湖北省蕲春县人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂1126民初1431号原告：郑智华，男，1982年7月10日出生，汉族，住湖北省蕲春县。原告：陈小琴，女，1986年8月8日出生，汉族，住湖北省蕲春县。委托诉讼代理人：李宁，湖北永铭律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴承陵，湖北永铭律师事务所律师。被告：湖北元丰房地产有限公司。住所地：蕲春县漕河大道（县财政局对面）。法定代表人：黄斌，该公司董事长。委托诉讼代理人:周丹，该公司销售部经理。委托诉讼代理人:万隆，湖北亨迪律师事务所律师。原告郑智华、陈小琴与被告湖北元丰房地产有限公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2020年4月29日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告郑智华、陈小琴委托诉讼代理人李宁、吴承陵，被告湖北元丰房地产有限公司委托诉讼代理人周丹、万隆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。郑智华、陈小琴向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告支付逾期交房违约金算至2020年元月23日为12071元，2020年元月23日后的违约金按房屋价款每日万分之一计算至符合交房条件为止；2、依法判令被告向原告支付逾期办理房屋所有权证书的违约金；3、判令被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：2017年12月18日，原被告签订商品房买卖合同约定，原告购买被告开发的蕲春县漕河镇大中华楼盘8#-2902号商品房，面积119.48㎡，房价460715元，被告于2019年5月1日前向原告交房。合同签订后，原告按约定支付了首付款200715元，余款在银行办理按揭贷款向被告付清全部购房款。但被告至今未取得房屋竣工验收备案证明文件，导致无法向原告交付符合法律规定及合同约定的房屋，原告故向法院提起诉讼。湖北元丰房地产有限公司辩称，我公司2018年5月份已经完成土建工作，基于与政府相关协议，政府部门应该将配套的供电设施到位，因供电部门的原因导致延期交房，我公司表示歉意，基于合同补充协议第二条第一款第三项的约定，如因特殊原因，因政府部门对验收及市政配套、安装之延误的，出卖人可据实予以延期交付时间。补充协议第三条约定逾期交房违约金不超过总房价百分之一。补充协议第六条约定，办理产权登记日以实际交楼次日起算。基于上述合同约定，我公司并没有违约，但我公司愿意和解。原告上述请求缺乏事实依据，故此请求法院驳回原告的全部诉讼请求。双方当事人围绕诉讼请求和争议焦点依法向本院提交了证据，本院依法组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证；对当事人有异议的证据，本院认定如下：原告提交的《商品房买卖合同》及被告提交的附件补充协议，具有真实性、合法性和关联性，对相关事实具有证明力，本院予以确认；被告提交的项目建设协议书、工程项目联系函、施工日记、工程质量竣工验收记录、交房通知、收楼确认书，本院结合依法调取的新增配电安装工程施工协议、高压报装资料、大中华购物广场电力安装工程还款合同、主电缆接入工程施工协议、主电缆接入工程施工记录、黄冈东源电业集团有限公司蕲春分公司出具的大中华购物广场电气工程情况说明、蕲春县供电公司停电申请检修申请票、蕲春县供电公司施工三措计划审批单、2019年10月11日大中华10kv主电缆接入工程竣工报告，2019年10月23日受电工程竣工检验合格意见单，2019年10月25日新装（增容）送电单及本院依职权作出的四份调查笔录等证据综合分析认定相关事实。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年12月18日，原被告签订《商品房买卖合同》约定，原告购买被告开发的蕲春县漕河镇大中华楼盘商品房8#-2902号房，面积119.48㎡，房价460715元。同时双方约定了交房条件、交房时间及逾期交房的违约责任，合同第九条约定交房条件为：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告。合同第十条及附件五补充协议约定，商品房供水、排水、供电、供暖、燃气相关设施设备由出卖人办理开通手续并承担相关费用，如果在约定期限内基础设施设备未达到交付条件的，非出卖人自身原因导致上述基础设施在商品房交付后不具备使用条件或未能投入使用的，出卖人不承担违约责任。出卖人有责任有义务协调相关单位解决存在问题，直至上述基础设施、公共配套达到使用条件。合同第十一条约定：1.出卖人应当在2019年5月1日前向买受人交付商品房；2.交付该商品房时，出卖人应当出示满足第十条约定的证明文件，出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第九条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十二条处理。合同第十二条约定了逾期交付违约责任，除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照逾期时间分别处理：1、逾期在180日之内，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金；2.逾期超过360日后，买受人有权解除合同，买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款，并自买受人付款之日起，按照不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算给付利息，同时出卖人按照全部房价款的0.1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。合同第二十条约定，因出卖人的原因，买受人未能在该商品房交付之日起180日内取得该商品房的房屋所有权证书的，双方同意按照补充协议附件十一处理。原被告双方在签订商品房买卖合同的同时签订了补充协议，补充协议对主合同的相关内容作了变更和补充。补充协议附件十一第一条约定，双方同意本合同第九条变更如下：1.出卖人应当依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格的商品房交付买受人使用；2.“该商品房经验收合格”是指：由勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位对该单位工程质量验收出具合格报告。补充协议附件十一第二条约定，双方同意本合同第十一条第（一）、（三）款补充如下，如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期交付时间：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知买受人的；2.如合同约定的交付期限届满时，买受人仍未能依约向出卖人支付全部到期款项的（包括违约金、税费等）；3.政府部门对验收及市政配套、安装之延误的。补充协议附件十一第三条约定，双方同意本合同第十二条补充如下，逾期超过180日后，买受人要求继续履行协议的，上述逾期交房违约金支付比例不超过房屋总价的1%。补充协议附件十一第六条约定，双方同意本合同第二十条变更如下，双方同意以2019年5月1日之次日为办理产权登记期限的起算日，出卖人应当在该日之次日起720日内向产权登记机关为买受人办妥产权登记。如出卖人延期交楼，办理产权登记期限的起算日为实际交楼之次日。买受人应在出卖人通知的时间内提供办理产权证所需的资料及缴纳相关税费。逾期15天未全部提供或未缴纳相关税费的，出卖人不承担延期办理其产权证的责任。出卖人未能在约定的时间内办妥产权登记的，出卖人每年按已付房款的0.1%向买受人支付违约金，如房屋交付使用五年后未能办妥房地产权属证，买受人有权退房。合同签订后，原告按约定支付了购房首付款200715元，余款在银行办理按揭贷款向被告付清全部购房款。2020年1月4日被告向原告发送书面交房通知，通知原告于2020年1月6日至23日办理交房手续，但原告未按时办理。2020年3月24日原告在大中华物业服务湖北卓悦物业服务有限公司处领取了钥匙并在收楼确认书上签字。原告要求被告支付违约金未果，遂提起诉讼。又查明，2019年9月28日，大中华广场主体工程质量经勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位验收合格。2019年5月1日至2020年1月15日前，大中华购物广场住宅楼仅有照明用电，无法满足装修需要。2020年1月6日，大中华购物广场住宅楼供电工程竣工验收合格。2020年1月15日13时30分，大中华购物广场住宅楼正式供电。另查明，2013年7月25日，蕲春县人民政府（甲方）与深圳高盛房地产有限公司（乙方）签订《“蕲春财富新天地城市综合体”（老电影院旧城改造）项目建设协议书》。该协议书约定甲方确保协调水、电、气、电信等市政公共设施按施工进度要求铺设至地块红线处，并满足本项目设计的运行容量需求，并保证协调各部门在乙方依法取得土地使用权后一周内开通建设临时用水用电。2014年12月30日，蕲春县人民政府与深圳高盛房地产有限公司、湖北元丰房地产有限公司签订《蕲春县财富新天地（老电影旧城改造）项目建设补充协议（二）》约定，将蕲春县人民政府与深圳高盛房地产有限公司签订的《“蕲春财富新天地城市综合体”（老电影院旧城改造）项目建设协议书》中，深圳高盛房地产有限公司所有的权利、义务及责任由湖北元丰房地产有限公司承继。2019年4月25日，被告（甲方）与黄冈东源电业集团有限公司蕲春分公司签订《主电缆接入委托施工合同》，约定由黄冈东源电业集团有限公司蕲春分公司进行大中华购物广场10KV主电缆接入安装工程，施工日期为2019年5月6日至2019年7月4日，总价款为980000元。2019年10月11日该工程竣工提请验收，2019年10月23日该工程经验收合格，2019年10月25日该工程经验收合格后送电。本院认为，本案为商品房销售合同纠纷，涉案商品房销售合同及附件补充协议是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规禁止性规定，合法有效，本院予以确认。双方当事人均应诚实信用的履行合同所约定的义务，否则，依法承担相应的法律责任。原、被告签订的商品房买卖合同约定交房时间为2019年5月1日，而根据双方签订的补充协议约定，因政府部门对验收及市政配套、安装之延误的，应顺延交房时间。经核实，涉案建设工程市政配套设施高压电接入工程于2019年10月25日经验收合格后送电，故交房时间应顺延至2019年10月25日，对被告以2020年1月6日大中华购物广场住宅楼供电工程竣工验收合格为截止日的抗辩意见不予采纳。大中华主体工程质量于2019年9月28日经五方验收合格，已达到合同约定交付条件，被告于2020年1月5日向原告发出交房通知，原告收到交房通知无正当理由未收房，自书面交房通知确定的交付使用之日起免除被告逾期交房的违约责任。因被告通知确定的收房起始日期为2020年1月6日，计算逾期交房违约金的时间起止点应为2019年10月26日至2020年1月5日，共计72天，计算违约金为3317.15元（460715元×0.0001×72天）。根据原被告签订的商品房买卖合同第二十条以及补充协议附件十一第六条约定，以2019年5月1日之次日为办理产权登记期限的起算日，出卖人应当在该日之次日起720日内向产权登记机关为买受人办妥产权登记。如出卖人延期交楼，办理产权登记期限的起算日为实际交楼之次日。出卖人未能在约定的时间内办妥产权登记的，出卖人每年按已付房款的0.1%向买受人支付违约金。本案涉案房屋交房时间为2020年1月6日，双方约定的办证期限尚未届满，被告不构成违约。对原告要求被告支付逾期办理房屋所有权证书违约金的主张，本院不予支持。经调解，双方当事人未达成一致意见。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条、第一百四十二条规定，判决如下：一、被告湖北元丰房地产有限公司于本判决生效之日起五日内支付原告郑智华、陈小琴逾期交房违约金3317.15元；二、驳回原告郑智华、陈小琴的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费102元，减半收取计51元，由原告郑智华、陈小琴负担26元，由被告湖北元丰房地产有限公司负担25元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省黄冈市中级人民法院。审判员  王晓勇二〇二〇年六月二十八日书记员  杨 昆