公司支付剩余工程款117566元，条件不成就，不符合支付条件，本院暂不予支持，可待条件成就后，另行主张。二、关于反诉原告欧克迈公司主张中油销售公司支付因其在合同中对电动闸阀规格型号不明确注明而导致延期完工的损失费30000元以及强令反诉人更换闸阀的成本费36000元的问题，因欧克迈公司原购买的电动闸阀的公斤数，不符合要求，双方沟通协商，达成新的合意，由欧可迈公司另行购买25公斤闸阀，更换闸阀的费用应当由欧可迈公司承担，且造成未在合同约定期限内完工，逾期36天，给原告也造成损失，所以反诉原告欧克迈公司主张损失费30000元以及更换闸阀的成本费36000元的诉讼请求，证据不足，本院不予支持。三、关于反诉原告欧克迈公司提出退还收取反诉人的专家评审费18000元的问题，因合同约定由欧克迈公司聘请专家验收评审，欧克迈公司主张中油销售公司承担专家评审费18000元缺乏事实依据和法律依据，本院不予支持。四、《中华人民共和国招标投标法实施细则》第五十七条第二款规定：“招标人最迟约定在书面合同签订后5日内向招标人或为中标人退还投标保证金及银行同期存款利息”，故反诉原告欧克迈公司主张退还中标保证金5000元的反诉请求，于法有据，本院予以支持。至于反诉被告中油销售公司辩称中标保证金是在工程全部结束后退还，没有事实和法律依据，本院不予采纳。五、关于反诉原告欧克迈公司主张的律师费，因未提交证据加以证明，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第六十一条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、限被告洛阳欧克迈自控工程有限公司于判决生效后按合同约定履行对原告驻马店市中油销售有限公司工作人员进行操作、维护培训及对系统维护和硬件设备检修、维修的义务。二、限被告洛阳欧克迈自控工程有限公司于判决生效后十日内向原告驻马店市中油销售有限公司支付违约金30000元。三、限反诉被告驻马店市中油销售有限公司于本判决生效之日起十日内向反诉原告洛阳欧克迈自控工程有限公司返还招标保证金5000元。四、驳回原告驻马店市中油销售有限公司的其他诉讼请求。五、驳回反诉原告洛阳欧克迈自控工程有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4218元，原告中油销售公司负担3418元，被告欧克迈负担800元。反诉费2200元，原告中油销售公司负担500元，被告欧克迈负担1700元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于河南省驻马店市中级人民法院。审 判 长 李 虎人民陪审员 藏 红人民陪审员 闫 伟二〇二〇年六月二十四日书 记 员 郭燕杰