北京市大兴区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0115民初7029号原告（反诉被告）：河北韦伯电梯销售有限责任公司，住所地石家庄高新区祁连街88号盛和广场C座1单元505室。法定代表人：刘来忠。委托诉讼代理人：丁贵强，男，河北韦伯电梯销售有限责任公司员工。被告（反诉原告）：管晓飞，男，1963年3月18日出生，汉族，现住北京市东城区。原告（反诉被告）河北韦伯电梯销售有限责任公司（以下简称：韦伯公司）与被告（反诉原告）管晓飞买卖合同纠纷一案，本院于2020年3月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）韦伯公司委托诉讼代理人丁贵强，被告（反诉原告）管晓飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）韦伯公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告管晓飞支付拖欠的安装款20000元；2、依法判令被告管晓飞支付违约金20000元；3、判令被告管晓飞承担本案诉讼费用。事实和理由：韦伯公司与管晓飞于2017年签订秀水花园49-1电梯设备定作及安装合同，设备金额加运费是9万元，安装费是2万元，合计11万元，此电梯于2018年4月12日货到现场工地，根据安装付款方式，管晓飞应在安装前7日支付1万元安装费，安装验收合格后支付1万元安装费，此电梯已于2018年8月6日全部安装完成，但管晓飞一直未支付安装款，故诉至法院。被告（反诉原告）管晓飞答辩称，不同意韦伯公司的诉讼请求，关于安装款合同第二条和第九条规定，安装验收后支付，现电梯有质量问题，一个是在运行过程中嘎嘎作响是安全问题，一个是有报警按钮但是不起作用也是安全问题，双方的合同约定是按国家标准安装，我方有视频为证，韦伯公司要求我支付2万元的安装款没有依据；对于违约金韦伯公司是按照合同中11.4条规定，我在2018年4月9日前支付了绝大部分电梯款，请求法庭驳回韦伯公司的诉讼请求。同时，管晓飞提出反诉，反诉请求：1、请求判令被反诉人韦伯公司继续履行合同，修复调整电梯和对调整后的电梯设备进行检验并向反诉人管晓飞交付检验合格等资料；2、请求判令被反诉人韦伯公司按合同补充协议向反诉人管晓飞支付刨凿改造电梯井的费用3000元；3、请求判令被反诉人韦伯公司按合同第7.2款和第8.3.3款承担违约责任，向反诉人管晓飞支付违约金22000元和迟延履行赔偿金5500元；4、本案所有诉讼费用由被反诉人韦伯公司承担。原告（反诉被告）韦伯公司对被告（反诉原告）管晓飞的反诉答辩称，根据国家特种设备安全监察局的规定，家用设备不纳入国家监管，所以管晓飞提出的国家标准与涉案电梯不符。当时电梯是我勘查的，管晓飞家的电梯垂直度偏差达到7-10cm，不符合国家建筑规范。关于补充协议第三条有关于安装费用的规定，5月16日韦伯公司支付的安装费，5月17日就进行了安装，5月23日又给安装队支付了一万元的安装费，是由我方找安装队完成安装电梯，改造电梯井的费用是我方支付的，这笔费用管晓飞就没有给我方，我方安装完电梯后，另外的安装费用管晓飞也没有给我方支付。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无争议的证据本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年2月9日，甲方管晓飞与乙方韦伯公司签订《电梯设备定作及安装合同》，约定：项目所在地北京市大兴区旧宫镇；电梯名称为别墅梯，设备金额为11万元（本合同价为不含税价格）；付款方式为本合同签订之日起3日内，甲方向乙方支付合同设备总价的10%，计9000元作为定金；在甲乙双方确认排产日期次日内，甲方向乙方支付排产设备总价20%，计18000元排产款；根据本合同交货期规定合同设备制造完毕后，在发运前7个工作日，甲方应向乙方支付提货设备总价的70%，计63000元提货款；甲方应在安装前7日，将安装调试总价的50%计10000元支付给乙方，乙方收到该款项后按规定的时间开始安装工作；电梯设备安装调试完毕，验收合格后七日内，甲方应将安装调试总价的另50%计10000元一次性付清。设备交付至甲方现场日期为2018年3月31日，甲方未按本合同第2条约定按期履行付款义务，发货日得以顺延；若乙方未按合同交货期将设备交付甲方现场，每延误一日乙方向甲方支付500元罚金；乙方保证生产的乘客电梯按GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的标准进行制造和安装；本合同质量保证期自乙方安装调试结束之日起18个月内，但其中技监局验收合格后不超过12个月，以先到者为准；当电梯产品到达安装地点并经过甲方验收后，乙方承诺，在甲方按约支付完产品所涉买卖合同及安装合同规定的应付款，且在双方协商一致的安装开工日期后，15-20个工作日内完成电梯设备的安装调试工作；若乙方未按合同按期在甲方现场完成设备安装调试，并根据合同设备质量条款验收合格交付甲方正常使用，每延误一日乙方按每天500元赔偿甲方，但不超过合同总价的5%；若需变更合同条款的，必须经甲乙双方一致书面确认，安装施工中如甲方需作变更的，必须向乙方出具书面通知，并经乙方确认，确认变更事宜的期间不计入工期；由于非不可抗力原因，甲方逾期付款的应按延误部分金额每天万分之四的比例向乙方支付逾期违约金，但最高不超过本合同总价的5%；本合同及所有附件《韦伯电梯配置、功能表》、《第WBBJ20171023001号产品报价书》、《韦伯电梯合同技术规格表》、《韦伯电梯井道布置图》以及补充协议或变更协议，经双方签字后生效，均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。附件一韦伯电梯配置、功能表载明电梯标准功能应包含警铃，供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。管晓飞称韦伯公司提交的合同签字并不是其本人所签，但其认可合同的内容，与其持有的合同条款一致。2018年5月16日，甲方管晓飞与乙方韦伯公司签订第WB17E0087X号电梯设备定作及安装合同之补充协议，载明：鉴于目前电梯安装不进去的情况，考虑到乙方在测量井道时存在的疏忽，为了尽快推进电梯安装及使用，双方确认采取整改井道方式进行弥补，经双方友好协商达成如下补充协议。1、现有井道整改由乙方负责；2、井道整改完成后乙方应立即进行电梯安装作业；3、甲方按主合同支付安装费用，即在井道改造完成后安装人员进场前支付50%安装预付款，其余安装款按合同执行；4、电梯验收按主合同执行。担保方韦伯电梯有限公司在合同上盖章。管晓飞提交的转账记录载明：2018年2月9日支付9000元；2018年3月15日支付18000元；2018年4月9日支付63000元。庭审中，双方对已支付电梯款9万元无争议，未支付安装款2万元没有异议。韦伯公司陈述涉案电梯在2018年6月份安装完成，从管晓飞提交的微信聊天记录中2018年7月12日管晓飞试乘电梯被困；管晓飞不认可涉案电梯安装完成，因为电梯直到现在也没有紧急报警装置。韦伯公司陈述家用电梯没有办法连接紧急通话，像小区电梯都是直接连接中控或物业的，管晓飞如有设备间可以连接到管晓飞指定地点，如果要是与市政电话接通，需要管晓飞另外付费。本院认为，韦伯公司与管晓飞之间的《电梯设备定作及安装合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效，管晓飞认可电梯购买及安装的事实。一、关于韦伯公司要求管晓飞支付拖欠的安装款20000元及违约金20000元的诉讼请求。双方在合同中约定管晓飞应在安装前7日，将安装调试总价的50%计10000元支付给韦伯公司，韦伯公司收到该款项后按规定的时间开始安装工作，电梯设备安装调试完毕，验收合格后七日内，管晓飞应将安装调试总价的另50%计10000元一次性付清。现电梯已经进行安装，管晓飞未按合同约定支付前期安装费10000元，已构成违约，故对于原告韦伯公司要求管晓飞支付安装费10000元的诉讼请求，本院予以支持。因涉案电梯未按照双方合同约定标准安装有效的警铃报警装置，管晓飞对此提出异议，不认可涉案电梯已经安装完成并经其验收可以正常使用，韦伯公司认可电梯安装警铃报警装置，但是该装置不能与外部进行同话，不能正常使用。故对于韦伯公司要求管晓飞支付安装调试完毕验收合格的安装费10000元的诉讼请求，缺乏依据，本院不予支持。因涉案电梯未安装验收完毕，韦伯公司亦存在过错，故对于韦伯公司要求管晓飞支付违约金20000元的诉讼请求，缺乏依据，本院不予支持。二、关于管晓飞要求韦伯公司继续履行合同，修复调整电梯和对调整后的电梯设备进行检验并向管晓飞交付检验合格等资料并要求韦伯公司按合同补充协议向管晓飞支付刨凿改造电梯井的费用3000元及违约金22000元和迟延履行赔偿金5500元的诉讼请求。因涉案电梯未按照合同约定安装警铃，供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界，导致电梯报警按钮不能正常使用，管晓飞未对电梯安装进行验收，故对于管晓飞要求继续履行《电梯设备定作及安装合同》的诉讼请求，本院予以支持，双方均应按照合同约定履行义务。关于管晓飞交付检验合格材料的诉讼请求，双方在继续履行合同中应当按照合同约定内容进行交付，无合同约定的内容本院不予支持。关于管晓飞要求韦伯公司支付刨凿改造电梯井费用3000元的诉讼请求，缺乏证据证明，本院不予支持。关于管晓飞要求韦伯公司支付违约金22000元及迟延赔偿金5500元的诉讼请求，因管晓飞未按合同约定支付前期安装费10000元存在违约，故对其要求韦伯公司支付违约金及赔偿金的诉讼请求，缺乏依据，本院不予支持。据此，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：一、确认原告（反诉被告）河北韦伯电梯销售有限责任公司与被告（反诉原告）管晓飞于2018年2月9日签订的《电梯设备定作及安装合同》有效，双方继续履行合同；二、被告（反诉原告）管晓飞于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）河北韦伯电梯销售有限责任公司前期安装款10000元；三、驳回原告（反诉被告）河北韦伯电梯销售有限责任公司的其他诉讼请求；四、驳回被告（反诉原告）管晓飞的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费400元，其中300元由原告（反诉被告）河北韦伯电梯销售有限责任公司负担（已交纳），其中100元由被告（反诉原告）管晓飞负担（于本判决生效后七日内交纳）。反诉案件受理费281元，由被告（反诉原告）管晓飞负担（已交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审判员  赵雪二〇二〇年六月十三日书记员  王然