四川省广安市广安区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川1602民初2582号 原告：张帝明，男，1993年8月7日出生，汉族，住四川省广安市广安区。 被告：广安市富盈置业有限公司，住所地为四川省广安市广安区大寨社区牌坊路61号，统一社会信用代码为915116000667817785。 法定代表人：黄伦平，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：诸丽红，四川亚美律师事务所律师，代理权限为一般授权。 原告张帝明与被告广安市富盈置业有限公司（以下简称富盈公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2020年6月1日受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告张帝明及被告富盈公司的委托诉讼代理人诸丽红到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付迟延办理房屋产权证的违约金，从2018年1月1日起暂计算至2020年5月15日违约金为53586.75元，直到被告交付房屋产权证之日止；2.本案的诉讼费由被告承担。事实和理由：原告就被告开发的位于广安市广安区商品房于2015年7月3日与被告签订了商品房买卖合同，合同约定被告应于2017年12月31日向原告交付上述房屋产权证书，但至今被告未按照合同约定交付。为维护原告合法权益，特诉至法院。 原告围绕自己的主张向法庭提交了如下证据： 1.被告企业查询信息，证实被告主体资格； 2.商品房买卖合同备案表、商品房买卖合同及购房票据，证实原告以总价款619520元购买了被告开发的位于广安市广安区，双方在合同中约定了逾期办理房屋产权证书的违约责任； 3.交纳大修基金、产权税等费用的收款收据，证实原告于2017年9月22日交纳了大修基金、产权税等费用并接收房屋。 被告富盈公司辩称，首先，被告在合同约定的时间期限内向相关部门申请了办理不动产权属证书，未能在合同约定期限内为原告办理房屋所有权转移登记的原因是由于政府相关职能部门的原因，以及堡坎垮塌整改责任单位是四川至德岩土工程有限责任公司，国土局协兴分局以不能确定整改完成后是否超占土地面积以及是否影响周边建筑物安全等为由再次拒绝为被告办理产权证，加之受新冠病毒疫情不可抗力的影响，导致被告未能在约定时间内办理产权证，按照合同约定不属于“出卖人的原因”造成，不应当承担违约责任，如果法院认定办证逾期应承担违约责任，亦应当扣除上述期限。其次，原告没有举证证实因迟延办理房屋产权证书对其造成的损失，按照合同法的规定，其主张的违约金明显过高，应当予以调整。第三，按照双方签订的商品房买卖合同约定，因被告的原因导致原告未能在商品房交付之日起365日内取得商品房的房屋所有权证书的，自商品房交付之日起按已付房款的万分之一每日支付违约金至房屋产权证办理完成。而本案中被告未在约定期限内向原告交付房屋且已承担了相应违约责任，故原告主张的因逾期办证产生的违约金不应当再以合同约定的房屋交付时间开始计算，而应当以房屋实际交付时间为准，否则构成重复主张违约责任。 被告围绕自己的主张向法庭提交了如下证据： 1.广安市人民政府信访事项回复，证实被告未能在合同约定期限内为原告办理房屋所有权转移登记的原因是由于政府相关职能部门的原因造成； 2.广安区人民法院（2019）川1602民初7551号民事判决书及广安市中级人民法院（2020）川16民终633号民事判决书，证实案涉小区业主在同类案件中的裁判结果对其主张予以了支持。 经审理查明：2015年7月3日，原告张帝明（买受人、乙方）与被告富盈公司（出卖人、甲方）签订了《商品房买卖合同》，合同约定的部分主要内容为：1.买受人所购商品房位于广安市广安区，房屋总价为619520元；2.出卖人应于2016年12月31日前交付房屋，逾期交付房屋按照约定的交付期限届满次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金；3.因出卖人的原因，买受人未能在商品房交付之日起365日内取得该商品房的房屋所有权证书的，合同继续履行，出卖人自2017年12月31日起按已付房款的万分之一每日支付违约金至房屋所有权证书办理完成；4.为配合政府法规、政策或因政府相关部门的原因而引起的延误或其他非出卖人所能控制的原因所造成的延误，出卖人无需承担违约责任……等。合同签订后，原告张帝明按合同约定向被告富盈公司实际支付价款619520元。后由于被告逾期交房，被告向原告支付了逾期交房违约金，原告于2017年9月22日接收房屋，但原告至今未能取得该商品房的房屋所有权证书。 另查明：2018年5月17日，广安市国土资源局向富盈公司复函称“2016年市人民政府《关于进一步促进房地产业平稳健康发展的通知》（广安府发[2016]3号）规定‘允许开发企业取得土地后分期开发建设、分期验收，分期办理分户房屋权属证书，待最后一期项目竣工后进行指标总核验’，但该文件有效期至2018年1月11日。经查，你公司于2018年4月28日向市不动产登记中心申请分期办理不动产首次登记的时间已超过广安府发[2016]3号文件有效期，市不动产登记中心无法受理你公司首次登记申请。”后经广安市国土资源局研究，于2018年12月17日向富盈公司回复，富盈公司符合分期办理不动产权证书的条件，可根据《不动产登记暂行条例实施细则》第三十五条备齐资料后直接向市不动产登记中心申请办理不动产登记。在富盈公司申请办理不动产登记的产权核容过程中，由于案涉项目住宅区堡坎垮塌未整改到位，广安市国土资源局协兴园区分局于2019年6月19日向富盈公司复函，要求其将该项目住宅区堡坎垮塌整改经园区相关部门验收合格后再备齐相关资料申请土地核验。 上述事实，有原告提交商品房买卖合同备案表、商品房买卖合同、购房票据及被告提交的广安市人民政府信访事项回复等证据证实，另有（2019）川1602民初7551号及（2020）川16民终633号民事判决书生效裁判文书中已查明的事实部分予以佐证，本院予以确认。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。本案原、被告签订的《商品房买卖合同》是双方当事人在平等、自愿、协商一致的基础上共同订立，且未违反法律禁止性规定，合法有效，双方均应按合同约定履行各自义务。不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 被告未在合同约定期限内为原告办理房屋所有权证书，应当承担相应的违约责任。关于违约金的计算起止时间，合同约定出卖人应当在商品房交付之日起365日内取得该商品房的房屋所有权证书，但被告未在约定的期限交付房屋，为此被告向原告支付了逾期交房违约金后，原告于2017年9月22日接收房屋，此时为实际交房时，相应的办证期限应当顺延，办证期限应为2018年9月21日。 从查明事实可知，被告在申办不动产权证书期间，自被告于2018年4月28日向政府相关部门申请分期办理不动产首次登记，至2018年12月17日广安市国土资源局向被告回复符合条件可以申请办理不动产登记时止，因相关政府职能部门的因素导致了不动产权证书的延迟办理。根据双方合同约定，为配合政府法规、政策或因政府相关部门的原因而引起的延误或其他非出卖人所能控制的原因所造成的延误，出卖人无需承担违约责任，故该延误期间不应当计入违约金的计算期间，扣除该期间后，被告为原告办理不动产权属证书的期限至2019年5月13日届满。堡坎垮塌造成案涉项目不能核容进行产权登记的责任在被告公司，故2018年12月17日后因堡坎垮塌造成的延期期间不予扣除，被告公司因为第三人的原因造成，可根据合同向该第三人主张相应的责任，被告公司不能据此对抗原告。新冠病毒疫情发生在被告违约行为之后，且持续至今未办证，不应扣除该期间。 关于逾期办理不动产权证书的违约金计算标准，被告主张违约金计算标准明显过高，应当予以调整。本院认为，违约金具有以补偿实际损失为主，惩罚性为辅的属性。其调整应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量。具体到本案，被告富盈公司已履行商品房交付义务并在积极为原告方申办房屋所有权转移登记等事宜，原告已实际占有、使用案涉房屋，在原告并未就其实际损失向法庭举示相关证据的情况下，本院综合考虑上述因素酌定违约金以实际购房款619520元为基数，按年利率千分之八从2019年5月14日起计算至原告所购商品房不动产权属证书办理完成之日止。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条之规定，判决如下： 一、限被告广安市富盈置业有限公司于本判决生效后十日内向原告张帝明支付从2019年5月14日至2020年5月15日期间逾期办理房屋不动产权属证书的违约金4996.90元，2020年5月16日后的违约金以619520元为基数，按年利率千分之八计算至原告张帝明所购商品房不动产权属证书办理完成时止； 二、驳回原告张帝明的其他诉讼请求。 如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息；须履行其他义务的，应当支付迟延履行金。权利人可在本生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院申请执行。 案件受理费1140元，减半收取570元,由原告张帝明负担517元，被告广安市富盈置业有限公司负担53元，并向广安市广安区人民法院交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或四川省广安市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出上诉状副本，上诉于四川省广安市中级人民法院。同时预交上诉案件诉讼费，逾期未预交又不提出缓交申请的，依法按自动撤回上诉处理。 审判员  胡道凤 二〇二〇年六月十八日 书记员  蒲华琴