四川省成都市锦江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0104民初9566号 原告（反诉被告）：四川福金泰建设工程有限公司。住所地：成都市武侯区洗面桥街39号1栋1单元6楼9号。 法定代表人：汤晓平，任公司总经理。 委托诉讼代理人：孙彬，四川伦典律师事务所律师。 委托诉讼代理人：程星星，四川伦典律师事务所律师。 被告（反诉原告）：成都欧玲珑商贸有限公司。住所地：四川省成都市锦江区樱花街1238号12栋负一层。 法定代表人：曾建勇，任公司总经理。 委托诉讼代理人：张金全，成都市锦江区人南法律服务所法律工作者。 原告（反诉被告）四川福金泰建设工程有限公司（以下简称福金泰建设公司）与被告（反诉原告）成都欧玲珑商贸有限公司（以下简称欧玲珑商贸公司）合同纠纷一案，本院立案受理后，欧玲珑商贸公司在举证期限内对福金泰建设公司提出反诉，本院经审查后依法受理，并决定与本诉合并进行审理。本案依法由审判员唐璇适用简易程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）福金泰建设公司的法定代表人汤晓平及其委托诉讼代理人程星星，被告（反诉原告）欧玲珑商贸公司的委托诉讼代理人张金全到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福金泰建设公司向本院提出诉讼请求：1．判令欧玲珑商贸公司立即向福金泰建设公司支付合同款196,000元；2．判令欧玲珑商贸公司立即向福金泰建设公司支付违约金51,000元；3．本案的诉讼费用由欧玲珑商贸公司承担。 事实和理由：福金泰建设公司与欧玲珑商贸公司于2016年11月6日签订《永福超市（468店）思科国祥中央空调安装工程合同书》，约定福金泰建设公司承接欧玲珑商贸公司永福超市中央空调销售和安装工程，合同总价为510,000元，该价款不含税金及发票，另合同对价款支付方式、违约金均有明确约定，且签订合同时也将合同附件的施工图以及结算单一并进行确认。合同签订后，福金泰建设公司如约展开设备供应和安装工作，但欧玲珑商贸公司未依据合同约定支付进度款。欧玲珑商贸公司的逾期付款行为导致工程终止。截止起诉日，福金泰建设公司已完成工作量共计271,000元，期间欧玲珑商贸公司支付75,000元，剩余196,000元未付。现福金泰建设公司为维护自身的合法权益，特提起诉讼。 欧玲珑商贸公司本诉辩称、反诉诉称，欧玲珑商贸公司（即合同甲方）与福金泰建设公司（即合同乙方）签订案涉合同，合同约定：工程工期为2016年11月6日至2016年11月30日完工；乙方向甲方应提供并确认的施工图，乙方严格按照施工方案施工；材料进场并经甲方确认后，甲方向乙方支付款项。单合同签订时并无附件。在合同履行期间，福金泰建设公司未按合同约定内容履行相应义务，未向欧玲珑商贸公司提供施工方案图，其施工不当，同时也未按合同约定将材料按时、按量进入施工现场，致使欧玲珑商贸公司只能按照乙方材料进场时的比例支付相应工程款。对此，欧玲珑商贸公司多次向福金泰建设公司提出声明，要求其按照合同要求全面履行义务，但均遭其无理拒绝。基于上述事实，欧玲珑商贸公司特依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定提起反诉，请求：1．判令解除欧玲珑商贸公司与福金泰建设公司签订的合同，并判令福金泰建设公司承担违约责任，支付违约损失51,000元；2．判令福金泰建设公司退还欧玲珑商贸公司已付货款80,000元（当庭变更为已支付货款为75,000元）；3．本诉及反诉案件的诉讼费用由福金泰建设公司全部承担。 福金泰建设公司反诉辩称，福金泰建设公司不存在违约行为，不应该承担违约责任，不应退还欧玲珑商贸公司已经支付的合同款项。欧玲珑商贸公司陈述工期延误问题，合同约定工期只是暂定工期，实际履行过程中因欧玲珑商贸公司未及时支付进度款，且欧玲珑商贸公司明确表示拒绝福金泰建设公司继续履行合同，工程被迫暂停，因此合同违约责任在于欧玲珑商贸公司。 本院经审理认定事实如下：2016年11月6日，欧玲珑商贸公司（甲方、发包方）与福金泰建设公司（乙方、承包方）签订《永福超市（468店）思科国祥中央空调安装工程合同书》，载明：工程名称为永福超市（468店）中央空调销售和安装工程，地点为成都市锦江区樱花街1238号；建设工程承包范围为空调设备采购和辅材采购，空调设备安装，空调系统安装（工程要求参见合同附件），施工具体内容见施工图，本工程属于大包工程，设备购置、系统安装及调试验收；本工程采用总价包干方式；本空调工程室内暂定工期2016年11月6日起至2016年11月30日室内隐蔽工程交付二装装修（整体工程交付甲方的具体时间以现场实际工程情况确定）；本安装工程包干总价510,000元，一次性包干（以甲方签字认可的施工图为准），此价格不含税收及发票；甲方驻现场代表陈经理，乙方驻现场代表汤晓平；甲方对工程质量进行监督，乙方材料及设备进场，必经甲方代表确认审核后方可进行施工；室外机设备基础尺寸和主机设备功率型号及风口开口尺寸由乙方提供，甲方协调由装饰方及甲方相关专业单位负责施工安装；乙方按甲方通知的开工时间开始施工；由乙方提出的暂停施工要求，因甲方在48小时内未作答复，乙方可视为甲方已同意，可暂停施工，但工期不顺延；隐蔽分部工程在自检合格后，按分部工程验收申报程序申报甲方，甲方未按合同条款要求的时间进行验收签证的，经甲方代表确认，工期相应顺延；隐蔽工程必须经甲、乙双方现场验收签章后，方可进入下道工序施工。乙方应提前24小时申报甲方，甲方在收到通知后48小时内进行验收；付款进度：1．空调材料进场并经甲方确认后，甲方向乙方支付100,000元；2．在2016年春节前或在甲方超市开业后3个工作日再向乙方支付50,000元；3．在甲方要求乙方安装空调室外机前15工作日，甲方向乙方支付310,000元；4．空调安装调试并交付甲方确认使用后，甲方向乙方支付50,000元；如一方违约应承担合同总金额10%的违约金，损失部分另行计算，空调安装工程款项未支付完备，空调设备的所有权属于乙方所有。发包方处有委托代理人陈辉签字，承包方处有委托代理人黄银签字。 欧玲珑商贸公司向福金泰建设公司分别于2016年11月16日转款30,000元、2017年1月25日转款20,000元、2018年2月13日转款15,000元、2019年2月2日转款10,000元。 庭审中，福金泰建设公司陈述报价单上载明的金额为530,000元，扣除20,000元税费，则为510,000元。第一批次进场：钢管和角钢、部分辅材（油漆、丝杠），第二批次进场：水管、风机盘管、热镀锌钢管、冷冻水管保温、闸阀、软接，第一批和第二批间隔在1周左右，第三批、第四批次间隔大概是在10天左右进场的，数量是根据决算单统计的，第一批进场的数量是没有统计的。进场是根据施工场地的安装条件允许福金泰建设公司安装风口开关温控器等设备才进场的。第一批进场数量按合同载明的工程量及实际工程量来统计，欧玲珑商贸公司未书面告知不再继续安装，只是叫福金泰建设公司拆除，案涉工程，差主机未安装，现已停工。管道铺设后，部分隐蔽。 欧玲珑商贸公司陈述，现使用的空调为案外人的空调，超市处于营业状态。每一批次进场的材料是多少欧玲珑商贸公司并不清楚。 双方均陈述未对工程量进行核对确认。 上述事实，有双方当事人的庭审陈述，福金泰建设公司提交的福金泰建设公司营业执照、欧玲珑商贸公司企业查询信息、《永福超市（468店）思科国祥中央空调安装工程合同书》、付款凭证4份等证据在案为证。 本院认为，福金泰建设公司与欧玲珑商贸公司签订的《永福超市（468店）思科国祥中央空调安装工程合同书》是双方当事人真实意思表示，合同内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效。合同签订后，福金泰建设公司开始材料供应及安装工作，双方就材料供应和安装工作及支付进度款发生争议。 现福金泰建设公司要求欧玲珑商贸公司支付剩余合同款及违约金。本院认为，1．福金泰建设公司诉称已完成合同中的工作量，只有空调外机尚未安装，福金泰建设公司提交的现有证据无法证明其已实际完成的工程量；2．空调安装一般是先安室内再室外，部分空调管道安装于隐蔽空间，工程量的完成情况根据现有证据无法确定，且合同约定空调材料进场须经欧玲珑商贸公司确认，福金泰建设公司未提交证据进行证明其将材料交付给欧玲珑商贸公司；3．合同约定“空调材料进场并经欧玲珑商贸公司确认后，欧玲珑商贸公司需支付100,000元，在2016年春节前或超市开业后3个工作日再向福金泰建设公司支付50,000元”，现福金泰建设公司无证据证明材料进场并交付，且无证据证明各批次进场材料、数量，也未提交按合同约定经欧玲珑商贸公司确认进场材料的证据，双方亦未对进场材料形成书面确认。福金泰建设公司主张合同存在附件，欧玲珑商贸公司辩称并无合同附件，并提交另一份自己持有的合同予以证明，根据双方合同约定的“附件是构成本合同的一部分，同样具备法律效应。双方确认的报价书。乙方向甲方提供并确认的施工图”的内容，附件需经双方确认，福金泰建设公司提交的施工方案图、价格清单并无双方签字盖章，不能认定为经双方确认的合同附件，其提交的决算单亦无双方签字盖章，其未提供双方就合同价款的结算达成一致的证据。综上，欧玲珑商贸公司已向福金泰建设公司共计转款75,000元，福金泰建设公司提交的现有证据不能证明欧玲珑商贸公司支付剩余合同价款的条件已成就，应由福金泰建设公司承担举证不能的法律后果。本院对福金泰建设公司的诉讼请求，本院不予支持。 关于欧玲珑商贸公司诉称福金泰建设公司存在根本违约行为导致合同无法履行，要求解除双方签订的合同，并要求福金泰建设公司承担违约责任。欧玲珑商贸公司主张福金泰建设公司未按合同内容履行相应义务，未向欧玲珑商贸公司提供施工方案图，施工不当，工程整体未完工。根据本院已查明事实，双方签订的合同中仅约定了暂定期限，未明确实际施工时间和完工时间，且双方约定整体工程交付以现场实际工程情况确定，欧玲珑商贸公司未举证证明福金泰建设公司施工不当之行为或工程未完工系福金泰建设公司有违约行为而导致；欧玲珑商贸公司陈述福金泰建设公司未按约定将材料按时、按量进入施工现场，双方对空调材料的进场时间亦未进行约定，双方均未对进场材料的规格、数量、质量等进行交接验收的情况进行举证，福金泰建设公司亦未提交证据证明福金泰建设公司存在迟延履行合同主要义务，明确表示或以其行为表明不履行合同义务致使合同目的不能实现的情形存在，故本院对欧玲珑商贸公司诉请解除双方签订的合同，不予支持。关于违约金，欧玲珑商贸公司未能证明福金泰建设公司存在违约行为，且庭审中欧玲珑商贸公司陈述双方有协商继续施工，且合同一直在履行，故欧玲珑商贸公司的该项诉讼请求，不具有事实与法律依据，本院不予支持。关于欧玲珑商贸公司要求退还货款。双方提交的证据均不能证明因另一方存在违约行为导致工程终止，在合同未解除的前提下，欧玲珑商贸公司支付的货款75,000元，系其履行自己的合同义务，不具有返还的事实和法律依据，故对欧玲珑商贸公司的该项诉讼请求，本院不予支持。 综上所述，福金泰建设公司的本诉请求，欧玲珑商贸公司的反诉请求，本院均不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条（法律条文全文附后）之规定，判决如下： 一、驳回原告（反诉被告）四川福金泰建设工程有限公司的诉讼请求； 二、驳回被告（反诉原告）成都欧玲珑商贸有限公司的反诉诉讼请求。 本案本诉案件受理费减半收取2,490元，由原告（反诉被告）四川福金泰建设工程有限公司负担。反诉案件受理费减半收取1,460元，由被告（反诉原告）成都欧玲珑商贸有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员 唐 璇 二〇二〇年六月二十八日 书记员 李冬梅 附：本判决所适用法律条文全文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。