广西壮族自治区象州县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂1322民初557号 原告：陈锦辉，男，1986年7月25日出生，汉族，住广西象州县。 委托诉讼代理人：覃任合，广西旺宇律师事务所律师。 被告：广西金十福商贸有限公司，住所地：广西南宁市青秀区园湖南路7-1号华兴园综合楼写字楼419号，统一社会信用代码：91450103596869021D。 法定代表人：朱廷君，该公司总经理。 委托诉讼代理人：罗国方，该公司员工。 委托诉讼代理人：班华勇，该公司员工。 原告陈锦辉与被告广西金十福商贸有限公司（以下简称金十福公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2020年6月1日立案后，依法适用小额诉讼程序，于2020年6月18日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人覃任合、被告金十福公司委托诉讼代理人罗国方到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告陈锦辉向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付给原告逾期交房违约金17753元；2、本案的诉讼费由被告承担。事实和理由：原告于2015年1月21日与被告金十福公司签订《商品房买卖合同》，购买被告金十福公司所开发的位于象州县，购房金额为249343元，并已按照合同约定履行付款义务。按照双方合同约定，被告金十福公司应于2015年12月31日前按约将商品房交付给原告使用。但直至2017年12月12日，被告金十福公司才将房屋交付给原告，逾期712天（2016年1月1日－2017年12月12日）。原告认为，被告已构成违约，根据约定应按日向原告支付已交房款万分之一的违约金。为此，被告应向原告支付的逾期交房违约金为17753元（249343元×1/10000×712天），故原告诉至本院，提出上述诉讼请求。 被告金十福公司辩称，一、东城环卫家园是象州县环卫工人的福利安居房，指定由环卫工人购买，是限价房，具有福利性质，被告没有商品房交易的定价权，在建设过程中受很多政策性影响，也没有多少利润可言，原告已享受政策性福利,不应该追究卖方延期交房责任；二、被告所售房屋约定交房时间为2015年12月31日，原告要求从2016年1月1日开始请求计算违约金，原告起诉后，法院在2020年6月4日受理，其主张的逾期交房违约金，已经超过诉讼时效，人民法院不应当予以支持；三、被告于2017年12月9日已开始通知业主收房，被告只确定交房的时间为2017年12月12日，原告因个人原因未按通知收房，被告不应承担为此产生的违约责任；四、建设过程中，被告因发生二次钻探勘查影响工期14天；受雨季影响无法施工，要求扣减合同签订后至2017年12月12日的雨天数；业主代表到工地闹事，造成停工119天；受“新居配”影响，无法安装用电，造成了192天的延误；组织业主开会表决更换水表安装及管道燃气安装，延误停工5个多月的时间，请法院酌情考虑，予以扣减；五、原告未按约定日期支付购房款，亦应承担逾期付款责任，按照合同约定，被告有理由延期交房并要求原告承担逾期付款责任。综上，请求法院驳回原告诉讼请求。如不驳回原告的诉讼请求，请求法院支持原告逾期交款违约金。 综合本案的证据及原、被告的诉辩意见，本院认定如下案件事实： 2015年1月21日，原告与被告金十福公司签订了《商品房买卖合同》，约定原告购买“东城环卫家园”1栋2单元1603号房屋，建筑面积134.78平方米，单价1850元/平方米，总价款为249343元。关于交付期限及交付条件，该合同第九条中约定：出卖人应当在2015年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格。……但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2.一、政府行为（包括由于政府行为造成重大设计、规划等方面的修改而延误交房的）或公共性突发事件造成的公共责任停工、气象部门记录降雨达到中雨以上的，出卖人不承担相应责任，并可据实相应延期交房。二、①不可预见的异常施工困难及重大技术问题（政府建设主管部门认可的）。②供水供电相关部门停水停电造成停工的，出卖人不承担相应责任，并可据实相应延期交房。③出卖人将竣工资料、报告提交政府部门并被接受以后（以政府接受日期为准），出卖人可根据等待验收或丈量所需的时间相应延期交房。④双方亦约定：在交房时，如买受人未付清房款（含银行按揭贷款、公积金尚未发放及贷款、分期付款金额不足应付总房款的）则交房日期顺延，顺延至买受人付清全部房款之日起10日内。⑤出卖人按双方约定的时间交房时，买受人提出的合理整改事项所需要的时间自双方约定的时间顺延。关于逾期交房的违约责任，合同第十条约定：除本合同第九条规定的特殊情况外，出卖人如未按照本合同规定的期限将该商品房交付买受人的，按下列第1种方式处理：1、按照逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过X日，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付房款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过180日后，买受人有权解除合同。买受人有解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同到达之日起30天内退还全部已付款，并按照买受人累计已付款的1%向乙方支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的交付期限届满之第二天起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已交款万分之一的违约金。 另查明，原告根据合同约定足额交纳了购房首付款129343元，余款120000元通过银行按揭于2016年8月11日交清。根据原告提供给本院的交房单显示，原告已于2017年12月10日收房，被告表示无异议。 再查明，根据本院调取的象州县气象局关于2014年5月1日至2017年12月31日期间象州县城雨量达中雨以上情况表显示，2015年1月21日－2015年12月31日东城环卫家园工程中雨以上的天数为40天。 本院认为，原、被告签订的商品房买卖合同系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律或行政法规的强制性规定，为有效合同，对双方具有法律约束力，双方应当履行各自的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，被告金十福公司未按合同约定的时间向原告交付房屋，构成违约，应当承担违约责任。根据合同第九条之约定，被告金十福公司应当在2015年12月31日前将符合标准的房屋交付给原告，但根据第九条第二款第4项：在交房时，如买受人未付清房款（含银行按揭贷款、公积金尚未发放及贷款、分期付款金额不足应付总房款的）则交房日期顺延，顺延至买受人付清全部房款之日起10日内。原告于2016年8月11日才交清全部房款，故，被告的交房时间应顺延至2016年8月11日之后的10日内即2016年8月20日止。被告在2016年8月20日前未能按时向原告交付房屋，故，应承担相应的逾期交房违约责任。依照双方合同第十条的约定，被告应自2016年8月21日起至双方认可的交房时间即2017年12月10日止承担逾期交房违约责任，以上共计逾期交房477天。根据象州县气象局中雨天气资料显示，自2015年1月21日至2015年12月31日中雨以上天气为40天，被告主张扣减该天数，因双方合同约定为中雨以上时，出卖人可据实相应延期，故，本院支持扣除40天。 综上，结合本案实际情况，被告应承担的逾期交房违约金为：2016年8月21日至2017年12月10日，249343×（477－40）×1/10000=10896元。 关于被告金十福公司抗辩称原告诉讼请求已超过诉讼时效的主张，因本案诉讼时效应从原告实际接房次日开始计算，故，原告的诉讼请求未超过法律规定的诉讼时效，本院对该主张不予支持。对于被告抗辩称施工期间因二次钻探、“新居配”政策、协助小区安装管道燃气等，影响工程进度，不应承担相应的逾期交房责任，原告对此不予认可。本院认为，以上情形并不属于延期免责情形，对被告上述抗辩理由不予采纳。被告金十福公司抗辩因买受人对涉案房产已享受了足够的福利，故应该谅解出卖方在建设过程中所受的政策性影响,不应追究出卖人的责任，依据《中华人民共和国合同法》第八条规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。被告金十福公司的抗辩缺乏合同精神和法律依据，因此，本院对该抗辩主张不予采纳。被告答辩中称，如不驳回原告的诉讼请求，即主张要求原告支付逾期交款违约责任，由于被告没有提出反诉请求，故，本案不作处理，被告可另案处理。 综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条的规定，经专业法官会议及审判委员会讨论决定，判决如下： 被告广西金十福商贸有限公司于本案判决生效之日起十日内支付给原告陈锦辉逾期交房违约金10896元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取122元，由被告广西金十福商贸有限公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。 本判决为终审判决。 审 判 员 梁俊玲 二〇二〇年六月二十四日 法官助理 黄 璇 书 记 员 林丽华 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。