宁夏回族自治区灵武市人民法院   民事判决书   （2020）宁0181民初773号   原告（反诉被告）：申屠冬莉，女，1988年12月1日出生，汉族，个体，住宁夏回族自治区灵武市。   委托诉讼代理人：李沛东，宁夏迪通律师事务所律师。   委托诉讼代理人：李生，宁夏迪通律师事务所律师。   被告：马成武（反诉原告），男，1984年6月20日出生，回族，个体，住宁夏回族自治区灵武市。   委托诉讼代理人：孙佳佳，宁夏法秀律师事务所律师。   委托诉讼代理人：马成文（马成武哥哥），男，1982年3月2日出生，回族，住宁夏回族自治区灵武市。   原告申屠冬莉与被告马成武装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月2日立案。2020年5月29日，被告马成武向原告申屠冬莉提出反诉，本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告申屠冬莉的委托诉讼代理人李沛东、被告马成武的委托诉讼代理人孙佳佳、马成文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   申屠冬莉向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告装修款53660元；2.本案诉讼费用由被告承担。庭审中原告变更诉讼请求为要求被告支付装修款98859.8元，并支付逾期付款损失9391.7元，合计108251元。事实和理由：2017年6月20日，原告注册成立“灵武市中灵枣子装修部”，系个体工商户，从事室内外装饰装修。2019年9月，装修部在灵武市工商部门办理了注销登记手续。2018年3月29日原告指派装修部项目经理张鹏与被告签订了《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，合同约定，原告为被告装修位于灵武市壹号公馆13号楼1单元301室（建筑面积约210平方米），装修总价款608988元，优惠后合同总价款37.5万元。合同签订后，原告及时施工，施工过程中原告按照被告的要求对部分工程进行了调整，具体为：1、合同约定的壁纸被告选择自行购买，应当从合同价款中扣除9200元；2、主卫生间原订制的是钛金门，安装后被告觉得不好更换为烤漆门，被告应当向原告支付新增价款2860元。原告完成所有的装修工程后将房屋交付给被告，被告仅向原告支付31.5万元，下欠款项至今未予支付。经原告多次追索无果后提起诉讼。   马成武辩称，原告诉请不能成立，与事实不符。双方签订合同后，原告实际施工面积与合同后附的工程预算出入巨大，且原告起诉后，双方就实际施工面积进行了确认，经过核算后，被告不仅没有欠付，还超付了装修款。原告诉状中陈述装修总价款不属实，合同附件明确约定合同价款为预算价，最终按实际发生量计算，多退少补。原告对主卫生间门的更换陈述不属实，是原告未按合同约定进行施工，存在擅自变更设计图纸、增加项目的情况。墙面贴壁纸、后阳台小卧室隔墙、门楣、窗台石等多项未施工、未安装及项目单下多个单数量及尺寸、平米数与实际不符，部分项目要求被告重复付款，一再延误工期等违约行为。被告已向原告支付装修费31.5万元，已经超付。   马成武向本院提出反诉请求：1.判令被反诉人申屠冬莉立即返还反诉人马成武超付的装修款33131元，并按照年利率4.75%支付资金占用期间的利息至实际付清之日（自2018年11月4日至2020年4月17日利息暂计2316.87元）；2.被反诉人向反诉人支付延误工期违约金33500元；3.本案本诉费、反诉费由被反诉人承担。事实和理由：反诉人购买灵武市壹号公馆XXX室后于2018年5月29日与被反诉人签订《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，约定由被反诉人负责案涉房屋装修工程。合同预算装修价款为37.5万元，装修期限为6个月，即2018年11月6日完工。装修合同后附整体家装工程预算，明确了装修的内容及装修价款组成。施工过程中，因反诉人原因工程拖延，将双方协商反诉人同意将工期顺延1个月，被反诉人于2018年12月6日交工。双方约定如逾期未交工，被反诉人每逾期一天向反诉人支付违约金1000元。但被反诉人仍未如期完工，期间反诉人陆续累计向被反诉人支付装修款31.5万元。被反诉人未按合同约定进行施工，存在擅自变更设计图纸、增加项目的情况。墙面贴壁纸、后阳台小卧室隔墙、门楣、窗台石等多项未施工、未安装及项目单下多个单数量及尺寸、平米数与实际不符，部分项目要求反诉人重复付款，且拒不配合反诉人进行结算，反诉人超付装修款，现依法提起反诉。   申屠冬莉对马成武的反诉辩称，1、超付款项不存在，根据被反诉人结算，其除原合同工程量全部完成外，工程增量产生的费用为45199.8元，故反诉人的诉讼请求缺乏事实依据；2、双方没有约定违约金，且工程主体按期交付，后续存在维护属于正常现象，且反诉人主张的违约金折合月利率为1角，严重超过法律规定的不超过损失30%规定，不应得到支持。本案装修工程所有涉及变更项均由反诉人提起，被反诉人未擅自改变设计。   本院经审理认定事实如下：马成武与灵武市中灵枣子装修部（已于2019年9月注销）于2018年5月29日签订了《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定工程地点位于壹号公馆XXX室；乙方（灵武市中灵枣子装修部）包工、甲方（马成武）包全部材料（见附表三：甲方提供装饰装修材料明细表）；工程期限6个月，自2018年6月6日起至2018年11月6日止，工程总造价为375000元，其中基础装修113880元（先装修后付款），产品款261120元（下单付50%，13万元整，货到付款20%，51120元整）；工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表六：装饰装修工程变更单）；支付方式为：小电工完工支付2万元、瓦工完工支付2万元、木工完工支付2万元、油工完工支付2万元、壁纸完工支付33880元，产品安装前，全款付清后安装；保修金为1%，在保修期满后一次性付清；甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金100元；由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金100元。合同还约定了其他事项。2018年8月19日，双方就工期协商一致在合同其他条款处载明“因瓷砖延误，双方协商同意工期顺延一个月于2018年12月6日前交工。如到期未交工，装修方每延误一天向对方支付违约金1000元。此前协议以次为准！因不可抗力或运输意外而造成的延误除外”。案涉房屋装修期间，马成武陆续累计向申屠冬莉支付装修款31.5万元。2020年4月22日，双方共同对案涉房屋进行实际测量并确认测量数据，但双方对未测量面积、测量系数及已测量面积计算方式不能达成一致意见，未完成结算。上述事实由申屠冬莉提交的证据《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》、整体家装工程预算清单、《证明》、马成武提交的证据《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》、付款明细及双方当庭陈述予以证实，本院予以确认并收集在卷佐证。   本院认为，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。申屠冬莉主张马成武支付装修款98859.8元，并支付逾期付款损失9391.7元，合计108251元的诉讼请求，因其没有提供证明工程具体增量结算的证据予以佐证，本院不予支持。马成武反诉主张申屠冬莉返还其超付的装修款33131元，并按照年利率4.75%支付资金占用期间的利息至实际付清之日（自2018年11月4日至2020年4月17日利息暂计2316.87元）、支付延误工期违约金33500元的诉讼请求，亦未提供充分证据证实其主张，本院不予支持。依照最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：   一、驳回原告申屠冬莉的诉讼请求；   二、驳回反诉原告马成武的诉讼请求。   本诉案件受理费1233元（已减半收取），由原告申屠冬莉负担。反诉案件受理费762元，由反诉原告马成武负担。   如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。   审判员 季惠芳     二○二○年六月十日   法官助理 高 琴   书记员 刘 婷   本案适用的法律条文：   最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释   第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。   在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。   第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。