新疆维吾尔自治区疏勒县人民法院民 事 判 决 书（2020）新3122民初192号 原告：新疆震宁工程检测有限公司，住所地新疆喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园沂蒙路005号。法定代表人：廖明军，该公司总经理。委托诉讼代理人：黎涛，男，1991年8月12日出生，汉族，新疆震宁工程检测有限公司副总经理，住址广西西林县。被告：疏勒县百川彩钢销售店，住所地新疆喀什地区疏勒县疏勒镇1村5组第4号门面房。负责人：孟刚刚，疏勒县百川彩钢销售店总经理。原告新疆震宁工程检测有限公司与被告疏勒县百川彩钢销售店承揽合同纠纷一案，本院于2020年4月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告新疆震宁工程检测有限公司委托诉讼代理人黎涛，被告：疏勒县百川彩钢销售店负责人孟刚刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新疆震宁工程检测有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告退还原告预付款10000元，并支付资金占用费316.67元（10000元＊利率6%＊190天），本项合计10316.67元；2、判令被告赔偿逾期履行合同违约金190000元，自2019年9月30日起算截至2020年4月7日共190天，按照合同约定计算标准1000元/天，合计190000元；3、判令本案诉讼费、邮寄费由被告承担。增加诉讼请求：解除原、被告签订的《钢结构承包合同》。事实及理由：原告和被告签订了一份《钢结构承包合同》合同总价为34000元，双方约定：“2019年9月25日至2019年9月30日规定范围内的全部施工完毕”。合同签订后，原告积极、全面、正确、及时履行合同约定的各项义务，2019年9月23日依约向被告支付备料款10000元，但被告视合同为儿戏迟迟不依约定履行合同，经原告多次催告未果，故原告诉至法院，请求支持原告的诉讼请求，以维护原告的合法权益。疏勒县百川彩钢销售店辩称，一是10000元预付款是合同订金及备料款。二是我将材料拉过去，原告说不施工了。三是对方10月8日催告函由邻居接收，只说让我尽快施工，双方未沟通好。四是违约金事情，违约不在于我。五是解除合同没有意见。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。举证和质证情况如下：原告新疆震宁工程检测有限公司向本院提交以下证据：第一组证据催告函和彩信截图，证明原告向被告留置送达催告函，向被告进行催告和履行告知义务，并以短信和微信方式送达和通知，确保对方收到的事实，有电话录音确认。被告质证，原告通过微信发送了两张催告函，但未仔细看，对2019年10月8日的ZNH-02-2019催告函认可，2019年10月8日ZNH-01-2019的催告函未仔细查看。本院对该组证据予以确认。第二组证据通话录音和钢质材料照片，证明原告与被告对钢材规格有口头约定，且被告拉来的钢材不符合约定。被告质证对该组证据真实性认可，认为双方约定是4X6的方钢并且拉过去的也是4X6的方钢，但没有说明规格是属于非标的还是国标的，双方也只是口头约定，没有标注钢材规格，钢材拉过去以后原告说不符合标准，不让继续施工，后期我答应对方钢进行更换，前提是原告要交付尾款。本院对该组证据予以确认。第三组证据2019年9月23日打给疏勒县百川彩钢销售店10000元预付款业务回单一份，证实2019年9月23日依约向被告支付备料款10000元的事实。被告质证对该证据认可。本院对该证据予以确认。被告疏勒县百川彩钢销售店向本院提交以下证据：第一组证据原、被告签订的《钢结构承包合同》一份，证明彩钢房建设标准和付款方式以及预付款。原告质证对真实性认可，合同内容只标注了彩钢规格，但是在与被告商量合同时，已口头约定方钢规格。本院对该证据予以确认。第二组证据订制的彩钢及其他物品购买清单、防盗门和窗的收款收据、损失照片，证明被告已经按要求订购备料，且未能正常施工给我造成了损失。原告质证对证据真实性不予认可，对清单收款收据和照片产生异议，未交付未在我处存放。被告单位的性质就需要订购相关的彩钢等材料，被告未提交其他证明佐证订购的该批材料是因与原告间的合同关系产生，本院对该证据不予确认。第三组证据证人陈迎春的证言，证明因钢材原因原、被告未协商好，原告方不允许被告方施工，且被告知被告方施工后无法拿到钱。原告质证对证人证言不予认可，认为被告于证人间存在雇佣关系，证人证言不可采信。本院对该证据予以确认。综合双方当事人的提交的证据，本院认定如下事实：原告和被告于2019年9月23日签订了《钢结构承包合同》，合同约定由被告包工包料承建彩钢保温库房，合同总价为34000元，约定工程期限为2019年9月25日至2019年9月30日。合同中对彩钢规格及厂房尺寸进行了约定，未对方钢规格进行约定，并约定了付款方式及工程超出交付日期每日扣款1000元。合同签订后原告于2019年9月23日向被告支付定金及备料款10000元，被告于收到原告支付的10000元后及时组织进行了方钢的备料及入场，9月24日被告方准备进行施工，因方钢尺寸规格未协商一致而未能施工，经双方多次协商未果起诉至法院。本院认为，原、被告签订《钢结构承包合同》不违反法律规定，是双方真实意思的表示，对双方具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。原、被告承揽合同履行期间，因施工材料方钢规格未在合同中约定，且口头约定仅约定规格为4CM×6CM，而未约定是国标还是非国标方钢，在被告对施工所用方钢按照非国标规格备料55根后，原告提出材料不符合规格，经双方协商未达成协议，原告作为定做人应在定做前确定各项标准，被告在备料前应向原告明确材料规格，原、被告对合同未能履行均有责任。对于原告当庭增加的诉讼请求，解除双方签订的《钢结构承包合同》，被告未提异议且径行答辩同意解除合同不违反法律规定，原、被告因施工材料方钢规格约定不明且协商无果，原、被告签订的《钢结构承包合同》施工项目已经由第三方施工完毕，合同目的已经无法实现，且被告同意解除合同，故原、被告签订的《钢结构承包合同》应予解除。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”原告要求被告退还预付款10000元应予支持。对原告要求被告支付资金占用费316.67元及要求被告赔偿逾期履行合同违约金190000元，因原、被告对合同未能履行均有责任，不能归责于双方违约原因，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据……”对原告要求被告支付资金占用费及违约金本院不予支持。对于原告请求判令本案诉讼费、邮寄费由被告承担，根据《诉讼费用交纳办法》第二十九条：“诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿承担的除外。部分胜诉、部分败诉的，人民法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额。”由本院根据案件情况决定原、被告诉讼费承担。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十二条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、解除原告新疆震宁工程检测有限公司与被告疏勒县百川彩钢销售店于2019年9月23日签订的《钢结构承包合同》；二、被告疏勒县百川彩钢销售店于本判决生效后十日内一次性退还原告新疆震宁工程检测有限公司10000元；三、驳回原告新疆震宁工程检测有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2153元，原告新疆震宁工程检测有限公司已缴纳，由原告新疆震宁工程检测有限公司负担1153元，由被告疏勒县百川彩钢销售店负担1000元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院。审  判  员   罗双辉二 〇 二 〇 年 六 月 三 十 日书  记  员   邢 虎