河北省青县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0922民初1570号 原告：刘恩东，男，汉族，1975年10月8日出生，住河北省沧州市青县。 委托诉讼代理人：李丛坤，河北信联律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王新蕾，河北信联律师事务所律师。 被告：沧州吉祥房地产开发有限公司。 统一社会信用代码：91130922661096994H。 住所：河北省青县清州镇工业园区。 法定代表人：刘连清，职务：总经理。 委托诉讼代理人：刘景臣，河北精忠致远律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张浩，男。 原告刘恩东与被告沧州吉祥房地产开发有限公司（以下简称吉祥房地产公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年6月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告刘恩东及其委托诉讼代理人王新蕾、被告沧州吉祥房地产开发有限公司委托诉讼代理人张浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 刘恩东向本院提出诉讼请求：一、判令被告继续履行合同约定的符合法律规定及政策规定的有验收合格证件的房屋交付（包括但不限于主管部门登记备案、消防验收合格）；二、判令被告因逾期交房向原告支付违约金共计34441元（从2018年1月1日起，暂计至2020年5月31日止共计29个月，2020年6月1日至实际交付符合法定标准房屋之日的违约金按合同计算）；三、判令被告承担交房后第一年度的采暖费；四、本案的全部诉讼费由被告承担。事实与理由：原告于2016年8月12日于被告签订商品房买卖合同（基础是建立在2013年的借款合同，因被告借款无法偿还，在2015年11月16日改签为《吉祥大成三期选房协议》），购买被告所开发的位于青县东侧，名为青县吉祥大成住宅小区的15-1-702号房屋，建筑面积96.72平方米，交付购买房屋款326506元，面积差金额1114元，共计327620元，原告按照合同约定已经履行了付款义务。按照合同约定，被告应于2017年12月31日交付符合规定的房屋，否则按照所交房款的银行同期贷款利率支付利息。原告如约交付房款，但是被告却逾期交房。另外，根据沧州市发改委的规定，2016年6月21日之后签订首次住宅供热的热费，应由开发建设单位交纳，不得向用户重复收取，被告收取原告的取暖费应予以返还。故起诉。 沧州吉祥房地产开发有限公司辩称，一、关于交房问题，原被告签订的房屋买卖合同约定交房条件为商品房验收合格，涉案房屋已于2019年7月30日验收合格，被告于2019年7月底及时通知原告收取房屋，但是原告领取收房通知单后未领取钥匙，直至2019年8月19日才领取钥匙，另外因为施工期间政府因治理环境污染下发的停工令多达443天，应予以扣除，所以被告并未延期交房。二、对于原告请求的返还取暖费，因为原被告的合同早于沧州市发改委的文件，故不适用该规定。另外，因为逾期交房，被告也通过各种途径对大部分业主进行了补偿，表示了歉意，都取得了良好的效果。所以，法院不应支持原告的诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：2015年11月17日，原告与被告签订《吉祥大成三期选房协议》，约定选定吉祥大成三期15号楼1单元702号房屋，此前已交款部分按照每平方米3350元执行，面积差额部分待开盘时由买方按照市场价补齐，同时被告承诺交房日期为2017年12月31日，逾期交房时，逾期部分按照买方所交房款的银行同期贷款利率支付利息。2016年8月3日，被告取得吉祥大成三期15号楼的商品房预售许可证。 2016年8月14日，原告刘恩东与被告签订《商品房买卖合同》，约定原告购买吉祥大成三期15号楼1单元702号房屋，房屋单价每平方米3375.7元，总金额为326506元，同日，原告交齐房款，被告给原告开具购房款326506元的收据一张。该合同第九条出卖人应当在2018年6月30日前，将经验收合格的商品房交付给买受人，如果违约，逾期交房自2018年7月1日起至实际通知交付日止，每日按照买方已交付房款的万分之0.2计算违约金，违约金最高不超过已交付购房价款的百分之0.1。在合同的最下方，双方又添加了一条，写明：“2015年11月份签订的合同继续生效，继续履行。”并由被告在该条款上加盖了公章。在合同的附件四中，合同补充协议第一条第3款约定，“买受人应在办理收房手续前，交付第一年供暖当年的取暖费。买受人未按上述规定履行付款义务的，出卖方有权不交付房屋，由此造成的迟延交房责任由买受人承担。” 合同的附件四中第9条约定，如因有关政策、法规的变动或政府部门有关机构的行为，作为特殊原因，出卖人可以延期交房、且不用承担违约金。 2019年7月30日，吉祥大成三期8号楼验收合格。2019年8月19日，被告领取钥匙，同时按照被告的要求交纳了2019年的取暖费2038元。 另查明，2016年7月至2019年7月底，沧州市政府及相关部门多次下发重污染天气预警应急响应的通知，天数共计443天，期间均规定“建成区停止所有施工工地的土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、搅拌、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业）”等。 还查明，2016年10月24日，青县住房和城乡规划建设局联合青县发展改革局出具《关于规范居民供热收费有关问题的通知》的青发改字【2016】33号文件，规定在此之前已经签订购房合同的，按原渠道缴纳首次供暖费，在此之后，鉴于新建住宅首次供热实行整体供热，其首次采暖费用纳入房价，并在购房合同中予以注明，统一由开发建设单位交纳，不得向居民用户单独收取，重复收取。2019年11月11日，被告向河北民悦力公司交纳了当年的冬季取暖费。 上述事实由商品房买卖合同、收费票据、吉祥大成三期选房协议、商品房预售许可证、河北省建设工程竣工验收报告、青发改字【2016】33号文件、政府停工令及当事人当庭陈述等证实。 本院认为，原被告之间的房屋买卖合同系双方真实意思表示，符合法律规定，应认定为合法有效。该合同中对房屋交付的约定是“该商品房经验收合格”，涉案房屋于2019年7月30日验收合格，被告向原告交付房屋，符合合同约定，故对原告请求被告交付消防验收合格等标准的房屋的主张不予支持。原被告合同中对交房日期的约定明确为《吉祥大成三期选房协议》中约定的2017年12月31日，原告于2019年8月1日收到领取房屋的通知，延期578天，但是期间政府部门相关行政行为影响的443天确对工期有影响，应予以扣除，故被告延期天数应认定为132天。双方对逾期交房的违约责任约定的是按照“买方所交房款的银行同期贷款利率支付利息”，则被告应以总价款326506元为基数，以人民银行同期贷款利率计算132天，向原告支付违约金。原告主张将面积差额计入总房价以计算违约金，因该费用系后期补交，不在合同约定范围之内，故不予支持。原告依照青县发改委的文件收取第一年的取暖费，不违反相关规定，也符合双方合同的约定，故对原告提出退还取暖费的主张不予支持。原被告其他主张均证据不足，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条及其他民事法律政策之规定，判决如下： 一、被告沧州吉祥房地产开发有限公司给付原告刘恩东延期交房违约金，违约金以326506元为基数，自2018年1月1日起以人民银行同期贷款利率计算132天，于判决书生效后五日内履行。 二、驳回原告刘恩东其他诉讼请求。 负有金钱给付义务的当事人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费330元，由原告刘恩东承担165元，被告沧州吉祥房地产开发有限公司承担165元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省沧州市中级人民法院。提起上诉的，应在上诉状递交的七日内向河北省沧州市中级人民法院交纳上诉费，并将上诉状和上诉费票据一并递交我院，逾期不交费、不递交我院上诉状或上诉费票据的视为不再上诉。 审判员  朱小妹 二〇二〇年六月三十日 书记员  王梦晨