广东省肇庆市鼎湖区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1203民初518号原告刘海燕，女，汉族，1986年8月18日出生，身份证住址广东省信宜市***********，身份证号码：440************522。被告张国源，男，汉族，1990年8月30日出生，身份证住址广东省肇庆市高要区***********队，身份证号码：441************598。原告原告刘海燕诉被告张国源装饰装修合同纠纷一案，原告于2020年5月11日向本院提起民事诉讼，本院于同月17日立案受理后，依法适用简易程序审理，于2020年6月12日公开开庭进行了审理。原告刘海燕到庭参加诉讼。被告张国源经本院传票传唤无正当理由没有到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刘海燕向本院提出诉讼请求：1、解除双方签订的双包装修合同及装修合同补充协议书。2、被告退还原告剩余装修款23192.5元（包括大门货款及安装费7000元、主卧房门材料及安装费800元、次卧房门及安装费800元、卫生间材料及安装费700元、厨房门材料及安装费1120元、厨房及卫生间吊顶费用1746元、客厅主卧及次卧油漆工程费用1996.5元、客厅主卧及次卧第三次扇灰费用658元、客厅地砖及墙裙瓷片未完成部分费用792元、大门未按时完成安装违约金3000元、装修补充合同协议书逾期竣工违约金4580元）。3、被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2019年9月22日，原告与被告签订《双包装修合同》及《工程预算表》，约定被告为原告装修肇庆市鼎湖区*************，工程总造价37000元，工程期限为90天。2019年12月23日原告按合同约定支付被告第一期工程款11100元，但是被告并未按合同约定于2019年10月24日开工，而是经过原告多次催促才于2019年11月18日派工人来开工。直到2019年11月20日才安装了水管、布了电线。第二期工程还没开始，被告便催原告交二期部分工程款，后经双方协商，原告于2019年11月22日向被告预先支付第二期工程款10000元，2019年11月28日向被告支付第二期工程款3000元。直至2019年12月*日，原告与被告敲定所有房门的预定，原告于2019年12月4日向被告支付大门定金3500元，被告承诺将在15天内完成交货安装。直至2019年12月19日，第二期工程尚未按合同完成，客厅还剩余10%瓷片未铺贴，所有墙面只扇了2次灰，都没有走漆，厨房和卫生间也没有吊顶，由于被告未按约定如期交付所有房门及安装，造成了所有工程停顿。原告多次催被告交付房门，被告却编造各种理由拖延，并催促原告结算第二期工程款才能继续开工，后经双方协商，原告于2019年12月14日向被告支付新增项客厅墙裙瓷片铺贴款1800元，2019年12月19日原告向被告支付第二期工程款5500元，第二期工程完全结清。原告本打算结清款项后，被告会加快进度，却没想到，被告拿了钱，一直不开工，原告无数次打电话跟被告沟通，被告都编造各种理由拖延工程，直至2020年1月24日，合同到期，被告都没有派任何工人开工，所有房门也没有交付。直至2020年*月23日，被告又谎称做门的厂家要交付全款才能交货，向原告索要大门余款3500元，原告被迫无奈，于2020年*月2*日向被告支付了3500元，并双发签订《装修合同补充协议书》。被告承诺于2020年4月10日前交付所有房门及安装，2020年4月30日前完成整个工程所有项目。但是直至2020年5月10日，《装修合同补充协议书》已逾期10天，原告已多次催促，由于被告的个人原因，工程依然没有任何进展，造成了原告所有装修事项停顿无法进行，带来巨大的经济损失和极大困扰。原告认为，被告的行为严重损害了原告的合法权益，原告向法院提起诉讼，请求法院判如所请。原告向本院提交证据如下：原告身份证，证明原告的主体资格。被告身份证，证明被告主体资格。双包装修合同，证明双方已签合同，合同有效。工程预算，证明装修工程明细。交易明细，证明第一期工程款已转账结算11100元。转账明细，证明向被告支付二期工程款10000元、3000元以及增加的墙裙款1800元，大门货款3500元。微信转账明细，证明向被告支付大门定金3500元、二期工程款5500元。被告收据，证明被告已收一期工程款11100元，二期工程款18500元。被告收据，证明被告已收到大门总货款7000元，客厅墙裙贴瓷片工程款1800元。装修合同补充协议书，证明双方已签订合同，合同有效。施工许可证，证明房屋准许施工。施工现场照片，证明被告未按合同完成施工项目。户口本，证明户主刘进坚与刘海燕为父女关系。房屋产权证，证明涉案房屋产权情况。身份证，证明涉案房屋户主身份。身份证，证明补充协议委托人情况。结婚证，证明王继生与刘海燕系夫妻关系。录音资料，证明被告承诺若无按时安装大门则需每天扣100元至交货止的违约金。被告张国源没有答辩和提交证据。结合本院对证据的采信及庭审调查情况，查明如下事实：2019年9月22日原告刘海燕与被告张国源签订《双包装修合同》一份，约定被告为原告父亲名下位于肇庆市鼎湖区*************进行装饰装修工程施工，双方商定采取包工包料方式，施工期限为90天，施工日期为2019年10月24日至2020年1月24日，合同工程造价依据被告提交的工程预算表定为37000元，原告分三次向被告支付工程款，第一次开工前，原告支付合同总金额的30%，支付11100元；第二次吊顶施工完成，隔墙封闭完成，支付合同总金额的50%，即18500元；第三次工程验收合格后，被告应向原告提出验收，原告应验收合格后向被告结清工程尾款，支付合同总金额20%，即7400元。并约定工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期；因被告负责不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。合同同时还约定了双方义务、和材料提供等其他内容。合同签订后，原告依据合同约定于2019年9月24日向被告名下中国建设银行个人银行账户通过转账方式支付第一次工程款11100元。双方于2020年*月26日签订了《装修合同补充协议书》，约定原告装修中的房间门、厨房门和厕所门的材料费及安装费均已包含在《双包合同》工程款中，不需要另外支付。客厅大门为新增项目，由被告提供全部材料及包安装，大门总金额7000元，其中定金3500元已在2019年12月4日通过微信转账支付，剩余3500元于合同签订当天支付，被告在收款后于2020年4月10日前向原告将以上房间门、大门、厕所门等交货验收并安装。如未按时完成或验收不合格，对工程造成的损失均由被告负责，所需费用由被告承担。并重新约定装修工程的竣工日期为2020年4月30日。如果由于被告原因未能按时竣工，原告有权以书面形式提出终止合同，并由被告向原告赔付10%的违约金，并办理终止合同手续。2019年11月22日、28日，2019年12月4日、14日、19日以及2020年*月26日，原告通过微信转账方式向被告张国源微信账号分别支付10000元、3000元、3500元、1800元、5500元及3500元，共计27300元，包括第二次工程款18500元，大门安装、材料费7000元和墙裙贴墙、地砖费用1800元。此后，被告一直未按合同约定履行相应义务，至原告起诉时，包括客厅、主人房、次卧的走漆、第三次扇灰未完成，大门、主人房门、次卧房门、厕所门、厨房门没有安装，厕所、厨房吊顶没有安装，全屋的插头、插座、水龙头、洗手盆未安装。因被告为按约定完成装饰装修约定义务，原告亦未向被告支付第三次工程款7400元。经原告多次催促，被告仍无依约完成上述装修工程的工作。原告遂向本院起诉。本院认为，被告张国源经本院合法传唤拒不到庭参加诉讼，视为放弃举证、质证等抗辩的权利。本案是装饰装修合同纠纷。原、被告之间签订的《双包装修合同》《装修合同补充协议书》没有违反相关法律、法规的强制性规定，合同合法有效。按照合同约定原告按期支付工程款后，被告应依约按照合同约定履行相应义务，现其未在约定的竣工期限内完成装修义务，经原告催告后仍未履约，被告的行为导致装修工程无法完成，合同目的无法实现。因此，原告请求解除双方签订的双包装修合同及装修合同补充协议书，符合《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）项：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；”的规定，本院予以支持。原告请求被告返还的工程款15612.5元，依照《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”的规定，以及根据双方签订的《双包装修合同》的约定，第三次工程款7400元在原告验收合格后向被告支付。被告未按约定完成工程量致使原告尚未支付该笔费用，因此该笔工程款应予以扣除，对原告主张的其余工程款8212.5元，理据充分，本院予以支持。原告请求被告赔偿逾期竣工违约金4580元、大门未按时完成安装违约金3000元。依据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”的规定，双方签订的《装修合同补充协议书》第二条：“如果由于被告原因未能按时竣工，原告有权以书面形式提出终止合同，并由被告向原告赔付10%的违约金，……”的约定，同时考虑到合同约定的施工期正值疫情防控期间，本院参照《最高人民法院（二）》的有关规定，根据疫情以及疫情防控措施对合同履行的影响程度考量，对原告主张被告应按照总工程价款45800元的10%支付违约金4580元、被告张国源口头承诺若未按照《装修合同补充协议书》约定于2020年4月10日前交货验收并安装大门，则以100元/天支付违约金，至原告起诉前的2020年5月10日止大门未按时完成安装违约金3000元，本院酌情支持5580元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条第（三）项、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：确认解除原告刘海燕与被告张国源之间签订的《双包装修合同》《装修合同补充协议书》。限被告张国源于本判决发生法律效力之日起七日内向原告刘海燕返还已支付工程款8212.5元。限被告张国源于本判决发生法律效力之日起七日内向原告刘海燕支付逾期竣工违约金、大门未按时完成安装违约金共5580元。驳回原告刘海燕的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费184.96元，由被告张国源负担109.13元。原告刘海燕负担75.83元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于肇庆市中级人民法院。审判员  邱树林二〇二〇年六月二十三日书记员  张鹏莉