安徽省石台县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖1722民初8号 原告：安徽省石台县第三建筑安装工程有限公司,住所地安徽省池州市石台县和平北路秋浦人家5号-B楼2楼。 法定代表人：孙锐，该公司总经理。 委托诉讼代理人：周新征，安徽安东律师事务所律师。 第三人：彭正枫，男，1988年8月20日出生，汉族，住安徽省池州市石台县。 被告：石台县丁香镇卫生院，住所地安徽省池州市石台县丁香镇。 法定代表人：曹继明，该院院长。 原告安徽省石台县第三建筑安装工程有限公司（以下简称三建公司）与被告石台县丁香镇卫生院（以下简称丁香卫生院）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年1月2日立案。2020年3月9日，彭正枫以有独立请求权人身份向本院申请参加诉讼，本院经审查予以准许。本案审理中，发现有不宜适用简易程序的情形，裁定转为普通程序，于2020年5月14日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人周新征、第三人彭正枫、被告法定代表人曹继明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 三建公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即向原告支付工程款466127.95元及利息（自2016年1月7日起，以466127.95元为基数，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计至款清之日止）；2.被告承担本案诉讼费用。诉讼过程中，三建公司放弃全部诉讼请求，同意请求权由第三人彭正枫行使。 彭正枫向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即向第三人支付工程款466127.95元及利息（自2016年1月7日起，以466127.95元为基数，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计至款清之日止）；2.被告承担本案诉讼费用。诉讼过程中，彭正枫依据丁香卫生院周转房造价司法评估意见书，变更要求被告立即向第三人支付工程款442626.82元及利息（利息计算方式：以442626.82元为基数，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算2015年10月10日至2019年8月19日期间的利息为82331.66元；自2019年8月20日起的利息，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至款清之日止）。事实与理由：2014年8月8日，丁香卫生院通过招投标程序将其单位职工周转房工程发包给三建公司施工，双方签订了《建设工程施工合同》，其中关于竣工结算审核约定执行通用合同条款，即发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审核且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。合同签订后，三建公司履行了施工义务。2015年10月10日，工程竣工验收合格。同年11月下旬，工程移交丁香卫生院投入使用。2015年12月8日，三建公司向丁香卫生院提交的工程决算书，结算价746127.95元。然丁香卫生院自收到决算书后28天内未完成审核且未提出异议。根据合同约定，应视为丁香卫生院于次日已签发竣工付款证书，确认工程造价为746127.95元。但丁香卫生院至今仅支付工程款280000元，尚欠工程款466127.95元。同时根据合同约定，丁香卫生院应于2016年1月7日起支付利息。案涉工程是彭正枫挂靠三建公司资质承建的，彭正枫是案涉工程实际施工人，也是案涉工程实际权利人，对于本案诉讼标的享有独立请求权。为维护自身合法权益，特诉至法院，请求判准诉请。 丁香卫生院承认彭正枫主张的事实，认可彭正枫实际施工人身份，同意向彭正枫支付工程款442626.82元。但认为，2015年10月10日涉案主体工程完成竣工验收，但附属工程并没完工，故彭正枫主张利息计算的起始时间有错误，希望彭正枫在利息上作出让步。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年8月5日，三建公司中标丁香卫生院职工周转房施工工程。8月8日，丁香卫生院与三建公司签订了《建设工程施工合同》，签约合同价470606.91元，工期120天，工程质量符合合格标准。8月12日，三建公司又与彭正枫签订《建设工程项目内部承包管理责任书》，将丁香卫生院职工周转房施工工程全部转包彭正枫，约定彭正枫包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包造价，彭正枫自负盈亏，三建公司收取工程管理费5%。11月8日，工程开工。在施工过程中，由于地基超深，以及主楼完工后应丁香卫生院要求增加了配套附属工程量等原因，主体工程实际于2015年10月10日竣工验收合格。2015年年底，彭正枫将主体工程移交丁香卫生院使用。2016年下半年，彭正枫将配套附属工程移交丁香卫生院使用。2015年12月8日，三建公司向丁香卫生院提交了工程决算书，结算价746127.95元。丁香卫生院收到工程决算书后，因审计政策调整，至起诉时未能完成工程的财政审计，仅支付工程款280000元。 在诉讼过程中，根据丁香卫生院申请，本院委托安徽蓝天工程造价咨询有限公司对案涉工程造价进行了司法鉴定，鉴定造价为722626.82元。 另查，石台县丁香镇卫生院系石台县丁香卫生院更名。 本院认为，丁香卫生院承认彭正枫在本案中主张的事实，且有《安徽省建设工程招标投标中标通知书》、《建设工程施工合同》、《建设工程项目内部承包管理责任书》、《工程竣工验收报告》、《决算书》等证据在卷佐证，故本院对彭正枫主张的事实予以确认。案涉工程已经竣工验收合格并交付使用多年，彭正枫请求支付工程欠款，符合法律规定，应予支持。关于工程款，经司法鉴定案涉工程造价722626.82元，彭正枫、丁香卫生院均认可，扣除已支付工程款280000元，彭正枫向丁香卫生院主张向其支付尚欠工程款442626.82元，丁香卫生院认可，本院予以确认。关于利息，彭正枫、丁香卫生院在庭审中达成一致，即2019年8月19日之前的利息按70000元计算，2019年8月20日之后的利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算，不违反法律规定，本院予以确认。三建公司在诉讼中放弃全部诉讼请求，并同意请求权由彭正枫行使，是其在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利，本院予以认可。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第五十一条规定，判决如下： 一、被告石台县丁香镇卫生院于本判决生效之日起十日内向第三人彭正枫支付工程欠款442626.82元及利息70000元（利息70000元计至2019年8月19日；2019年8月20日之后利息，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至款清之日止）； 二、驳回第三人彭正枫的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费8926元，由被告石台县丁香镇卫生院负担。 如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省池州市中级人民法院。 审判长  程度声 审判员  陈建业 审判员  王跃进 二〇二〇年五月三十日 书记员  胡 波 附石台县人民法院执行汇款账号 单位名称：石台县人民法院 开户银行：中国银行池州分行 银行账号：17×××19 附有关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》 第二十四条实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十三条民事诉讼应当遵循诚实信用原则。 当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。 第五十一条原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求，有权提起反诉。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。