福建省永春县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0525民初576号 原告：魏志君，男，1979年2月2日出生，汉族，住福建省永春县。 原告：林惠珍，女，1979年9月11日出生，汉族，住福建省永春县。 二原告共同委托诉讼代理人：郑文峰，福建泉中律师事务所执业律师。 二原告共同委托诉讼代理人：张建华，福建泉中律师事务所执业律师。 被告：福建省兴宇房地产开发有限公司，住所地永春县五里街镇溪滨路阳光豪庭1号楼店面9—10#，统一社会信用代码91350525555051565F。 法定代表人：颜家玲，该公司董事长。 委托诉讼代理人：郑梦阳，福建李林律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：林清荣，福建李林律师事务所执业律师。 原告魏志君、林惠珍与被告福建省兴宇房地产开发有限公司（以下简称兴宇公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年3月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告魏志君、林惠珍的委托诉讼代理人张建华和被告兴宇公司的委托诉讼代理人郑梦阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 魏志君、林惠珍向本院提出诉讼请求：1．判决确认《商品房买卖合同》附件六补充协议第三条中“买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人应当向买受人支付己交房款的利息，按银行同期存款利率计算”的内容无效；2．判决兴宇公司立即向魏志君、林惠珍支付自2016年6月30日起至2018年1月30日期间以购房总价869233元为基数按日万分之三计算的逾期交房违约金；3．判决兴宇公司立即向魏志君、林惠珍支付自2017年8月20日起至通知办理产权证之日期间以购房总价869233元为基数按日万分之一计算的逾期办证违约金。事实和理由：2014年3月28日，魏志君、林惠珍与兴宇公司签订《商品房买卖合同》，约定魏志君、林惠珍向兴宇公司购买址于永春县房屋；兴宇公司应于2016年6月30日前将竣工验收合格、消防验收合格的商品房交付给魏志君、林惠珍使用，并于交付使用后60日内办理初始预登记。逾期交房的，兴宇公司应向魏志君、林惠珍支付自逾期之日起至实际交房之日，按日向魏志君、林惠珍支付已付房款万分之三计算的违约金；逾期办证的，兴宇公司应当自约定的交付之日后90日起至实际完成办证之日，按日向魏志君、林惠珍支付已付房款万分之一计算的违约金。合同签订后，魏志君、林惠珍依约支付了全部购房款，但兴宇公司于2018年1月30日才通过消防验收备案。魏志君、林惠珍认为，兴宇公司逾期交付房屋，又逾期办理权属证书，依法应向魏志君、林惠珍支付相应的违约金。同时，《商品房买卖合同》补充协议附件六第三条中“买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人应当向买受人支付已交房款的利息，按银行同期存款利率计算”的内容属于损害魏志君、林惠珍权益、减轻兴宇公司责任的格式条款，依法应认定为无效。 兴宇公司辩称：1．魏志君、林惠珍与兴宇公司签订的《补充协议附件六》是适格主体双方真实意思的表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，亦不属于法律法规有关合同无效的情形，应属合法有效。魏志君、林惠珍诉求判决《补充协议附件六》第三条无效缺乏事实与法律依据，应予驳回；2．关于逾期交房违约金部分。魏志君、林惠珍的诉求逾期交房时间计算偏长，应根据兴宇公司通知交房时间即2016年12月30日为计算截止下限，而且根据合同第八条约定，如下几种情形可据实予以延期：（1）据2013年至2019年气象部门降水资料表，可扣除并延期的中、大、暴雨天数154天；（2）据2013年至2019年影响永春六级以上台风资料表，可延期台风天数7天；（3）据2013年至2017年停水、停电材料，可延期并扣除天数为26天；（4）可予以延期的法定节假日为33天；（5）据永春教育局的证明，因中高考停止施工延误时间18天。以上可予以延期的天数合计238天，已超过魏志君、林惠珍逾期交房天数，故兴宇公司不存在违约，不必承担逾期交房的违约责任。即使法庭认定，确实存在逾期交房天数，在据实延长予以抵扣后，魏志君、林惠珍逾期交房违约金的诉讼请求也已超过诉讼时效。福建省高级人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件疑难问题的解答》第21意见，买受人请求出卖人支付逾期交房、逾期办证违约金的，适用诉讼时效的规定。……按日计付的违约金的诉讼时效应当分别每一日单独计算。本案中，《商品房买卖合同》补充协议约定的逾期交房违约金系按日计付，因此逾期交房违约金诉讼时效应当分别每一日单独计算，故魏志君、林惠珍在起诉之日往前推算三年即2017年3月19日之前的逾期交房违约金的诉讼请求已超过诉讼时效，而魏志君、林惠珍逾期交房时间计算截止日期为2016年12月30日，故魏志君、林惠珍逾期交房违约金的诉求已超过诉讼时效；3．魏志君、林惠珍诉求逾期办证时间偏长。根据《补充协议》第四条约定，“经双方协商后，买受人同意将房屋买卖合同中第十四条关于产权登记的约定中出卖人协助办证的时限由90天变更为365天，即如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后365日内取得房屋权属证书的，双方同意按第十四条第二项的约定承担责任”，魏志君、林惠珍于2017年5月22日确认接收该房屋，故逾期办证应以2018年5月23日为起算点，兴宇公司办理好总证的时间即2019年1月3日为截止下限。且魏志君、林惠珍诉求办证的违约基数按0.01%计算无根据，合同14条约定，逾期办证的违约利息0.001%，故按合同约定的标准进行计算才合理。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。双方对《商品房买卖合同》、销售不动产统一发票、《商品房买卖合同》补充协议、2013年1月至2019年12月份永春县降水量资料、2013年至2019年影响永春6级以上台风时间统计、国网福建永春县供电有限公司的证明、永春县自来水公司停水证明材料、永春县教育局证明材料、交房材料、邮政快递通知办证的证明材料、消防验收材料、竣工验收报告、总证的真实性均无异议，本院对上述证据的真实性予以确认。 对双方有争议的证据和事实，本院认定如下：办理通知样式，魏志君、林惠珍质证时对其真实性有异议，认为这是兴宇公司单方制作的，但魏志君、林惠珍在确认已收到通知的情况下，又不能提供存在其他样式的通知，故本院对该“房屋权属登记手续通知书”样式的真实性予以确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年3月28日，魏志君、林惠珍与兴宇公司签订一份《商品房买卖合同》及附件，约定魏志君、林惠珍向兴宇公司购买位于永春县房屋；该房屋系预售商品房，总金额为869233元。合同第八条“交付条件与期限”约定：出卖人应在2016年6月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：1、该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；……但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1．遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内书面告知买受人的；2．其它非出卖人原因导致的工期延误，如市政配套安装延期及市政重要活动改造工程无法施工等；3．中、大暴雨及六级以上台风、停水、停电（以永春气象台、供电局、自来水公司提供资料为准）造成无法施工。合同第九条“出卖人逾期交房的违约责任”约定：除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第2种方式处理：……2、详见合同附件六补充协议有关条款。合同第十四条“关于产权登记的约定”：出卖人应当在商品房交付使用后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，双方同意按下列第2项处理：……2、买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付款的0.001%向买受人支付违约金。经买受人书面委托，出卖人可向房屋权属登记机构代办权属登记，相关费用等具体事项在合同附件六中另行约定。《商品房买卖合同》补充协议第三条“出卖人逾期交房的违约责任”约定：逾期在120日以内的，本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之三的违约金，逾期在120日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同，出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的0.5%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人应向买受人支付已交房款的利息，按银行同期存款利率计算。第四条“产权办理约定”：……经双方协商后，买受人同意将房屋买卖合同中第十四条关于产权登记的约定中出卖人协助办证的时限由90天变更为365天，即如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后365日内取得房屋权属证书的，双方同意按十四条第二项的约定承担责任。 上述《商品房买卖合同》及附件签订后，涉案房屋所在的“兴宇.富临国际”B12幢于2016年11月15日竣工验收合格，于2018年1月30日消防验收合格，于2019年1月3日办理好闽（2019）永春县总不动产证明第0003号不动产登记证明。魏志君、林惠珍于2017年5月22日实际接收涉案房屋，并于交房前已付清全部购房款。兴宇公司于2019年2月25日通过速递物流向魏志君、林惠珍发出可以办理产权证的通知。 本院认为，本案双方当事人签订的《商品房买卖合同》及补充协议是双方当事人真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，该合同及补充协议合法有效，受法律保护，魏志君、林惠珍请求确认《商品房买卖合同》补充协议附件六第三条中“买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人应当向买受人支付己交房款的利息，按银行同期存款利率计算”的内容无效，不予支持。根据讼争合同第八条约定，发生在合同签订后至合同约定交房期限2016年6月30日前的高考和中考期间严格控制环境噪声污染、停水、停电、天气原因可顺延情形，依约可予以抵扣顺延，发生在经顺延后交房日期内的可顺延情形亦可再予以抵扣顺延，其余发生在合同签订前及已逾期交房后的情形，不可抵扣顺延。如前分析，结合兴宇公司提交的证据，本院认定截止至合同约定的交房日期2016年6月30日前兴宇公司可据实顺延交付房屋的天数包括：发生昼夜降雨量超过10mm及台风天气127天、中、高考期间环境噪声污染控制13天、停电6天、停水11天，合计天数为157天（扣除重复情形）。经顺延后，涉案房屋交付时间可顺延至2016年12月4日。在第二至三次顺延期间，又有中雨以上天气等可顺延35天（扣除重复情形）。综上所述，本院认定兴宇公司可据实顺延交付涉案房屋的天数为192天，兴宇公司应于2017年1月8日前向魏志君、林惠珍交付涉案房屋。逾期交房违约金应自2017年1月9日起计至实际接收涉案房屋2017年5月22日止共计134天，逾期超过120日，按照补充协议第三条约定，出卖人应向买受人支付已交房款的利息，按银行同期存款利率计算。庭审中兴宇公司进一步明确上述约定为：出卖人应向买受人支付已交房款的利息，按中国人民银行同期同档定期存款利率计算；魏志君、林惠珍同意最终由法院依法认定。我院认为此处“利率”的约定进一步明确为按中国人民银行同期同档定期存款利率计算相对比较合理，予以支持。故按约兴宇公司应向魏志君、林惠珍支付自2017年1月9日起至2017年5月22日止以购房款869233元为基数按中国人民银行同期同档定期存款利率计算的逾期交房违约金。兴宇公司抗辩魏志君、林惠珍对于逾期交房违约金的诉求已超过诉讼时效，因本案逾期交房已超120日，按上述方法计算违约金，而非依约按日计算违约金，故此处不能适用福建省高级人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件疑难问题的解答》第21意见。从《商品房买卖合同》及补充协议内容，以及魏志君、林惠珍并未书面委托兴宇公司办理权属证书和魏志君、林惠珍请求逾期办证违约金截止时间等情况，可认定本案属于协助办证。兴宇公司应于商品房交付使用后365天即2018年5月22日完成协助办证义务，而兴宇公司却迟至2019年2月25日才通过速递物流向魏志君、林惠珍发出可以办理产权证的通知，迟延履行逾期办证义务279天，应按约向买受人支付每日按买受人已付款869233元元0.001%的逾期办证违约金（869233元×0.001%×279天＝ 2425元）。对魏志君、林惠珍有关逾期交房、逾期办证违约金的诉求，在上述认定范围内予以支持，超出部分没有依据不予支持。依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、福建省兴宇房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内支付魏志君、林惠珍逾期交房违约金，数额为自2017年1月9日起至2017年5月22日止以购房款869233元为基数按中国人民银行同期同档定期存款利率计算的利息； 二、福建省兴宇房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内支付魏志君、林惠珍逾期办证违约金2425元； 三、驳回魏志君、林惠珍的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1660元，减半收取计830元，由魏志君、林惠珍负担760元（多预交的900元予以退回），福建省兴宇房地产开发有限公司负担70元，应在本判决生效后五日内缴交。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审判员  涂劲松 二〇二〇年六月十五日 书记员  苏伟松 附件：本案所适用的主要法律法规 《中华人民共和国民法总则》 第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 法官提示 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定： 申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。