四川省广元市利州区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0802民初2556号 原告（反诉被告）：张碧蓉，女，1965年6月21日出生，汉族，住广元市利州区。 委托诉讼待人：杨德勇，四川剑宏律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吕东，四川剑宏律师事务所律师。 被告（反诉原告）：广元一盛置业有限公司，住所地：广元市利州区南河办事处南京路开云世家二期1号。 法定代表人：陈应明，系公司董事长。 委托诉讼代理人：韩勇，四川同方正（广元）律师事务所律师。 第三人：广元市利州市场开发有限公司，住所地：广元市利州区济南路。 法定代表人：贺廉理。 委托诉讼代理人：邓功华，男，1953年4月18日出生，汉族，住广元市利州区。 第三人：广元市利州区利隆商城规划片区业主委员会主任。 管理人：广元市利州区人民政府南河办事处郑州街居民委员会。 原告（反诉被告）张碧蓉与被告广元一盛置业有限公司（反诉被告，以下简称“一盛公司”）、第三人广元市利州市场开发有限公司（以下简称“利州市场公司”）、广元市利州区利隆商城规划片区业主委员会（以下简称“业委会”）房屋拆迁安置补偿合同纠纷一案，本院于2019年4月15日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）张碧蓉及其委托诉讼代理人杨德勇、吕东，被告（反诉原告）一盛公司的委托诉讼代理人韩勇、第三人利州市场公司的法定代表人贺廉理及委托诉讼代理人邓功华到庭参加诉讼。被告业委会的管理人广元市利州区人民政府南河街道办事处郑州街居委会经本院依法传唤未到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。 原告（反诉被告）张碧蓉向本院提出诉讼请求：1、房屋面积赔偿：参照广府发（2011）第24号文件第二十九条“被征收房屋套内面积不减少为的前提下的规定”，被告在广元市利州区对应的原位置按33.63平方米套内建筑面积精装修标准还房；2、停业损失赔偿：被告支付原告2013年5月1日-2019年4月30日的停业损失（过渡费）22.2万元，利息7.77万元（按照年利率10%计算），合计29.79万元；3、被告应当参照物广府发（2010）24号文件为第二十六条第二款，在被告为将房子交给原告之日顺延三个月发放过渡补偿费并在交房之日一次性支付；4、本案诉讼费、保全费、执行费等费用由被告承担。事实与理由：原告位于广元市利州区门面（土地使用面积19.44平方米；建筑面积33.63平方米，套内使用面积25.92平方米）。在拆迁卡开发过程中，被告没有与原告签订任何行驶拆迁补偿协议及还房合同，双证都还在原告手上的情况下制作假资料，在建设、国土等部门办理相关首选进行修剪完并公开出售，同事套取政府旧城改造土地补偿款为8221.36万元。目前，被告利用原告土地证所示位置修建的房子已经出售完毕并开始经营，对于原告却没有任何赔偿说法，严重侵害了原告的利益，违反了《物权法》的规定。（二）在商场拆除前原告的一间门面每年租金为37000元，参照广府发（2011）第24号文件第十四条、第二十六条第二款，原告多次向被告催要过渡费、被告都以资金紧张，暂时没有为由一直拖欠。综上，为维护法律的尊严和原告的合法权益，向人民法院提起诉讼。 2019年5月14日，原告申请将其诉讼请求变更如下：1、请求判令被告在广元市利州区原址修建的商业楼对应位置按照25.92平方米的房屋套内面积精装修标准向原告还房；2、如果不能按照套内面积25.92平方米进行1:1还房，则按照现行市场价进行全额的货币补偿；3、请求判令被告立即向原告支付2016年5月1日-2019年4月30的停业损失赔偿（过渡费）11.1万元，利息2.22万元，合计13.2万元（过渡费暂计算至2019年4月30日，以被告实际交付之日顺延三个月时止；利息从2016年5月1日起按照年利率10%计算至过渡费付清时止）；4、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：被告系广元利隆服装批发商场连片改造项目的开发企业，在开发该该项目时，将原告所有的位于广元市利州区好门面的房屋进行了拆迁。在拆迁开发过程中，被告除委托了第三人利州市场公司支付了2013年5月1日止2016年4月30日的过渡费用外，至今未与原告签订《房屋还建合同》，也为按照相关法律规定向原告实际交付还建房屋，更为支付2016年5月1日至今的过渡费用。为此，原告多次向被告催要过渡费，被告都以资金紧张，暂时没有为由予以拖欠，无奈之下，原告多次通过各种渠道向政府职能部门反应相关情况，但一直没有得到解决。综上，原告的私有财产受法律保护，原告的房屋被拆迁后，被告至今未与原告签订正式《拆迁房屋还建合同》，也未依法对原告的拆迁房屋按照原套内面积进行实际还房，更未按时足额支付相应的安置过渡费用，被告的行为已经严重侵害了原告的合法权益。故此原告为维护自身的合法权益，向人民法院提起诉讼。 被告（反诉原告）一盛公司辩称，案涉利隆服装批发商城的建筑物受2008年5.12地震影响被鉴定为危房且存在严重消防安全隐患，经广元市人民政府明确由第三人利州市场公司作为业主拆除实施重建，执行旧城改造政策，由商城业主组建业主委员会负责改造推进工作。2013年5月30日，第三人利隆商城业委会发布了“关于市场停业搬迁过渡补偿问题会议决议的公示”，公示了搬迁补偿过渡方案。2013年12月1日，其中标取得该片区开发权。其于2013年12月12日与第三人利隆商城业委会签署《广元市利隆商城规划连片改造项目开发还建框架合同》，该合同约定根据被拆迁房屋的产权面积（建筑面积）按1:1进行还房，套内使用面积不足部分，在项目最终批准的建设容积率达到7.0以上、建筑密度达到70%以上的，在该项目六楼或七楼统一还房补偿套内面积不足部分，补偿面积小于10平方米的，业主可选择按照原购买价（向利州市场公司首次购房价）的115%给予现金补偿。同时，还约定货币补偿依据共同委托评估的评估价上浮10%以内支付，搬迁过渡费由一盛公司负担。协议签订后，第三人利隆商城业委会于2014年10月20日交付土地，其于同日开工建设。2018年10月15日项目全部竣工验收合格，2018年11月7日其在广元日报发布“交房公告”，2018年11月11日其书面通知利隆商城业委会交付房屋，确定交房时间为2018年11月12日至2018年11月16日，过渡费支付截止时间为2018年11月30日。2015年5月8日，广元市规划处确认利隆片区指标为容积率5.84、建筑密度为67.08%，未达到合同也对的给予套内面积不足的补偿条件。项目手续办理阶段，有20多户业主至今仍拒绝交还原国有土地使用权证及房屋所有权证书，导致项目手续无法完善和办理，严重影响项目开发进度。其已向第三人利州市场公司支付现金3119万元，利州市场公司直接向业主支付装修费74.6957万元、搬家费9.59万元、过渡费1429.89万元。截止2019年5月8日，其已向利隆商城业委会支付过渡费2008.8034万元。原告张碧蓉至今未按通知要求定选房和签署还建合同，利州市场公司已向原告支付过渡费7.2万元、装修费0.5万元、搬家费0.1万元。其已为原告预留1-39、40#号房屋，现备案号为1-122，建筑面积与套内面积均大于原告原房屋，原告要求按套内面积还建不能成立，其不同意原告要求的货币补偿。本案合同约定交付土地期限为2014年3月15日，实际交付土地时间为2014年10月20日，延误期限6个月20天，逾期原因在于业主及业委会，该期间过渡费应由业主自行承担。其已向利隆商城业委会支付完毕过渡费，应当由业委会及时支付，利息损失也不应由其承担。根据相关法律规定，利隆商城业委会的决定对原告具有约束力，本案框架合同对原告有约束力，原告从利州市场公司领取装修费、搬家费、过渡费的行为应视为认同业委会的相关决定及协议约定。 第三人利州市场公司辩称，1.其已按约按时交付案涉土地，没有交付的土地系元坝电力公司的土地，是拆迁办负责拆迁征收的，拖延时间的责任不在于利州市场公司或者利隆商城业委会。2.开发商向其和业委会一共支付经费5000万元，实际是4900万元，其中的4000万元是借款，并非过渡费和拆迁费用，系用其财产抵押担保后借的4000万元。其在2016年6月之前垫付了所有应付的按照拆迁合同约定的过渡费用。2016年6月以后的过渡费应由开发商一盛公司支付，但实际只支付了几个月，要求其承担过渡费不成立。 第三人业委会未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。 被告（反诉原告）一盛公司向本院提出反诉请求：请求反诉被告向反诉原告交付房产证（广房城Ｃ044897）及土地证（广国土2010第4648号）。事实和理由：张碧蓉位于广元市利州区，房屋建筑面积为33.63平方米，产权证号为广房城Ｃ044897号，土地使用权证书为广国土2010第4648号。根据反诉人与利隆商城业委会签署的框架协议及政府的相关规定，被诉人在反诉人办理建设手续期间应当交还原旧证并予以注销，但反诉被告拒绝向反诉原告交还原国有土地使用权证及房屋所有权证书，导致项目手续无法完善和办理，严重影响项目的开发进度。 原告（反诉被告）辩称，反诉理由并不成立，因为原、被告双方至今未就还房事宜达成一致，原被告双方签订的还建合同明确约定该合同只做报建使用，不作还房使用，具体还房事宜应另行协商，而且还特别约定了还房协议签订后才交付双证。其认为交付双证的条件还未成就，其没有交付双证的法定义务和约定义务。 第三人利州市场公司辩称，开发商未招标进入开发项目之前，其受利隆商城业委会和政府的委托与被拆迁业主签订的还建合同有效。 本院经审理认定事实如下：2013年4月11日，广元市利州区人民政府、广元市工商行政管理局、广元市商务局作出《关于南河小商品市场利隆商城规划片区整体搬迁公告》第5号，该公告明确搬迁对象为依据广元市规划管理处出具的“南河利隆小商品市场连片改造范围线图”为准，包括利隆服装批发商城、皇佳幼稚园、四川元坝供电有限责任公司、晋蜀宾馆及片区内的其他相关业主。 2013年5月30日，第三人利隆商城业委会作出广利业委[2013]2号《关于呈送市场停业搬迁过渡补偿问题会议决议审查备案资料的报告》。该报告附件为2013年5月28日利隆商城业委会作出的《市场停业搬迁过渡补偿问题会议决议》，该决议明确：1.政府要求充分发挥业主的主体地位和作用，由商城业主组建业主委员会负责改造推进工作。与会代表表示理解和同意，并愿通过业委会积极推进拆迁改造工作。2、以货币补偿形式进行拆迁的，被拆迁营业房价值的补偿不得低于市场停业搬迁公告之日发布时被拆迁营业房类似房地产的市场价格，该决议发布起15日内由业主协商公开选择评估机构评估，评估时间为2013年6月10日24时前。3.过渡安置地点为广通国际商贸城、会展中心，过渡期暂定3年（2013年4月11日-2016年4月10日止）。4.搬迁过渡补偿办法为，由利州市场公司垫支租用广通国际商贸城商铺约1万平方米，以相应面积的商铺免租金形式作为过渡费补偿。商场内业主与利州市场公司签订《市场停业整体搬迁过渡补偿协议》当天，一次性支付2013年7月1日至2014年6月30日共1年的过渡补偿费。过渡补偿费参照业主与承租户所签订协议原件为依据，业主自己经营的，参照相邻商铺对外承租租金单价。5.产权面积置换参考市政府[2011]第24号《补偿安置暂行办法》，被拆迁房屋为经营性用房的，按被拆迁房屋产权面积调换成与原产权证上面积相符合的1:1还房，增减面积届时按市场价计算，业委会一致认为开发商在新建商城还建给业主的商铺原有使用面积不得减少、现有公摊面积不得增加。6.还建商铺位置。由于新建商城的规划涉及，将首先满足消防安全的强制性规范要求，同时，由于四周的退距，整个建筑的占地面积将大大缩小，加之业态的定位等因素，其还房的位置将无法保证业主现有位置。因此，在开发商进场后，根据审批后的设计方案，原则上按业主原有朝向、楼层、位置相近的条件下拟定还房方案。7.该决议还对搬家费、装修补偿费等问题进行了明确。2013年5月30日，利隆商城业委会作出《关于市场停业搬迁过渡补偿问题会议决议的公示》，对上述会议决议进行了公示，公示期7天。 2013年6月16日，原告张碧蓉作为乙方与甲方第三人利州市场公司签订《广元市利隆服装批发商城市场停业整体搬迁过渡补偿协议》，该协议明确：1、乙方现在利隆商城商铺所在层数二、编号为7#，建筑面积为33.63平方米（产权证记载面积），经营范围为出租。2、根据乙方营业房的面积和在商城的具体楼层、朝向以及出租收取租金（未出租自营的参照同楼层、同朝向出租价格）等情况，甲方同意先行垫付过渡补偿费每年37000元。3、至本协议签订之日起当日内，由甲方一次性支付乙方从2013年6月1日至2014年5月30日一年的过渡补偿费37000元，过渡补偿期限暂定三年。4、第一年度的过渡补偿费由甲方垫付，待利隆服装批发商城片区业主委员会推荐的3-5家开发商报政府审核批准后，后二年的过渡补偿费由乙方在不违背本协议确定的过渡补偿费的原则下，与开发商具体签订《房屋拆迁安置补偿协议》。若三年或三年以后，无开发商进场，过渡补偿费则由甲方负责。 2013年5月31日，原告张碧蓉向第三人利州市场公司出具收到一次性整体搬迁到国际商贸城搬家费1000元整（搬家费700元，另300万元系用于公司支付汽车搬运费用）的收条。2013年6月17日，原告张碧蓉向第三人利州市场公司出具收到搬迁过渡补偿款37000元的收条。2013年7月30日，原告张碧蓉向第三人利州市场公司出具收到装修费3100元的收条。2014年6月16日，原告张碧蓉向第三人利隆商城业委会出具收到2014年6月至2015年6月年度过渡补偿费37000元的收条。2015年8月3日，原告张碧蓉向第三人利隆商城业委会出具收到2015年6月至2016年6月年度过渡补偿费37000元的收条。 2013年11月8日，第三人利隆商城业委会作出广利业委[2013]22号《广元市利州区利隆商城规划区连片改造项目招商方案》（以下简称《招商方案》），该方案明确：1、该项目已经由业主委员会和利州区人民政府拆迁安置协调小组进行了前期的拆迁安置工作，对利隆市场片区已经签订了拆迁过渡补偿协议，业主已经搬迁并腾空了房屋但未拆除。2、根据旧城改造要求，本旧城改造项目由业主委员会作为牵头改造业主，通过竞争性谈判的方式按照本方案确定的原则选择开发企业，由开发企业独立投资、独立开发、独立核算、自负盈亏，业主委员会不承担开发环节的经济和法律责任，也不享有开发后的利润和分红。3、通过竞争性谈判确定开发主体既是开发主体也是前期的拆迁主体，负责支付改造范围内的所有拆迁安置补偿（含安置还建房建设）、项目全部建设费用等。4、业主委员会（或业主委员会委托的单位）前期已经实际支付了拆迁补偿费3000万元（包括业主委员会垫付其他费用、前期垫付资金的资金利息），后期拆迁费用预计需要7000万元，具体金额以开发主体和业主委员会核对的金额为准。开发企业一经确认，需要在签署开发协议前一次性全额支付业主委员会前期垫付的拆迁补偿费3000万元，并预交后期的拆迁费3000万元（与业主委员会建立共管账户）。5、开发企业进场后需要和拆迁安置对象签署拆迁安置协议（部分已经签订了过渡协议，但没有签署安置协议），已经签订拆迁安置协议的，不再另行签署。涉及未签署拆迁安置补偿协议的协商、谈判工作原则上由业主委员会负责，开发企业协助配合。最终拆迁安置协议由开发企业签署。6、产权要求置换的原则上按照被拆迁房屋面积与还建房屋面积1:1的比例还建，对要求货币补偿的原则上以业主委员会和被拆迁对象共同委托的评估机构出具的评估结论为准。7、报名企业需具备的条件包括接受业委会已决定的还房和货币补偿的方案。 2013年12月1日，第三人利隆商城业委会向被告一盛公司发出中标通知书，要求一盛公司在接到通知书七日内到利隆商城业委会签订该改造项目的《开发合同》。当日，被告一盛公司在该通知书上加盖公司印章签收该通知。 2013年12月7日，第三人利隆商城业委会作出《关于第二轮磋商的议题及解决办法》，该办法明确：1、原则上同意一盛公司提出的按建筑面积1:1进行还房，但使用面积不足部分按评估价对业主进行补偿；2、要求货币补偿的，按评估价上浮10%，可提前付款，按建筑面积，新商城修好出售后扣除一切税费，所得全部归业主。 2013年12月12日，被告一盛公司作为乙方与甲方第三人利隆商城业委会签订《广元市利隆商城规划区连片改造项目开发还建框架合同》（以下简称《框架合同》），该合同明确：1、甲方系本合同约定改造开发片区依法推选的业主委员会，代表全体业主。本合同涉及的甲方的权利、义务，由推选甲方的全体业主共同承担。2、项目暂定名称为：“南河利隆小商品市场连片改造项目”。3、该项目已经由甲方进行了前期的部分拆迁安置工作，对利隆市场片区已经与业主签订了拆迁过渡补偿合同，业主已经搬迁并腾空了房屋但未拆除。4、鉴于项目的特殊情况，甲方应确保该项目容积率大于7.0，建筑密度大于70%。5、建设工期暂定为24个月，以业主委员会向开发企业交付项目用地时起算，但最迟不超过2014年3月15日前必须交付利隆商城片区土地。6、拆迁补偿方式由业主自愿选择，一经双方选定之后，任何一方不得单方面反悔。整个改造片区的拆迁安置补偿合同由甲方负责具体谈判和协调工作，乙方委派人员参与，最终合同条件由乙方根据本合同和相关政策确定，合同文本由乙方准备，合同由乙方签署，合同的权利和义务由乙方享有和承担。7、产权置换：被拆迁业主要求产权置换的（已在甲方处登记要求货币补偿并已经委托资产评估的被拆迁人之外的其他被拆迁人），乙方应根据被拆迁房屋的产权登记面积（建筑面积），按照1:1的比例进行还房。套内使用面积不足部分（专指利隆商城片区），在项目最终批准的（实际建设）建设容积率达到7.0以上、建筑密度达到70%以上的条件下，乙方在该项目第六楼或第七楼统一还房补偿套内面积不足的部分（即差多少套内面积补多少建筑面积的原则补偿）。按照上述原则计算后，如补偿面积小于10㎡的，业主可以选择按照原购买价（向广元市利州市场开发有限公司的首次购买价）的115%进行现金补偿。对因套内使用面积不足而进行增加还房补偿部分，税费由业主自行承担，在办证前按照乙方预售商品房的程序统一预收。（甲方在签署本合同3日内向乙方提供首次购买的合同作为本合同的附件）。由于新的改造开发将改变现有房屋的朝向、位置布局、房屋尺寸，根据新建商城的设计方案、平面布置、功能分区由双方负责与被拆迁业主另行协商，原则上应参考被拆迁房屋原楼层、原朝向和原位置。8、货币补偿，被拆迁业主要求进行货币补偿的，乙方依据甲方及被拆迁人共同委托评估的评估价上浮10%以内支付货币补偿。9、搬迁过渡费，乙方应根据甲方作出的搬迁过渡补偿方案，向被拆迁人及租赁经营商户支付搬迁过渡费。甲方前期已经与被拆迁人及租赁经营的商户达成搬迁过渡合同的，乙方应予以认可并支付相应费用，甲方已经支付过渡费的，乙方应向甲方支付垫资的全部搬迁过渡费。10、还建房为清水房，如根据商场业态需要统一装修的，装修费用按照各楼层建筑面积由业主分摊。11、乙方应向甲方支付项目前期的费用、支付拆迁补偿款、过渡费等实际发生的费用。乙方应积极配合甲方与还房业主沟通，做好拆迁安置补偿工作，支付各项补偿款，并与各个业主签订《拆迁安置补偿合同》。12、甲方未按照本合同约定按期移交拆迁改造片区的土地的（不含广元市抵房电力公司、皇佳幼儿园和晋蜀宾馆），甲方和利隆商城全体业主应当承担延期的过渡费和其他全部费用。 2014年1月21日，原告张碧蓉与被告一盛公司签订《房屋还建合同》，该合同明确：1、被拆迁房屋位于2层7号，证载建筑面积为33.63㎡，其中套内使用面积为25.92㎡、公摊面积为7.71㎡。2、参照广府发[2011]第24号《广元市中心城区城市棚户区改造土地及房屋征收补偿安置暂行办法》，被拆迁房屋为经营性用房的，按被拆迁房屋证载面积与产权调换房屋建筑面积的1:1的比例还房，增减面积届时按市场价计算，对业委会原讨论一致的要求“开发商在新建商城还建给业主的商铺原有使用面积不得减少、现有公摊面积不得增加”，必须待市规委会批准最终规划方案后，根据框架协议中使用面积不足部分约定原则处理。3、该合同打印件尾部有书写“补充合同：①此合同只作报建使用②不作为货币赔补或还房的依据，还房和货币赔偿另与开发商协商③还房协议与开发商签定后，乙方方可交付双证”。 2014年7月1日，被告一盛公司向第三人利隆商城业委会发出《督促广元市利州区利隆商城规划片区业主委员会履行交地义务承担违约责任的通知》，该通知明确利隆商城业委会按约最迟应于2014年3月16日向其交付利隆商城片区建设用地，但至今未履行交付土地义务，致使项目开发工作不能推进，业委会及全体业主应当承担2014年3月15日起至交付建设用地之日所产生的过渡费及其他全部费用。 2014年10月20日，案涉广元义乌国际小商品城A幢（1#楼）经建设单位、监理单位、施工单位出具单位工程开工报告，明确案涉项目开工日期为2014年10月20日，该报告载明竣工日期为2017年10月30日。 2015年5月8日，案涉项目1#地块综合经济技术指标明确建筑密度为67.08%、容积率为5.84。 2015年10月25日，被告一盛公司与第三人利隆商城业委会进行对账，明确从2013年11月13日至2015年9月28日，一盛公司陆续支付1889.0834万元；从2012年9月29日至2014年7月17日，一盛公司陆续支付2395万元。一盛公司及利隆商城业委会在该两份对账单尾部加盖印章。2013年9月5日，一盛公司与利州市场公司法定代表人贺廉理进行对账，双方确认从2012年10月31日起至2013年9月2日，一盛公司陆续共计转款471万元至贺廉理个人账户。2015年10月25日，经一盛公司与利州市场公司法定代表人贺廉理对账，从2013年9月10日起至2014年12月16日，一盛公司陆续共计转账83万元至贺廉理个人账户。 2015年10月26日，被告一盛公司与第三人利隆商城业委会签订《广元义乌国际小商品城改造项目保证协议》，该协议明确了建设保证及还房保证。广元市利州区南河街道办事处在该协议上作为监督方签字盖章。 2016年2月3日，广元市国土资源局、广元市财政局、广元市城乡规划建设和住房保障局、广元市商务局、广元市土地房屋征收拆迁办公室共同作出广征拆〔2016〕31号《关于广元市义乌国际小商品城A段项目征拆成本核算的报告》，该报告明确营业房的过渡费根据广元市实云房地产评估有限公司2014年出具的第026号房地产评估报告书，（一、二层）营业房租金标准为每平方米每月100元，过渡期暂按3年计算，过渡费合计为1413.72万元。同时，该报告建议采取中间价2100元/㎡作为安置还房建设成本单价，安置还房总成本为2059.76万元。 2016年10月21日，第三人利隆商城业委会向被告一盛公司作出广利业委[2016]19号《关于改造项目A段还房方案意见的函》，该函件明确：1、关于2015年度过渡费未支付的，因贺廉理应负责支付的约有71万元未支付，现由一盛公司负责于2016年年底前全额付清；2、还房位置绝大部分已明确固定，只有少数几户业主要求个别调整，此时由一盛公司与要求调整业主具体磋商解决。3、套内面积不足部分的补偿意见：（1）、按利州市场公司的首次购买价的115%进行现金补偿；（2）、按照拆迁货币补偿评估价进行现金补偿；（3）、在其它楼层对使用面积不足部分进行等面积补偿。2016年10月24日，被告一盛公司对该函件作出回复，该复函明确：1、2015年度的过渡费起已足额兑现支付，个别业主未支付责任不在其公司；2、关于套内面积不足部分其无法满足要求。当日，利隆商城业委会签收该复函。 2016年11月1日，第三人利隆商城业委会作出《还房补偿及收交原土地使用证、房产证方案的公示》，该公示明确：1、根据业委会与开发企业一盛公司多次磋商及达到法定多数业主参加的业主大会讨论后决定，按照1:1的建筑面积还房，套内面积减少部分，开发企业按原旧房购买价的75%给予现金补偿。2、收回所有业主原房屋权属证明是业主应尽的合同义务，按约由业委会负责完成。因此业主大会决定收证工作要与还房75%现金补偿挂钩，所有业主在2016年11月7日前交土地证、房产证的，还房套内面积减少部分按原初次购买价的75%给予现金补偿。在2016年11月8日至10日交齐旧土地证、房产证的，按原购买价的50%给予现金补偿，凡在2016年11月10日以后才交回土地证、房产证的，还房套内面积不足部分不予补偿，除必须履行合同义务交回土地证、房产证外，还将承担因此造成的经济损失和相应法律责任。3、此公示公示时间三日，若有不同意见和建议，请在公示期间内以书面形式送业委会办公室。 2016年11月11日，第三人利隆商城业委会作出《关于签订还房合同几个问题的确认》，该文件明确：1、2015年度未领取过渡费的业主经确认后由一盛公司于2016年1月20日前支付；2、对还房面积套内面积不足部分，每平方米按原房购买价为标准，以业委会公示为标准执行（公示为附件），该补偿在开发企业向业主交房时一次性支付；3、还房位置截止2016年11月15日原则固定，如及个别确需调整的，在不影响整体位置的情况下，业主与一盛公司协商个别微调；4、以上确认，到会业委会全体成员与一盛公司法人签字生效。业委会成员胥克平、秦国辉、贺青财、冯燎原、万中山、屈明均、苟兴明、唐占武在该文件上签字确认，一盛公司法定代表人陈应明在该文件上签字确认。 2017年4月12日，第三人利隆商城业委会作出广利业委[2017]1号《关于A段还房推进工作问题的会议纪要》，该会议纪要明确：1、还房面积必须执行广元市人民政府2011年8月29日颁发《广元市中心城区城市棚户区改造土地及房屋征收补偿安置暂行办法》第二十九条第三项原则规定：被征收房屋为经营性用房的，按照被征收房屋建筑面积与产权调换房屋建筑面积1:1的比例还房。2、还房位置（楼层、方位）原则上坚持原楼层、原位置和原朝向不变，因设计整体变化而有所变化的，可以协商合理解决，但已交证签订了还房合同，还房位置已固定的不能变。3、所欠2015年度少数业主安置过渡费，责任不在一盛公司，但在业委会贺廉理主任确认的情况下，一盛公司交房时兜底解决不应影响业主旧证送交义务的履行。4、签订还房合同给予补偿不公的问题，由提此诉求的业主向业委会、协调办提供证据，如属实，必须纠正。5、从会议结束算起，在2017年4月13日前送交旧土地证、房产证并签订还房合同的业主，仍按原旧房购买价的75%给予补偿，2017年4月14日至4月17日前交证签订还房合同业主按原旧房购买价的50%给予补偿。凡2017年4月17日之后仍不交证、签合同的业主，一律不给予任何补偿，并由开发企业按利州区人民政府2016年12月12日《研究广元义乌国际小商品城A段办理国有土地使用证相关问题的纪要》执行。在此规定期限内仍拒绝交证的业主，将来自己申请办证时的办证责任和费用均由其自行依法承担，开发企业和业委会不承担责任。 2017年10月21日，案涉广元义乌国际小商品城经四川省天骏测绘有限责任公司测绘出具《房屋面积预测绘报告》，该报告显示了案涉还建商城的房屋位置为2层211号，其中整幢房屋内分层、分户各类面积预测算统计表显示2层211号营业用房建筑面积为33.63平方米，套内面积为20.67平方米，原告张碧蓉在该统计表2-211号房屋备注栏签字。 2018年10月15日，案涉广元义乌国际小商品城A幢（1#楼）工程取得竣工验收报告。 2018年11月7日，一盛公司在广元日报刊登《交房公告》，明确广元义乌国际小商品城A幢已通过竣工验收、具备交房条件，定于2018年11月12日至2018年11月16日正式办理交房手续，逾期视为已履行交付义务。 2018年11月11日，被告一盛公司向第三人利隆商城业委会发出《关于广元义乌国际小商品城A幢交房事宜的通知》，该通知明确案涉房屋已通过竣工验收，要求于2018年11月19日前对接交房相关事宜，逾期视为已履行交房义务。 2019年3月31日，第三人利隆商城业委会向一盛公司发函，明确经业主大会讨论，要求：1、将所还房屋的一楼、二楼按程序、按相关规定将每户房屋隔断为独立营业房。将设计方案报给业委会，方案公示后再开工。2、及时组织资金，尽快兑付所欠各个业主的过渡费及其它费用。并附有案涉广元义乌国际小商品城百余户业主要求隔断成独立门面的意见表。 被告一盛公司与第三人利州市场公司签署有《交接清单》，该清单明确一盛公司收到广元义乌国际小商品城A幢业主补偿款收条原件，装修费补偿款共74.6957万元、搬家费补偿款9.59万元、过渡费补偿款1429.89万元。 本院于2019年4月18日对原告利州市场公司、白再成等25原告诉被告利隆商城业委会于第三人广元市利州区南河街道办事处业主撤销权纠纷一案作出（2019）川0802民初677号民事判决书，该判决审理查明利隆商城业委会于2018年5月6日在委员冯燎原、秦国辉、屈明均等人出席及协调办人员参加下召开业主委员会并形成决议，该会议罢免贺廉理主任职务、免去王东强、蔡明、郭绍辉三人委员资格、决定胥克平为利隆商城业委会主任等。因该会议违法了选举业委会成员及更换业委会成员由业主共同决定之规定，故本院判决“撤销被告广元市利州区利隆商城规划片区业主委员会于2018年5月6日《会议纪要》中一、二、三、四项之决议内容及撤销该决议中五、六、七、八项中对新成员工作安排事项”。根据该判决书审理查明部分明确，该判项中的“一、二、三、四、五、六、七、八项”分别为“一、根据南河办事处5月4日会议建议，由于“利隆片区业主委员会”主任贺廉理已构成犯罪，依据《四川省物业管理条例》决定罢免其委员资格及主任职务。二、由于委员王东强、蔡明名下资产已被现金收购，郭绍辉代表的元坝地方电力公司适用“国家征收”，会议同时决定免去王强东、蔡明、郭绍辉委员资格。三、根据市建设局相关批复决定将原“银海宾馆”业主纳入“利隆片区业主委员会”管理。四、会议决定新增万中山、王文海、汪凤林为“利隆片区业主委员会”委员。五、为完善业委会管理，A段事务由胥克平全权负责，B段事务由王文海全权负责，自2016年6月8日至2018年5月6日，胥克平、王文海各自对自己签字办理事务负责，2018年5月6日，胥克平、王文海各自对A、B段全部事务负责。六、业委会公章管理由办公室何小芸保管，公章使用A段事务由胥克平签字，B段事务由王文海签字，并做好用章登记。七、会议一致决定胥克平为片区业委会负责人。八、关于业委会委员新增委员未完成备案前，在业委会工作中视同正式委员参与业委会事务”。宣判后，利隆商城业委会不服该判决，向广元市中级人民法院提起上诉。广元市中级人民法院于2019年11月19日作出（2019）川08民终1507号民事判决书，判决驳回上诉、维持原判。 2020年4月24日，针对原告诉请的按原位置还房，本案经本院组织进行现场勘验，原告的还建房屋位于二楼，该门面房内设置有商场的消防设施设备，如达到消防使用目的将直接导致该门面仍无法区分独立使用。。 另查明，原位于广元市利州区营业用房系原告张碧蓉所有，房产证号为广房权证城字第××号，房屋建筑面积分别为33.63平方米，套内建筑面积分别为25.92平方米。土地使用权证号为广国用（2010）第4648号，土地使用权面积为19.44㎡。 2011年8月29日，广元市人民政府作出广府发〔2011〕24号《关于印发的通知》，该通知第二十六条第二款规定“被征收人选择房屋产权调换的，过渡期自被征收人实际搬离交房时间起，至房屋征收部门通知被征收人接收安置房之日顺延3个月截止”，第二十九条规定“产权调换还房在被征收房屋套内面积不减少的前提下，按照以下原则进行：……（三）被征收房屋为经营性用房的，按照被征收房屋建筑面积与产权调换房屋建筑面积1:1的比例还房”。 2020年3月11日，广元市利州区人民政府南河街道办事处作出广利南办〔2020〕71号《关于郑州街社区居委会代行利隆商城规划片区业主委员会职责的通知》，明确暂由郑州街社区居委会代行利隆商城规划片区业主委员会职责至新一届业委会选举产生止。 本院认为，一、对于原告要求还房及对套内面积不足部分进行补偿的问题。被告一盛公司系原“利隆服装批发商城”连片改造项目的实施者，拆除了原告张碧蓉原位于“利隆服装批发商城”一区27号门面；同时被告一盛公司与包含张碧蓉在内的利隆商城业委会签订《广元市利隆商城规划区连片改造项目开发还建框架合同》，与张碧蓉签订《房屋还建合同》，两份协议均明确一盛公司在改造后新修商场内按“原则上应参考被拆迁房屋原楼层、原朝向和原位置”（框架合同第三条第一项）向张碧蓉还等面积的商铺。现一盛公司已将新的商场修建完毕并完成了竣工验收，故原告张碧蓉有权向一盛公司主张还房，一盛公司应当履行向张碧蓉还房的义务。同时，由于一盛公司在实施“利隆服装批发商城”连片改造项目过程中，因为城市建设的需要，在规划时将土地面积进行了退距，造成新的商场占地面积与原“利隆服装批发商城”的占地面积相比减少较多，造成一盛公司不能按套内使用面积向包含张碧蓉在内的利隆商城业主还房，故一盛公司应当进行补偿。 2019年3月31日，包括原告在内的利隆商城业主要求一盛公司将案涉商场全面进行改造，将原来数千平方米的大空间隔断成数百间单独小房间。隔断时对商场的部分消防设施进行了遮挡，消防通道可能存在变化，按广公消验字第0004号《建设工程消防验收意见书》规定，“工程如需扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）应依法向公安机关消防机构申请建设工程消防设计审计、验收或备案”。同时，《中华人民共和国消防法》第十五条规定“公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查。消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不得投入使用、营业”。本案并无证据表明在案涉工程扩建、改建后，被告一盛公司按消防应急管理部门的要求进行了建设工程消防设计审计、验收或备案。同时，改造后的工程也未向消防应急部门申请消防安全检查。故案涉房屋不具备交付条件，对原告要求交付还建房的诉讼请求，本院不予支持。 同时，案涉商场的房屋面积测绘报告系在改造之前测量的，改造之后，实际使用面积并未进行测绘，套内面积未能进行确定。同时，如改造后的工程重新进行验收和消防安全检查，可能对案涉房屋所在商场进行消防通道变更或撤除影响消防设施的隔断和房间，可能存在商场整个布局的改变，现有隔断可能存在变动，各业主的套内面积存在不确定性。因此，各业主含本案原告的实际套内面积目前处于不确定状态，因套内面积差处于不确定状态，原告要求一盛公司立即补偿套内面积不足部分的诉讼请求，无法得到本院支持。原告可以在案涉商场建设工程消防设计审计、验收或备案以及消防安全检查后，另行测量案涉房屋套内面积后再行起诉。 二、对于原告主张的过渡费。 1、原告张碧蓉已收到2016年6月以前的过渡费。本案《框架合同》及《房屋还建合同》明确一盛公司系支付搬迁过渡费的主体，故一盛公司应当向原告支付2016年6月1日之后的过渡费。 2、一盛公司认为其已向利州市场公司支付过渡费的辩解意见，因本案《房屋还建合同》明确被告一盛公司委托第三人利州市场公司向业主支付过渡费，被委托人未完成委托事项，业主有权向委托人主张权利。原告未收到2016年6月1日之后的过渡费的责任应当由委托方一盛公司承担，至于一盛公司与利州市场公司之间的过渡费清算应当另行提起诉讼。 3、一盛公司认为利隆商城业委会存在延迟移交拆迁改造片区土地、业主应承担延期过渡费。但案涉改造项目并非仅针对原利隆商城业委会，还包括了晋蜀宾馆片区、广元市地方电力公司、皇佳幼儿园等。一盛公司提交的开工报告仅表明开工时间迟延，并未明确系由于原利隆商城业委会迟延移交土地，故对该辩解意见，本院不予采纳。 3、案涉项目竣工验收时间为2018年10月15日、一盛公司于2018年11月7日在广元日报刊登公告，明确交房时间为2018年11月12日至2018年11月16日。原、被告双方《房屋还建合同》第二条规定明确“过渡费由甲方继续支付至通知交房为止”，因此，原告最迟应于2018年11月16日收房，原告至今未收房，其过错责任在于原告。之后的过渡费，被告不应予以支付。但案涉房屋的消防验收系2019年1月31日，之后案涉房屋达到当时的交付条件，原告此时应当按约收房。2019年1月31日前的过渡费应当由被告承担，从2016年6月1日起至2019年1月31日，被告一盛公司应当支付的过渡费为9.87万元（3.7万元*2+3.7万元/12月*8月） 4、对2019年1月31日之后的过渡费问题。（1）原、被告双方虽然未对还房补偿标准达成一致，但原告接收房屋后仍可以通过协商或者诉讼的方式向被告一盛公司主张还房补偿的损失，故原告按约接房和向被告主张还房面积补差损失并不冲突，按约接房既是原告的权利、也是其义务。因此，原告未按约接收房屋，过错责任在于原告，也扩大了本案的损失。（2）包括原告在内的百余户业主于2019年3月31日共同要求一盛公司对还建商场进行隔断，本案《框架合同》并未明确约定是否应当进行隔断形成独立门面，该隔断要求系业主方自行提出，此后产生的过渡费，不应由一盛公司独自承担。（3）案涉商场建设工程改造后，应当经消防设计审计、验收或备案以及消防安全检查后才能投入使用，此时才能达到使用的条件。被告一盛公司未积极进行改造后的消防检查和验收，其有过错。故本院综合考虑双方过错，酌定原、被告双方对2019年1月31日之后产生的过渡费按照原告60%、被告40%的比例承担。参照广元市人民政府广府发〔2011〕24号《关于印发的通知》第二十六条之规定，房屋产权调换的、过渡期应计算至通知接收安置房之日顺延3个月截止。故过渡费应当支付至消防设计审计、验收或备案、消防安全检查合格之日后三个月止。过渡费的支付标准由原告自行承担60%的责任。 综上，被告一盛公司应当向原告支付从2016年6月1日起的过渡费，过渡费应从2016年6月1日起按每年3.7万元计算至2019年1月31日，2019年2月1日起按每年2.4万元60%的标准计算至消防设计审计、验收或备案、消防安全检查合格之日后三个月止。一盛公司在消防设计审计、验收或备案、消防安全检查合格后，应当立即通知原告，以便原告收房。 5、对原告主张的过渡费利息。本案过渡费利息本质上是被告一盛公司逾期支付过渡费应承担的违约责任，虽合同并未约定违约责任，但根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，原告有权追究被告一盛公司的违约责任。本案2016年6月1日起至2019年1月31日期间过渡费的支付责任在于一盛公司，一盛公司应当承担未及时支付过渡费给原告带来的损失，故对原告要求的过渡费利息，本院支持从2016年6月1日起以3.7万元为基数按中国人民银行同期贷款基准利率计算至2017年5月31日，从2017年6月1日以7.4万元为基数按中国人民银行同期贷款基准利率计算至2018年5月31日，从2018年6月1日起以9.87万元为基数按中国人民银行同期贷款基准利率计算至2019年8月19日止，从2019年8月20日起至该9.87万元过渡费付清时止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。对2019年1月31日之后的过渡费，因原告方存在过错，故原告主张此后产生的资金占用利息，本院不予支持。 三、对于本案反诉原告一盛公司要求反诉被告张碧蓉交付原房屋房产证及土地使用权证的反诉请求。本案还建商城已经修建完毕并竣工验收，原告张碧蓉持有的原房屋房产证及土地使用权证不及时交付给一盛公司或自行办理注销，将导致还建商城整体权属证明办理受到影响。原告拒不交付原房屋房产证及土地使用权证的行为将导致该还建商城其余业主的权利受到影响，属于损害其余业主利益的行为。故对于一盛公司的反诉请求，本院予以支持。 综上，依照《中华人民共和国民法总则》第一百四十三条第二项，《中华人民共和国合同法》第四十五条、第六十条，《物业管理条例》第十二条第四款及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）广元一盛置业有限公司在本判决生效后十日内向原告（反诉被告）张碧蓉支付过渡费，从2016年7月1日起至2019年1月31日的过渡费为9.87万元，从2019年2月1日起的过渡费按每年3.7万元的40%计算至案涉商场消防设计审计、验收或备案、消防安全检查合格之日后三个月止； 二、被告（反诉原告）广元一盛置业有限公司在本判决生效后十日内向原告（反诉被告）张碧蓉支付过渡费利息，利息从2016年6月1日起以3.7万元为基数按中国人民银行同期贷款基准利率计算至2017年5月31日，从2017年6月1日以7.4万元为基数按中国人民银行同期贷款基准利率计算至2018年5月31日，从2018年6月1日起以9.87万元为基数按中国人民银行同期贷款基准利率计算至2019年8月19日止，从2019年8月20日起至该9.87万元过渡费付清时止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算； 三、原告（反诉被告）张碧蓉在本判决生效后二十日内向被告（反诉原告）广元一盛置业有限公司交付位于广元市利州区营业用房房产证（证号为广房权证城字第××号）、土地使用权证（证号为广国用（2010）第4648号）； 四、驳回原告（反诉被告）张碧蓉其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费5796元，由原告张碧蓉负担2898元，由被告广元一盛置业有限公司负担2898元。反诉受理费50元，由反诉被告张碧蓉负担。保全费4020元，由被告广元一盛置业有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省广元市中级人民法院。 审 判 长  王婕 人民陪审员  何靖 人民陪审员  刘蓉 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  张萌