广东省韶关市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤02民终935号上诉人（原审被告）：广东中农批农产品批发市场有限公司，住所地：广东省韶关市乳源瑶族自治县*********出口西侧。法定代表人：唐国照，该公司执行董事。委托诉讼代理人：胡定一，该公司工程部经理。被上诉人（原审原告）：中国二十冶集团有限公司，住所地：上海市宝山区*******。法定代表人：朱永贵，该公司董事长。委托诉讼代理人：程培新，上海建领城达律师事务所律师。委托诉讼代理人：李翠影，上海建领城达律师事务所律师。原审被告：中农批电商（北京）建设开发有限公司，住所地：北京市西城区***********411。法定代表人：吴静，该公司执行董事。委托诉讼代理人：祖宝海，该公司员工。原审被告：广东中农批市场投资营运有限公司，住所地：广东省佛山市禅城区**********之二。法定代表人：唐国照，该公司执行董事。委托诉讼代理人：余兆明，该公司询价主管。上诉人广东中农批农产品批发市场有限公司(以下简称中农批批发公司)因与被上诉人中国二十冶集团有限公司（以下简称二十冶公司）、原审被告中农批电商（北京）建设开发有限公司（以下简称中农批电商公司）、广东中农批市场投资营运有限公司（以下简称中农批投资公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服广东省乳源瑶族自治县人民法院(2019)粤0232民初1440号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月9日立案后，依法组成合议庭，经过阅卷、调查和询问当事人，认为本案各方当事人没有提出新的事实、证据或者理由，决定不开庭审理本案。上诉人中农批批发公司的委托诉讼代理人胡定一，被上诉人二十冶公司的委托诉讼代理人程培新、李翠影、原审被告中农批投资公司的委托诉讼代理人余兆明到庭参加诉讼。中农批电商公司经本院依法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。中农批批发公司上诉请求：一、依法撤销一审判决第一项、第二项，改判：1.限中农批批发公司应于本判决发生效力之日起十日内向二十冶公司支付粤北农特产品电商物流商贸城一期二标段l3号楼至16号楼工程的工程款l222227.37元；2.限中农批批发公司应于判决发生效力之日起十日内向二十冶公司支付逾期付款利息损失(该逾期付款利息损失自2019年2月25日起以工程款l222227.37元为基数按中国人民银行同期同类贷款利率计付逾期付款利息至2019年8月15日至、自2019年8月16日起以工程款l222227.37元为基数按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付至该工程款清偿之日止)；二、本案诉讼费用由二十冶公司负担。事实和理由：二十冶公司施工的粤北农特产品电商物流商贸城一期二标段13-16楼工程未在合同约定的工期内完工，应向中农批批发公司承担违约责任。其中13、15、16号楼的合同工期为l57天，l4号楼的合同工期为260天。本案中的《单位工程竣工验收备案表》显示，前述工程的开工日期为2017年8月5日，竣工备案日期为2018年8月3日。l3、15、16号楼施工工期超过了合同约定工期达到206天。中农批批发公司有权以二十冶公司应当承担的逾期完工违约金抵销应当向二十冶公司支付的工程款。二、根据双方就13、15、16号楼签订的《建设工程施工合同》专用条件38.2条款约定，承包人应当按照每日l0000元标准计付违约金，且限定最高违约金金额为合同暂定总价的10％(17108609.93×10％=1710860.99元)。鉴于按照每日l0000元计算，l3、15、16号楼工程逾期完工违约金达到了上限金额，因此，二十冶公司应收工程款金额应当扣减其应当承担的逾期完工违约金1710860.99元，中农批批发公司仅仅尚欠二十冶公司工程款l222227.37元。故中农批批发公司提起上诉，望支持中农批批发公司的诉讼请求。二十冶公司辩称，工程结算造价单是中农批批发公司与二十冶公司就涉案工程第二标段13-16号楼工程款达成的协议，是承包、发包双方在履行合同过程中产生的一些争议，即应支付款、应扣款等的最终协议。一审中，中农批批发公司与二十冶公司就该对账单的证据三性均予以认可，并认可结算金额为20734623.64元。中农批批发公司应当按照对账单确认的金额支付欠付的工程款。中农批批发公司为了实现拖延支付工程款的目的，违反诚实信用原则及禁反言原则，主张其延期竣工应不予支持，望二审法院驳回中农批批发公司的全部上诉请求，维持原判，尽快判决。中农批电商公司未提交书面陈述意见。中农批投资公司述称，对中农批批发公司的上诉没有异议。二十冶公司向一审法院起诉请求：1.判令中农批批发公司向二十冶公司支付“粤北农特产品电商物流商贸城一期二标段”的工程款2933088.36元；2.判令中农批批发公司赔偿因延期支付工程款给二十冶公司造成的逾期付款利息损失（以2933088.36元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年2月25日起至付清之日止，暂计至2019年10月11日为80806.58元）；3.判令中农批电商公司、中农批投资公司在未出资本息范围内对中农批批发公司上述债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任；4.本案诉讼费、保全费、保全担保费等由中农批批发公司、中农批电商公司、中农批投资公司负担。一审法院认定事实：二十冶公司经工商行政部门核准成立于2001年12月19日，类型为有限责任公司（国有控股），经营范围为：工程总承包；专业承包；技术装备制造；矿产资源开发投资与管理；房地产开发；科研设计；建筑钢结构制作；公路运输等。中农批批发公司经工商行政部门核准成立于2015年2月16日，类型为其他有限责任公司，经营范围为：农产品批发市场开发、经营；农副产品、工艺品加工、批发、零售；电子商务、会议展览；提供货物进出口；正餐制售；房地产开发；物流、仓储、货物检验代理服务；提供农副产品、工艺品信息咨询服务。2017年5月2日，经乳源瑶族自治县**监督管理局核准，中农批批发公司的注册资本由12000万元变更为28000万元，股东由乳源瑶族自治县安瑶实业投资开发有限公司、中农批电商公司、中农批投资公司变更为乳源瑶族自治县安瑶实业投资开发有限公司、中国农发重点建设基金有限公司、中农批电商公司、中农批投资公司；其中，中农批电商公司以货币出资6120万元，总认缴出资6120万元，在2018年6月30日前缴足；中农批投资公司以货币出资5380万元，总认缴出资5380万元，在2018年6月30日前缴足。2016年11月，就粤北农特产品电商物流商贸城一期二标段13、15、16号楼项目工程承包事宜，二十冶公司（承包人）与中农批批发公司（发包人）签订了一份《广东省建设工程标准施工合同》；该合同第一部分“协议书”载明：“一、工程概况。工程名称：粤北农特产品电商物流商贸城13、15、16号楼；工程地点：乳源县乳城镇北环中路九号；工程内容：施工总承包；工程规模：建筑面积10115.45平方米，含13、15、16号楼地上两层及16号楼一层地下室……。二、工程承包范围。承包范围：承包人按发包人提供施工图纸及相关内容，负责对粤北农特产品电商物流商贸城13、15、16号楼工程进行施工，具体承包内容按照发包人提供的项目施工设计图完成施工图的所有工作内容，包括但不限于基础工程、主体工程、装修工程、给排水工程、电气工程及其他配套工程。……承包方式为大包干：即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包措施、包施工现场及运输通道的环境卫生。……三、合同工期。工程合同工期总日历天数：暂定157天。拟从2016年11月10日开始施工，至2017年4月15日竣工完成。其中，2016年12月30日主体结构封顶，具体开工日期以开工令为准。……四、质量标准。工程质量标准：按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到“合格”或以上。五、合同价款。合同总价（大写）：壹仟柒佰壹拾万捌仟陆佰零玖元玖角叁分（暂定总造价，最终合同总价以发包人实际建设规模及按结算原则计算的结算总价为准）；（小写）：17108609.93元……”；该合同第三部分“专用条款”载明：“……9、发包人。9.1发包人完成下列工作的约定：……（10）接收已完工程支付工程相关价款的约定：若发包人未在合同约定的时间内支付工程款的，每逾期一天，向乙方支付10000元的违约金，累加计算。……16、工程担保。16.1承包人提供履约担保的约定：（1）履约担保的金额：合同暂定金额的10%。（2）提供履约担保的时间：签订本合同后提供合同金额10%的履约保函。16.2履约担保期限和退还：在工程验收合格后20日历天内，履约保函退还给承包人（不计利息）。……35、缺陷责任与质量保修。35.1缺陷责任期的约定：双方根据国家有关规定。35.2工程质量保修的约定：按《工程质量保修书》规定执行。……48、进度款。48.1支付期间：以形象进度为准，具体为：±0.00基础部分完成后15天内支付确认工程量的75%；主体结构完成后15天内支付确认工程量的75%；建筑装饰完成后15天内支付确认工程量的75%；竣工验收通过后15天内支付工程预算造价的85%；结算完成后一个月内支付确认总价后的95%。……49、结算程序和时限。49.1结算的程序和时限：承包人所承包的全部工程竣工验收合格并移交发包人后，承包人在30日内提交竣工结算资料，发包人在收到承包人提交结算资料之日起60日内审核完毕，并于审核通过后30日内向承包人支付至工程结算总价款的95%。50、质量保证金。50.1质量保证金的金额及扣留：（1）质量保证金的金额：按照合同通用条款的规定，即按合同价款的5%。（2）质量保证金的扣留：余下本工程结算总造价的5%作为工程质保金，从工程竣工验收合格之日起，缺陷责任期满之日，于次月付清余下的全部工程款（不计息），缺陷责任期为两年。……”。一审法院另查明，2017年4月24日，就粤北农特产品电商物流商贸城一期二标段14号楼项目工程承包事宜，二十冶公司（承包人）与中农批批发公司（发包人）签订了一份《广东省建设工程标准施工合同》；该合同第一部分“协议书”载明：“一、工程概况。工程名称：粤北农特产品电商物流商贸城14号楼；工程地点：乳源县乳城镇北环中路九号；……。二、工程承包范围。承包范围：承包人按发包人提供施工图纸及相关内容，负责对粤北农特产品电商物流商贸城14号楼工程进行施工，具体承包内容按照发包人提供的项目施工设计图完成施工图的所有工作内容，包括但不限于基础工程、主体工程、装修工程、给排水工程、电气工程及其他配套工程。……承包方式为大包干：即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包措施、包施工现场及运输通道的环境卫生……三、合同工期。工程合同工期总日历天数：暂定260天……四、质量标准。工程质量标准：按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到“合格”或以上。五、合同价款。合同总价（大写）：陆佰肆拾捌万零柒佰贰拾玖元伍角叁分（暂定总造价，最终合同总价以发包人实际建设规模及按结算原则计算的结算总价为准）；（小写）：6480729.53元……”；该合同第三部分“专用条款”载明：“……9、发包人。9.1发包人完成下列工作的约定：……（10）接收已完工程支付工程相关价款的约定：若发包人未在合同约定的时间内支付工程款的，每逾期一天，向乙方支付10000元的违约金，累加计算。……16、工程担保。16.1承包人提供履约担保的约定：（1）履约担保的金额：合同暂定金额的10%。（2）提供履约担保的时间：签订本合同后提供合同金额10%的履约保函。16.2履约担保期限和退还：在工程验收合格后20日历天内，履约保函退还给承包人（不计利息）。……35、缺陷责任与质量保修。35.1缺陷责任期的约定：双方根据国家有关规定。35.2工程质量保修的约定：按《工程质量保修书》规定执行。……48、进度款。48.1支付期间：以形象进度为准，具体为：±0.00基础部分完成后15天内支付确认工程量的75%；主体结构完成后15天内支付确认工程量的75%；建筑装饰完成后15天内支付确认工程量的75%；竣工验收通过后15天内支付工程预算造价的85%；结算完成后一个月内支付确认总价后的95%。……49、结算程序和时限。49.1结算的程序和时限：承包人所承包的全部工程竣工验收合格并移交发包人后，承包人在30日内提交竣工结算资料，发包人在收到承包人提交结算资料之日起60日内审核完毕，并于审核通过后30日内向承包人支付至工程结算总价款的95%。50、质量保证金。50.1质量保证金的金额及扣留：（1）质量保证金的金额：按照合同通用条款的规定，即按合同价款的5%。（2）质量保证金的扣留：余下本工程结算总造价的5%作为工程质保金，从工程竣工验收合格之日起，缺陷责任期满之日，于次月付清余下的全部工程款（不计息），缺陷责任期为两年……”。一审法院又查明，粤北农特产品电商物流商贸城一期二标段13号楼至16号楼工程竣工后，经勘察单位核工业郴州工程勘察院、设计单位广东南海国际建筑设计有限公司、施工单位即二十冶公司、监理单位深圳市建星项目管理顾问有限公司、建设单位即中农批批发公司同意验收，于2018年8月3日办理了竣工验收备案手续。2019年1月17日，经广东信仕德建设项目管理有限公司审核，粤北农特产品电商物流商贸城13号楼至16号楼工程送审总价为19191863.18元，审定总价为18790727.64元。2019年1月25日，二十冶公司与中农批批发公司签订了一份《工程竣工结算造价对账单》；该对账单载明审定造价包括工程结算18790727.64元、板房购买费用180000元、14＃楼改建装饰工程费用1763896元，双方确认最终审定结算造价为20734624元，已付工程款为16764804.64元，质量保证金为1036731元，应付余款为2933088.36元。粤北农特产品电商物流商贸城一期二标段13号楼至16号楼工程在竣工验收结算后已交付给了中农批批发公司使用。一审法院再查明，二十冶公司于2019年11月12日向一审法院申请财产保全，请求冻结被申请人中农批批发公司银行存款3013894.94元或查封同等价值的财产，并由担保人中国太平洋财产保全股份有限公司韶关中心支公司（以下简称中太保韶关公司）出具《诉讼财产保全责任保险保函》（保单号：AGUZ121Z0119Q002706G）提供担保，担保金额为人民币3013894.94元。为此，二十冶公司向中太保韶关公司支付了诉讼财产保全责任保险保险费3013.89元，并向一审法院预交了财产保全费5000元。2019年11月14日，一审法院作出（2019）粤0232民初1440号民事裁定，裁定冻结被申请人中农批批发公司名下的银行存款人民币3013894.94元或查封其他相等价值的财产。在本案一审庭审中，二十冶公司表示其在本案中提起的第二项诉讼请求中的逾期付款利息损失按照中国人民银行同期贷款利率以及全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。一审法院认为，本案系建设工程施工合同纠纷。就粤北农特产品电商物流商贸城一期二标段13号楼至16号楼工程承包建设事宜，二十冶公司与中农批批发公司签订了两份《广东省建设工程标准施工合同》；该两份合同系双方当事人真实意思表示，内容清楚、明确，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方当事人均具有法律约束力。在合同签订后，二十冶公司已按合同约定对粤北农特产品电商物流商贸城一期二标段13号楼至16号楼工程进行了施工建设；该工程竣工验收后于2018年8月3日办理了竣工验收备案手续，于2019年1月17日经广东信仕德建设项目管理有限公司审核进行了工程结算审核，并交付给了中农批批发公司。中农批批发公司在接收二十冶公司移交的工程应按照合同约定向二十冶公司支付相应的工程款。对中农批批发公司还应付多少工程款给二十冶公司的问题，双方于2019年1月25日签订了一份《工程竣工结算造价对账单》确认在扣除已付工程款16764804.64元、质量保证金1036731元后还应付二十冶公司工程款2933088.36元。根据二十冶公司与中农批批发公司签订的两份《广东省建设工程标准施工合同》第三部分“专用条款”第48条第1款：“结算完成后一个月内支付确认总价后的95%”以及第49条第1款：“承包人所承包的全部工程竣工验收合格并移交发包人后，承包人在30日内提交竣工结算资料，发包人在收到承包人提交结算资料之日起60日内审核完毕，并于审核通过后30日内向承包人支付至工程结算总价款的95%”的约定，中农批批发公司应自2019年1月25日起30日内即至2019年2月24日止将工程款2933088.36元支付给二十冶公司；但中农批批发公司至今未向二十冶公司支付该工程款，其行为已构成违约。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条：“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。”的规定，二十冶公司可要求中农批批发公司支付该工程款。现二十冶公司诉请要求中农批批发公司支付工程款2933088.36元，理由确实充分，中农批批发公司对此亦未提出异议，该院予以支持。关于延期支付工程款所造成的逾期付款利息损失计算问题。由于中农批批发公司未按合同约定支付工程款2933088.36元给二十冶公司的行为已构成违约，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”的规定，二十冶公司可要求中农批批发公司承担赔偿损失等违约责任；而中农批批发公司未按合同约定支付工程款2933088.36元所造成的损失，主要是该工程款接受方即二十冶公司应取得而未取得该笔工程款的法定孳息，故对二十冶公司诉请要求中农批批发公司赔偿因延期支付工程款所造成的逾期付款利息损失的主张，该院予以支持。至于逾期付款利息计算起始时间和计算利息问题，由于二十冶公司与中农批批发公司签订的两份《广东省建设工程标准施工合同》未约定工程款逾期支付的利息计算标准，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”和第十八条：“利息从应付工程价款之日计付。……”的规定，中农批批发公司应自2019年2月25日起按中国人民银行同期同类贷款利率计付逾期付款利息损失给二十冶公司。鉴于中国人民银行2019年8月16日发布《关于中国人民银行决定改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制有关事宜的公告》【[2019]第15号】取消了中国人民银行贷款基准利率这一标准，改为实施全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，故中农批批发公司应自2019年2月25日起以2933088.36元工程款为基数按中国人民银行同期同类贷款利率计付逾期付款利息损失至2019年8月15日止、自2019年8月16日起以2933088.36元工程款为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付逾期付款利息损失给二十冶公司至该工程款清偿之日止。关于中农批电商公司、中农批投资公司是否应承担补充赔偿责任的问题。对此，该院认为，中农批电商公司、中农批投资公司作为中农批批发公司的股东，按照《中华人民共和国公司法》第二十八条：“股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；……”的规定，应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额，并将货币出资足额存入中农批批发公司在银行开设的账户中。由于中农批电商公司以货币出资方式认缴出资6120万元，中农批投资公司以货币出资方式认缴出资5380万元，且均需在2018年6月30日前缴足。现二十冶公司主张中农批电商公司、中农批投资公司未足额缴纳各自所认缴的出资额，且向该院提供了在国家企业信用信息公示系统查询的《企业信用信息公示报告》证明其该主张，中农批电商公司对此也未提出异议并提供证据予以反驳，中农批投资公司也未到庭应诉并提供证据予以反驳，故对二十冶公司该主张的事实该院予以确认。现二十冶公司诉请要求中农批电商公司、中农批投资公司在未出资本息范围内对中农批批发公司未能清偿的本案涉案债务部分承担补充赔偿责任，符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十三条第二款：“公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予支持；……”的规定，该院予以支持。对中农批电商公司关于涉案债务应由中农批批发公司独立承担以及其不应承担责任的辩解，该院不予采纳。关于财产保全费、保全担保费承担问题。对此，该院认为，在中农批批发公司未按合同约定支付工程款构成违约后，二十冶公司为防止损失扩大，向该院申请财产保全，向中太保韶关公司支付了诉讼财产保全责任保险保险费3013.89元，并向该院预交了财产保全费5000元；该诉讼财产保全责任保险保险费属于二十冶公司因防止损失扩大而支出的合理费用，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十九条第二款：“当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。”的规定，由中农批批发公司承担；二十冶公司诉请要求中农批电商公司、中农批投资公司与中农批批发公司共同承担保全担保费，理由不充分，该院不予支持。至于财产保全费5000元的承担问题，由于中农批电商公司、中农批投资公司并非财产保全申请的被申请人，故对二十冶公司要求中农批电商公司、中农批投资公司与中农批批发公司共同承担财产保全费的诉请，理由不充分，该院不予支持。中农批投资公司经该院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃了相应的抗辩权利，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条：“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。”的规定，该院作缺席判决。据此，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十九条第二款，《中华人民共和国公司法》第二十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十三条第二款和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，于2019年12月31日作出（2019）粤0232民初1440号民事判决：一、限广东中农批农产品批发市场有限公司于判决生效之日起十日内向中国二十冶集团有限公司支付粤北农特产品电商物流商贸城一期二标段13号楼至16号楼工程的工程款2933088.36元；二、限广东中农批农产品批发市场有限公司于判决生效之日起十日内向中国二十冶集团有限公司支付逾期付款利息损失（该逾期付款利息损失自2019年2月25日起以工程款2933088.36元为基数按中国人民银行同期同类贷款利率计付逾期付款利息损失至2019年8月15日止、自2019年8月16日起以工程款2933088.36元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付至该工程款清偿之日止）；三、中农批电商（北京）建设开发有限公司、广东中农批市场投资营运有限公司在未出资本息范围内对广东中农批农产品批发市场有限公司上述债务不能清偿部分承担补充赔偿责任；四、限广东中农批农产品批发市场有限公司于判决生效之日起十日内向中国二十冶集团有限公司支付保全担保费3013.89元；五、驳回中国二十冶集团有限公司的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费30911元（中国二十冶集团有限公司已预交），由广东中农批农产品批发市场有限公司、中农批电商（北京）建设开发有限公司、广东中农批市场投资营运有限公司共同负担；财产保全费5000元（中国二十冶集团有限公司已预交），由广东中农批农产品批发市场有限公司负担。二审中，当事人没有提交新证据。本院另查明，二十冶公司在一审中提交了一份有中农批批发公司、二十冶公司盖章的《结算审核总价》（日期为2019年1月17日），其中所附《13-16#竣工结算价款汇总表》第7项关于“工期延期扣款表”备注载明：“依据收到的甲方编号为：ZNPGDXSD-001的联系单，工期延误情况不扣款”。本院认为,本案系建设工程施工合同纠纷。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条：“第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。”和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十三条第一款：“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外。”的规定，本院将围绕中农批批发公司上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。针对各方当事人在二审中的诉辩意见，本案争议焦点是：中农批批发公司主张二十冶公司承担逾期完工的违约责任依据是否充分。中农批批发公司上诉主张二十冶公司因逾期完工，故应按合同约定支付违约金，并主张以违约金抵扣工程款。但根据查明的事实，双方于结算时形成的《13-16#竣工结算价款汇总表》第7项关于“工期延期扣款表”备注明确载明：“依据收到的甲方编号为：ZNPGDXSD-001的联系单，工期延误情况不扣款”，即在双方结算时已将工期延误情况考虑在内，且中农批批发公司放弃追究二十冶公司逾期完工的违约责任，现中农批批发公司上诉主张二十冶公司承担逾期完工违约责任，缺乏事实依据，也违背诚信原则，本院不予支持。综上所述，广东中农批农产品批发市场有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费20856元，由广东中农批农产品批发市场有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  邓小华审判员  黄颖红审判员  李 罡二〇二〇年六月九日书记员  江伟炜