新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区人民法院民 事 判 决 书（2020）新0107民初67号 原告(反诉被告)：新疆昌胜达建筑工程有限公司，住所地：乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路769号得锦生态花园小区1号楼11-12号商铺。法定代表人：庞俊，该公司经理。委托代理人：李珂，新疆宝来律师事务所律师。委托代理人：柳元泽，男，1944年5月15日出生，汉族，该公司职员，住乌鲁木齐市被告（反诉原告）：新疆力源电力工程有限公司，住所地：乌鲁木齐市沙依巴克区宝山路西侧17号5-10号。法定代表人：朱永禄，该公司总经理。委托代理人：彭军，新疆元正盛业律师事务所律师。原告（反诉被告）与被告（反诉原告）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月9日立案后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。本案现已审理终结。原告（反诉被告）向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款124000元，人工工资80000元，合计204000元。2、判令被告支付原告利息50040元。3、本案诉讼费由被告负担。事实与理由：2012年8月1日，原告与被告签订了一份《电力配套土建工程施工合同》。合同约定，被告将其承建的位于乌鲁木齐市达坂城区的中节能新疆托里风电场110KV升压站改造土建交由原告实际施工，双方约定合同价款为930000元。工程完工移交投运至今已7年有余。但是，被告只支付了806000元，剩余工程款124000元未付。为维护原告的合法权益，故提起诉讼。被告（反诉原告）辩称，我方认可签订施工合同的时间是2012年8月1日。该合同包干价为930000元。自2012年8月3日至2012年11月21日，我方分九笔支付原告806000元，尚余124000元未付。原告主张的人工费80000元不存在，也不符合合同的约定。原告计算利息的时间不对。该工程竣工验收的时间为2013年5月15日。被告（反诉原告）向本院提出反诉请求：1、判令原告（反诉被告）承担逾期交工的违约金170000元。2、判令原告（反诉被告）承担利息51000元。3、本案诉讼费由原告（反诉被告）承担。事实与理由：2018年8月1日，我方与原告签订的《电力配套土建工程施工合同》中约定的施工期限为45天，自2012年8月1日至2012年9月14日。合同签订后，我方依进度支付了工程款。但是，原告未按约定完成施工。2012年10月25日，原告承诺在2012年11月4日前完成所有土建施工工作，相关资料于2012年11月10日前递交我方，如工期延后一日承担5000元违约金。2013年原告才完成土建施工严重违约，应承担违约金。原告（反诉被告）辩称，我方不认可被告主张的51000元的利息。被告主张了延期违约金又重复主张损失不符合法律的规定。经审理查明：2012年7月，被告（反诉原告）与案外人建设单位中节能风电投资有限公司签订了《中节能新疆托里风电场110KV升压站改造土建及电气工程合同》。合同约定工期为2012年8月1日至10月15日计76天。合同价款为2341392元。2012年8月1日，被告（反诉原告）未经案外人建设单位中节能风电投资有限公司同意与原告（反诉被告）签订了《电力配套土建工程施工合同》。合同约定，为配合中节能风力发电投资有限公司的中节能新疆托里风电场110KV升压站改造土建及电气工程，被告（反诉原告）对该建设项目与供电系统电力设施配套的土建工程从材料采购、施工以及办理相关手续和资料整理、检验报告、竣工验收等工作全权委托原告（反诉被告）负责。承包方式，所有与该项目配电系统全部的土建工程，原告（反诉被告）实施建设交钥匙总承包。工程内容为，原告（反诉被告）负责对该项目配电系统相关的配电室、电力管线、电缆井、电气设配基础工程等相关土建工程的设计、施工。同时，负责对与该项目配电系统相关的土建材料的采购、电力管线的敷设、电力设备基础的砌筑，并对所采购的材料质量负责。合同价款为930000元（人民币）；合同生效3日内被告（反诉原告）预付186000元，工程开工原告（反诉被告）报施工工程量，被告（反诉原告）收到建设单位付款后按比例给原告（反诉被告）支付工程进度款。工程工期为45日，自2018年8月1日至9月14日。工程质保金为合同总价的5％,自工程验收合格之日起算，保修期为一年。由于原告（反诉被告）责任未按期竣工，每逾期一日按照本期工程延期部分总额万分之五承担逾期违约金。合同签订后，被告（反诉原告）自2012年8月3日至2012年11月5日支付原告（反诉被告）工程款706000元。2012年10月25日，原告（反诉被告）在该工地的代理人于宝森与被告（反诉原告）签订了一份《中节能托里乡风电场改造工程土建部分施工计划》。该计划载明，至2012年10月24日，土建部分施工已进入尾声，剩余工作主要为室内外涂料粉刷、室内打地坪、门窗安装、相关资料整理。因工期紧张、施工环境恶化，根据实际情况，现要求土建施工方面合理安排施工人员结构，配合电气施工方面加快施工进展，务必于2012年11月4日前完成所有土建施工工作，相关资料于2012年11月10日前递交公司。根据相关合同规定，工期滞后一天给予5000元罚款，以此类推。望土建施工方面按期完成相关工作。同年11月20日，被告（反诉原告）支付原告（反诉被告）工程款100000元。以上合计，被告（反诉原告）共计支付原告（反诉被告）工程款806000元。2012年12月7日，案外人该工程监理单位西北电力建设工程监理有限责任公司向被告（反诉原告）发出整改通知单。整改内容为，由于你单位施工的中节能托里风电场110KV升压站改造工程，于2012年12月7日不执行电力规程及电力安全管理规定，不按时交还工作票，严重违反电力规范的工作票制度对现场施工人员和设配安全留下很大安全隐患，并在甲方运行人员制止其违规作业的过程中殴打甲方运行人员，拒绝办理工作票，并强行继续施工。此行为严重破坏现场施工安全管理规定和电力作业相关规定，为避免现场人员安全事故发生，现责令贵公司停工整改，加强贵公司人员安全培训，并提出可行的安全管理方案。原告（反诉被告）的该土建工程项目经理柳元泽代表被告（反诉原告）在整改通知单上签字。2013年5月15日，原告（反诉被告）的该土建工程项目经理柳元泽代表被告（反诉原告）与中节能新疆托里风电场110KV升压站改造土建及电气改造的建设单位、监理单位、设计单位在工程质量竣工验收记录单上签字。该竣工验收记录单载明，中节能新疆托里风电场110KV升压站改造土建及电气工程竣工日期为，2013年5月15日。截止2014年7月，案外人建设单位中节能风电投资有限公司将《中节能新疆托里风电场110KV升压站改造土建及电气工程合同》工程款2341392元，向被告（反诉原告）支付完毕。现被告（反诉原告）尚欠原告（反诉被告）工程款124000元未付。以上事实有原告（反诉被告）提交的2012年8月1日与被告（反诉原告）签订的《电力配套土建工程施工合同》，被告（反诉原告）提交的《中节能新疆与偶里风电场100KV升压站改造土建及电气工程合同》、支付工程款往来明细单、付款收条、原告（反诉被告）出具的委托于宝森作为施工现场代理人的委托书、聘请柳元泽的聘书、2012年10月25日签订的《中节能托里乡风电场改造工程土建部分施工计划》、整改通知单、中节能新疆与托里风电场100KV升压站改造土建及电气工程质量竣工验收记录单、调查笔录及法庭审理笔录在案佐证。结合查明的事实及双方的诉辩主张，本院对原告的各项诉讼主张评判如下：本院认为，本案被告（反诉原告）与建设单位案外人中节能风电投资有限公司签订《中节能新疆托里风电场110KV升压站改造土建及电气工程合同》后，未经中节能风电投资有限公司同意，将该工程中的土建工程分包给原告（反诉被告）并与其签订《电力配套土建工程施工合同》的行为，违反了法律的规定。原告（反诉被告）与被告（反诉原告）签订的《电力配套土建工程施工合同》属于无效合同。原告（反诉被告）与被告（反诉原告）对合同无效均负有责任。其中，被告（反诉原告）应付主要责任。原告（反诉被告）与被告（反诉原告）签订的《电力配套土建工程施工合同》虽然无效，但是，原告（反诉被告）依照该合同完成了相关的土建工程并已竣工验收合格，故原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）给付尚欠的工程价款124000元，支付工程价款利息的诉讼请求，本院予以支持。被告（反诉原告）应承担的欠付工程价款利息，自2013年5月15日起算至本院作出裁判之日止。原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）支付拖欠的人工工资80000元无事实依据，本院不予支持。被告（反诉原告）要求原告（反诉被告）承担逾期交工的违约金及利息的诉讼请求，本院亦不予支持。依照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十八条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）新疆力源电力工程有限公司在本判决生效后十日内，给付原告（反诉被告）新疆昌胜达建筑工程有限公司工程价款124000元。二、被告（反诉原告）新疆力源电力工程有限公司在本判决生效后十日内，给付原告（反诉被告）新疆昌胜达建筑工程有限公司欠付工程价款利息48662.25元[（124000元-46500元=77500元）77500元×4.875‰×12个月（2013年5月13日至2014年5月13日=12个月）=4533.75元；124000元×4.875‰×73个月（2014年6月至2020年6月=73个月）=44128.5元]。三、驳回原告（反诉被告）新疆昌胜达建筑工程有限公司要求被告（反诉原告）新疆力源电力工程有限公司支付工人工资80000元的诉讼请求。四、驳回被告（反诉原告）新疆力源电力工程有限公司要求原告（反诉被告）新疆昌胜达建筑工程有限公司承担逾期交工违约金及利息的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计4862.8元[原告（反诉被告）预交2555.3元，被告（反诉原告）预交2307.5元]，由原告（反诉被告）负担383.3元，由被告（反诉原告）负担4479.5元。原告（反诉被告）多交的诉讼费2172不退，由被告（反诉原告）连同欠款一并给付原告（反诉被告）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审  判  员   刘晓文二 〇 二 〇 年 六 月 二 十 七 日书  记  员   卢雨晴书  记  员   邵学义