云南省昆明市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）云01民终4301号上诉人（原审被告）：云南浙滇置业有限公司。住所地云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A7-71号。法定代表人：洪月琴，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：朱原熠，云南云子宇靖律师事务所律师，特别授权代理。被上诉人（原审原告）：谢胜文，男，汉族，1983年3月5日生，住云南省昆明市西山区。委托诉讼代理人：古心沺，国浩律师（昆明）事务所律师，特别授权代理。委托诉讼代理人：张秋艳，国浩律师（昆明）事务所实习律师，一般授权代理。上诉人云南浙滇置业有限公司（以下简称“浙滇公司”）因与被上诉人谢胜文商品房销售合同纠纷一案，不服昆明市呈贡区人民法院（2019）云0114民初3403号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年5月13日立案后，依法进行了审理。依据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，本案适用普通程序，由审判员独任审理。本案现已审理终结。上诉人浙滇公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判驳回被上诉人的全部诉讼请求，诉讼费用由被上诉人负担。其主要的事实及理由为：1.一审法院判决上诉人承担逾期办理不动产权登记的违约责任没有事实和法律依据，即使上诉人逾期办证构成违约，违约金的截止时间应当计算到2016年6月30日止。双方合同中关于产权证代办是一个独立的委托代理关系，依据合同约定，上诉人代为办理的是房屋产权证，但是业主要求办理不动产权证，超出了委托范围。上诉人已经将土地证办理的事项委托了第三方机构，该委托仍然在期限内。被上诉人要求办理不动产权证书的诉请遗漏了第三人。另自2016年6月30日起，昆明市开始实施不动产权登记，致使政府职能和递交资料发生变化，不再单独办理房屋产权证和土地证。2.即使认定上诉人未按照《住宅建筑规范》的要求，未将配套设施与住宅同步建设同步交付存在过错。但是按照上诉人的工程进度，完全能在预定时间完成竣工备案和办理产权登记。但是因部分业主阻挠规划项目的建设和私搭乱建导致上诉人无法按照进度完成项目建设，影响进度，造成逾期。故即使认定上诉人逾期，其违约截止时间应当至部分业主阻挠规划项目和私搭乱建开始之日。3.双方约定违约金过高，请求法院调整。综上，请求二审法院支持其上诉请求。被上诉人谢胜文答辩称，不认可上诉人的上诉请求，请求二审法院驳回其上诉。原告谢胜文向一审法院起诉请求：1.判令被告立即将东盟森林小区第D19幢601号房屋产权证办理完毕；2.判令被告向原告支付逾期办理房屋产权证的违约金（自2016年7月1日起至房屋产权证办理完毕之日止），暂计至2019年5月10日违约金为人民币10300元;3.由被告承担本案诉讼费。一审法院认定事实：被告浙滇公司（甲方）与原告谢胜文（乙方）于2012年7月3日签订了《商品房购销合同》，约定乙方向甲方购买东盟森林小区第D19幢第6层601号房屋(套内建筑面积116.19平方米)，房屋总价款为692428元。商品房购销合同第七条关于交付期限约定：甲方（被告）应于2013年12月31日前，将经建设单位组织验收合格并符合本合同约定的该商品房交付给乙方（原告）；第十二条关于产权登记约定：甲方（被告）协助乙方（原告）办理房屋产权登记手续，在2016年7月1日前将乙方所购房屋的产权证办理完毕，如因甲方原因导致乙方在以上期限届满未办理房屋产权证的，甲方应向乙方按每天壹拾元支付逾期办证违约金，合同继续履行。但乙方必须在接房时履行以下义务：1.乙方必须按约定支付购房相关款项；2.乙方正常办理完按实测面积补差价及接房等有关手续；3.乙方已签订有关委托甲方代办产权的委托书；4.乙方提供由乙方亲笔填写的申请办理产权证的申请书；5.乙方按政府有关规定交清办理房屋产权证所需的有效资料及费用，清单由甲方提供。由甲方代收代缴的费用标准发生变动时，以相关政府部门公布的费率标准执行，乙方须于接到甲方通知之日起10日内向甲方补足差额费用。因乙方未按约定履行上述义务，导致甲方未按期办理房屋产权证的，甲方不承担违约责任，一切责任均由乙方自行承担。原告按约支付了全部购房款，并于2014年2月22日向被告支付了产权登记费、产证代办费、维修基金、配套费等费用并已实际接收房屋。被告浙滇公司至今尚未将原告办理产权证所需的资料递交产权登记机关。另查明，涉案项目尚未办理工程竣工验收备案登记。一审法院认为，《中华人民共和国合同法》第六十条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。本案中，原、被告双方在《商品房购销合同》中约定甲方（被告）协助乙方（原告）办理房屋产权登记手续，在2016年7月1日前将乙方所购房屋的产权证办理完毕。原告向被告支付了房款，双方于2014年2月22日办理了交接房手续，原告向被告交纳了相关办证费用，已完全履行了合同义务，而被告至今并未按约履行合同义务，其行为已构成违约。对于被告抗辩由于垃圾中转站建设受业主阻碍及业主私搭乱建行为导致工程无法验收备案，不能成为免除合同约定协助办证义务的理由；因垃圾中转站建设系项目规划建设中存在的建设项目，被告理应在向业主交房前将其建设并投入使用，这是甲方作为建设方的义务；至于被告答辩中提到的业主私搭乱建影响项目验收备案的，系建设方及物业方对小区管理不到位造成，亦不能成为免除被告合同义务的理由，一审法院对被告的抗辩主张不予支持。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法为约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加约定的违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。综合本案查明的事实，涉案的房屋已交付原告居住使用多年，其购买房屋的主要合同目的已经实现。虽然与被告逾期办证的违约行为的确给原告造成相应的损失。但双方当事人在涉案的商品房购销合同中约定的逾期办证违约金过高，被告已明确提出申请调整该违约金，故一审法院酌情对于被告应当承担的逾期办证违约金做相应调整，为每天5元。原告主张违约金计算至房屋产权证办理完毕之日，因被告的主要义务是协助原告将办理房屋所有权证所需的全部资料递交产权登记机关，故一审法院支持逾期办证违约金至被告将案涉房屋办证所需的全部资料递交产权登记机关之日止。至于逾期递交办证资料违约金的起算时间，原告于2014年2月22日向被告交纳了办证所需费用并接房，按双方签订的合同第十二条的约定，视为原告同意委托被告提交办证所需资料，双方约定在2016年7月1日前将原告所购房屋的产权证办理完毕，因被告至今未办理协助递交前述办证资料的合同义务，故原告诉请被告支付逾期违约金自2016年7月1日起计算，符合法律规定和合同约定，一审法院予以支持。因涉案项目被告至今未向相关部门办理工程竣工验收备案登记，达不到办理房屋不动产证的法定要求，故对原告要求被告办理涉案房屋产权登记证书的诉请条件尚不成就，一审法院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百一十八条第一款规定，判决：一、由被告云南浙滇置业有限公司在判决生效之日起十日内向原告谢胜文支付自2016年7月1日起至被告云南浙滇置业有限公司向产权登记机关递交办理房屋不动产权证所需的全部资料之日止按照每日5元的标准计算的逾期办证违约金；二、驳回原告谢胜文的其他诉讼请求。二审中，双方均未提交新的证据材料。二审经审理确认的案件事实与一审认定的案件事实一致，本院依法予以确认。归纳双方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点为：上诉人是否存在被上诉人所主张的逾期办证的违约行为？如存在该违约行为，其应承担违约金的标准是什么？本院认为：《中华人民共和国合同法》第六十条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。本案中，涉案的房屋未能办理房屋产权证的原因是因为该涉案建设项目未建盖规划中的垃圾中转站等配套公建设施，造成未能经过规划验收，致使未能办理建设项目的综合验收备案。根据中华人民共和国建设部国家标准《住宅建筑规范》“4.2公共服务设施4.2.1配套公共服务设施（配套公建）应包括：教育、医疗卫生、文化、体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用和行政管理等9类设施。4.2.2配套公建的项目与规模，必须与居住人口规模相对应，并应与住宅同步规划、同步建设、同期交付”的规定，上诉人交付涉案房屋时并未建盖好相应的配套公共服务卫生设施，从而造成该建设项目没有通过规划验收，不能办理综合竣工验收备案，致使相关房屋不能办理产权登记手续，该责任应当由上诉人承担，上诉人在本案中存在违约行为，应当承担逾期办证的违约责任。关于违约金标准的问题。一审法院依据涉案的房屋未办证对被上诉人造成的实际损失情况及浙滇公司的申请，将双方约定的逾期办证违约金进行下调，具有事实及法律依据；且将每天10元调整为每天5元，较为合理，并无不当，本院予以维持。综上所述，浙滇公司的上诉理由不成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费50元，由上诉人云南浙滇置业有限公司承担。本判决为终审判决。审判员  何海燕二〇二〇年六月八日法官助理何永伦书记员陈媛媛