天津市南开区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0104民初1084号原告：天津华庆汽车车体试制技术有限公司，住所地天津市华苑高新区桂苑路鑫茂科技园军民园1号楼A座2楼208。法定代表人：杨宝珠，经理。委托诉讼代理人：于立宁，男，该公司员工。被告：天津光辉集成房屋有限公司，住所地天津市东丽区华明镇朱家庄村中石化加油站东200米处。法定代表人:陈艳广，经理。委托诉讼代理人：郭长华，东丽区长华法律服务所基层法律服务工作者。原告天津华庆汽车车体试制技术有限公司(以下简称华庆公司）与被告天津光辉集成房屋有限公司（以下简称光辉公司）定作合同纠纷一案，本院于2020年1月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告华庆公司委托诉讼代理人于立宁，被告光辉公司委托诉讼代理人郭长华到庭参加诉讼，本案现已审理终结。华庆公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告退还原告仓储费、搬家运输费4800元；2.判令被告支付原告维修费用1394元；3.判令被告赔偿原告零部件缺失损失1180元；4.判令被告给原告开具发票；5.判令被告承担本案诉讼费。事实和理由:原、被告于2018年10月18日签订《森达美活动房屋销售合同》。被告自2018年10月18日至2019年3月2日售货亭运输之前,长达136天没有完工,没有达到合同约定的“使用状态”,也没有经原告书面验收合格，违反合同第六条交货日期的约定。此段期间属于售货亭制造阶段,不应收取原告仓储费3000元和两次被告搬家运输费1800元。合同第五条第一款约定被告保修一年。但被告违背诚实信用原则,多次拒不履行售后服务,导致原告自费维修售货亭4次,产生费用1394元(材料费194元、人工费1200元)，该维修费用理应由被告承担。合同第四条约定“进场完成,验收通过之后再付款6%,即人民币3000元整。”由于原告验收不合格部分价值4180元,故原告有理由拒付3000元尾款,被告应另外赔偿偿售货亭不合格给原告造成的损失1180元，故起诉。光辉公司辩称，不同意原告全部诉请，双方签订销售合同后，被告依据依约于2018年11月2日完工。是因为原告通知被告存在场地问题，不能入场，原告委托被告将其组装好的活动房屋存放至被告处。期间被告厂房经历了两次搬家，被告一直催促原告将活动房屋拉走，但原告迟迟没有提货，由此产生了仓储费和搬家费，双方对此达成一致意见，且原告已经履行完毕。2019年3月2日原告将活动房屋以自提方式拉走，原告自提时已将房屋验收完毕。至今原告还拖欠被告3000元尾款未支付，被告会另案主张该笔款项。华庆公司围绕诉讼请求依法提交了销售合同、收据、微信聊天记录、验收单、快递凭证等证据材料，被告未提交证据，对原告提交的部分证据有异议。经本院审查，原告提交的证据可作为查明本案事实的依据，证明力需结合原、被告的陈述进一步分析才能认定。根据原、被告当庭陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：光辉公司原名称为天津森达美建设工程有限公司（以下简称森达美公司），于2019年7月31日被核准变更名称为天津光辉集成房屋有限公司。光辉公司法定代表人为陈艳广。2018年10月18日，华庆公司（甲方）与森达美公司（乙方）签订《森达美活动房屋销售合同》，约定甲方向乙方购买活动房屋1座，价款50000元。交货地点甲方现场，运输方式甲方负责运输，安装甲方负责现场安装。合同第四条“结算”约定：签订合同后，甲方向乙方支付活动房预付款50%，即人民币25000元整，完工安装运输之前甲方再付款44%，即人民币22000元整。进场完成，验收通过之后再付款6%，即人民币3000元整。乙方为甲方开具正式发票。合同第五条“售后服务”约定自货物运抵甲方之日起壹年内乙方负责产品免费保修，人为破坏及不可抗力因素等造成的房屋损坏除外乙方不承担责任。过壹年保修期更换配件产生的费用乙方按成本价向甲方收取。合同第六条“交货日期”约定，乙方在合同生效后15日内将产品完工，达到使用状态，通知甲方验收，由甲方出具书面验收合格报告后，再确定运输安装时间。第七条“违约责任及纠纷处理”约定，如因甲方原因导致不能如期发货或进场，乙方免费在其厂内存放30天，逾期甲方向乙方支付一定的仓储费用。第八条约定，本合同自双方签字、盖章后生效。合同附件Ⅰ“技术要求”中有提到不锈钢盖子、红色防滑垫、万象脚轮、千斤顶、活动操作台。合同附件Ⅱ“详细报价”中载明售货亭价格50000元包含3%的专票税费。合同落款处的华庆公司经办人签名为张雪冬。上述销售合同签订后，华庆公司于2018年11月3日向森达美公司银行转账支付25000元预付款。张雪冬与陈艳广之间的微信聊天记录显示：2018年11月3日-8日，张、陈二人在商议诉争活动房屋的窗户、内门、地板颜色等定作细节。张雪冬与森达美公司工人陈师傅之间的微信聊天记录显示：2019年2月25日，张雪冬询问：“亭子这周五要拉走，还有什么活没干吗”陈师傅回答：“都干完了，那个牌子没粘呢。”张雪冬问：“轮子和腿什么时候能按上？”陈师傅回答：“轮子没焊呢，老板说装车的时候焊。”2019年3月1日华庆公司又向森达美公司银行转账支付22000元。2019年3月2日，张雪冬告知陈艳广：“售货亭未完成事项：时间：2019年3月2日凌晨0:20；地点：独流工业园；你方制作售货亭准备发货前，发现如下两个问题：1、雨檐安装未完成。2、水盆安装，包括上下水管接到亭外面工作未完成。进场以后，完成所有安装工作，我方再进行全部书面验收。”陈艳广回复：“收到”。当日，森达美公司向华庆公司收取仓储费（12月-2月）、临港至四小屯运费、四小屯至独流工业区运费合计4800元，并开具收据一张，华庆公司当天将诉争活动房屋提走。2019年3月4日，张雪冬通知陈艳广:“明天一早务必让工人师傅来给装好水盆和雨檐。”陈艳广回复：“好的好的。”2019年5月31日，张雪冬告知陈艳广诉争活动房屋的窗户玻璃有块碎了并发送现场照片，要求其派人来修。陈艳广回复：“把玻璃尺寸给我，我给你定一块，费用你们自己出。”张雪冬问：“不保修吗？玻璃胶都开了”。2019年8月5日，张雪冬告知陈艳广：“总医院亭子窗户的玻璃胶开了，安排人过来给补补吧”并发送现场照片。2019年9月21日，张雪冬告知陈艳广：“售货亭合同约定的三千元尾款未付的原因是售货亭按照合同验收结果不合格”，同时向其发送《售货亭验收单》，载明：外部缺少不锈钢盖子（数量4，单价60元/个，总价240元）、防滑垫2张（数量2，单价130元/个，总价260元）、可拆卸万象脚轮（数量4，单价80元/个，总价320元）、千斤顶（数量4，单价90元/个，总价360元），内部缺少移动操作台（回头案）（数量1，单价3000元/个，总价3000元）。2019年9月25日，华庆公司又将上述验收单邮寄给森达美公司。2019年11月19日，张雪冬询问陈艳广：“之前给您寄的验收单您收到了吗？验收单的情况是否属实？”华庆公司提交收据显示2019年6月5日购买玻璃1块，金额7元；2019年6月6日购买玻璃胶，金额15元；2019年8月5日购买玻璃胶，金额14元。本院认为，被告根据原告的要求，用自己的材料为原告制作活动房屋成品，原、被告之间的销售合同实质是定作合同性质，系双方真实意思表示，合法有效，对双方均具有约束力。本案争议焦点为：一是被告向原告收取仓储费、运费是否有事实和法律依据；二是原告主张的维修费用、损失赔偿、开具发票是否有事实和法律依据。首先，根据诉争合同约定，被告的交货日期应为2018年11月2日之前，但根据张雪冬与陈艳广的微信聊天记录可以看出，被告辩称在2018年11月2日已经完工一节与事实并不相符，双方在约定交货日期之后仍在沟通定作细节，直至2019年3月2日原告去被告现场提货，诉争的活动房屋（售货亭）仍缺少水盆、雨檐等零部件，尚未完工，未达到使用状态，并不符合诉争合同第七条约定的“因甲方（原告）原因导致不能如期发货或进场”之情形，故被告引用该条要求原告在提货前必须支付仓储费用及两次被告搬家时运输诉争活动房屋的运费缺乏合同依据，有违诚信，故原告要求被告返还上述4800元费用的诉请，本院予以支持。其次，针对原告主张的维修费用，诉争合同第五条明确约定“自货物运抵甲方之日起壹年内乙方负责产品免费保修”，被告辩称原告报修的问题不属于保修范围，但对此并未提交任何证据证明；原告尾款未付并不能免除被告应承担的保修责任，故被告以此理由拒绝保修的抗辩意见，本院亦不予采纳。经审查，原告主张维修费用中，只有2019年6月5日的7元玻璃、2019年6月6日的15元玻璃胶、2019年8月15日的14元玻璃胶有微信中的报修记录和收据相对应予以证明，本院予以支持，而2019年3月25日的收据缺乏对应的报修记录，1200元的人工费也缺乏支出凭证的证据证明，本院不予支持。关于原告主张因被告交付的活动房屋缺失零件而产生的损失一节，本院认为，在提货当日张雪冬明确通知陈艳广待进场后完成所有安装工作后再进行全部书面验收，之后原告通过微信、快递将验收结果告知陈艳广，其后又询问其验收单的情况是否属实，整个过程中被告对此一直未提异议，直到本案中才表示不认可交货时缺失验收单上载明的零部件，但对此未提交任何相反的证据证明交货时的产品状态，故对验收单上反映缺少的零部件，本院予以采信。经审查，上述零部件中只有万象脚轮、移动操作台在诉争合同附件Ⅱ“详细报价”中有价格的反映，而不锈钢盖子、防滑垫、千斤顶既缺乏合同报价的依据，原告也未提交实际支出的凭证，本院不予支持。万象脚轮应以诉争合同中载明的单价10元/个计值，故被告应赔偿原告3040元的损失，抵扣产品尾款后，应实际给付原告40元。关于原告要求被告开具税率3%增值税专用发票的诉请，系诉争合同第四条和附件Ⅱ中明确约定的被告应承担的合同义务，有事实和法律依据，本院予以支持，考虑到因零件缺失双方之间实际的交易价值，发票金额应为46960元。综上，依据《中华人民共和国民法总则》第七条、《中华人民共和国合同法》第二百六十二条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告天津光辉集成房屋有限公司于本判决生效后十日内返还原告天津华庆汽车车体试制技术有限公司仓储费及运费共计4800元；二、被告天津光辉集成房屋有限公司于本判决生效后十日内给付原告天津华庆汽车车体试制技术有限公司自行维修产生的费用36元；三、被告天津光辉集成房屋有限公司于本判决生效后十日内给付原告天津华庆汽车车体试制技术有限公司零部件缺失的损失40元（已抵扣未付货款3000元）；四、被告天津光辉集成房屋有限公司于本判决生效后十日内向原告天津华庆汽车车体试制技术有限公司开具增值税专用发票（税率3%，含税金额46960元）；五、驳回原告天津华庆汽车车体试制技术有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，减半收取计25元，由原告负担5元，由被告负担20元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判员  张惟威二〇二〇年六月十六日书记员  张 于附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国民法总则》第七条民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。《中华人民共和国合同法》第二百六十二条【质量不合约定的责任】承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。宣判后当事人权利义务告知书一、上诉权的行使。当事人不服我院第一审判决、裁定，有权在判决、裁定书指定的期限内提出上诉。逾期不上诉，我院作出的判决书、裁定书即发生法律效力。当事人提出上诉的，应在上诉期内，将上诉状正、副本递交本院，并按照相关规定预交上诉费用。未在上诉期内递交上诉状的，视为未提起上诉。经对方当事人申请，该案件即有可能进入人民法院执行程序。二、申请再审权的行使。当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向我院申请再审。当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行。当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出；有《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第三项、第十二项、第十三项规定情形的，自知道或者应当知道之日起六个月内提出。三、主动履行。判决书发生法律效力后，负有履行义务的当事人应当主动向对方当事人履行判决书确定的义务，也可与主审法官联系主动履行事宜。四、申请执行权的行使。发生法律效力的判决书、裁定书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。该期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。申请执行人逾期申请执行的，人民法院不予受理。