宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院民事判决书（2020）宁0105民初1516号原告：甘肃第九建设集团有限责任公司（原甘肃第九建设集团公司）。法定代表人：张某1。原告：甘肃第九建设集团公司宁夏分公司。负责人：张某2。共同委托诉讼代理人：李某，宁夏北民太德律师事务所律师。被告：宁夏通宇电梯制造发展股份有限公司。法定代表人：许某，该公司董事长。委托诉讼代理人：马某，该公司法务。委托诉讼代理人：火某，北京浩天信和（银川）律师事务所律师。原告甘肃第九建设集团有限责任公司（以下简称九建公司）、甘肃第九建设集团公司宁夏分公司（以下简称九建宁夏分公司）与被告宁夏通宇电梯制造发展股份有限公司（以下简称通宇公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年5月21日立案后，依法适用简易程序，于2020年6月23日公开开庭进行了审理，原告九建公司、九建宁夏分公司的共同委托诉讼代理人李某到庭参加诉讼，被告通宇公司的委托诉讼代理人马某、火某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告九建公司、九建宁夏分公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告出具宁夏增值税普通发票；2.判令被告赔偿原告违约金86400元；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年8月7日，通宇公司与九建宁夏分公司签订《产品销售、安装合同》，约定合同总价款为290.4万元，由通宇公司向九建宁夏分公司销售、安装电梯12台。2019年3月1日，双方在原合同的基础上订立了《合同增补协议》，约定通宇公司在原合同中所涉8台电梯增加轿顶，共计6000元，其他条款执行原合同内容。上述合同及补充协议签订后，通宇公司向九建公司出具金额为29.4万元宁夏增值税普通发票。同日，九建公司向原告付款15万元。2018年9月23日已正式移交九建宁夏分公司，2019年3月6日办理了12台电梯的《特种设备使用登记证》。原告认为，被告存在以下违约事实，被告没有向原告出具宁夏增值税普通发票，致使原告涉案电梯无法作为固定资产入账。涉案电梯设备及安装费291万元，被告仅出具29.04万元的宁夏增值税普通发票。被告迟延交付货物应赔偿因违约给被告造成的损失。《产品销售、安装合同》第十二条第三款约定，设备安装调式、验收结束后，供方应在20日内委托电梯设备实际安装所在地法定的检验机构进行检测，并向当地政府主管部门提出使用许可验收申请，将运行证和竣工资料一起交需方。第四款约定，在办理移交手续前，本合同产品由供方保管。具体到本案，2018年9月23日设备安装调式、验收结束。被告应于2018年10月12日前将《特种设备使用登记证》和竣工资料交付原告，但2019年3月6日才办理了电梯《特种设备使用登记证》。合同第十三条第一款约定，由于自身原因，供方未能在双方约定的期限内将产品交付使用，供方按需方已支付货款和安装费的总额每天千分之四的比例，向需方支付违约金。具体到本案，自2018年10月13日至2019年3月6日，产生违约金86400元。被告通宇公司辩称，根据原、被告之间的合同约定，在原告向被告付款至合同约定的款项95%之前，被告有先履行抗辩权，没有义务为原告开具发票。原被告之间签订的《产品安装、销售合同》第3.5条明确约定：“供方在收到本合同95%的款项后，供方向需方开具合同设备和安装全额的税务发票给需方。”因此，只有在原告向被告的付款进度达到95%的时候，被告才有义务向原告开具案涉货款的发票。根据案件的事实情况，原告仅仅向被告实际付款15万元的货款，被告已经为原告开具了29.04万元的发票。并且，有关双方之间合同价款纠纷的案件尚处在二审的审理过程中，在案件尚未有最终处理结果的情况下，被告没有义务再为原告开具剩余货款金额的发票。根据本案的实际情况，案涉的电梯在取得《电梯安装检验报告》之后已经实际投入使用，符合了使用条件，而非原告所称的只有在电梯取得《特种设备使用登记证》之后才符合使用条件，被告不存在任何的违约行为，原告无权要求被告支付违约金。案涉电梯在取得《电梯安装检验报告》之后，就已经符合使用条件，并由原告实际投入使用。原告诉状中所述的情况与案件事实情况不符，被告也不存在任何的违约行为。根据合同约定，只有在被告未能在双方约定的期限内将产品交付使用的情况下，被告才有义务向原告支付违约金。双方并未约定具体的办理《特种设备使用登记证》的时间，也未就办理特种设备使用登记证约定违约条款，因此原告无权以诉状所述的理由要求被告支付违约金。根据案涉合同第12.3条文本表述可知，被告的义务仅仅是在20日内委托检测并提出使用许可，而不是在20日内取得电梯安装检验报告并交付原告实际使用，更不是办理《特种设备使用登记证》的时间，换言之，双方并未具体约定办理《特种设备使用登记证》的具体时间和违约条款。因此，在双方未就办理《特种设备使用登记证》的违约条款达成合意并约定在合同中的情况下，被告没有义务向原告支付任何违约金。被告认为合同约定的违约金标准过高，即便认定被告需要向原告支付违约金，也应当按照原告实际损失的30%来确定违约金标准，在原告不能举证证明其实际损失的情况下，原告应当承担举证不能的法律后果。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，原告九建公司、九建宁夏分公司提交的《产品销售、安装合同》1份、《宁夏增值税普通发票》1张、《宁夏银行客户回执单》1张、《收据》1张、电梯移交单1份、《特种设备使用登记证》12份及被告通宇公司提交的《产品销售、安装合同》1份、《电梯移交单》1张、《电梯监督检验报告》12份、（2020）宁0105民初370号民事判决书1份具有真实性、合法性、关联性，对这些证据的证明力予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年8月7日，九建宁夏分公司（需方）与通宇公司（供方）签订《产品销售、安装合同》一份，约定九建宁夏分公司从通宇公司处购买电梯12台，合同总价290.4万元，其中设备总价220.8万元，安装总价69.6万元；需方应当于合同签订后15日内支付给供方相当于合同总价5%的预付款即29.04万元；货到工地开箱验收后，供方开始安装，安装完毕经当地机电特种设备安全检验所签发电梯监督检验合同报告后7天内需方将合同款项付至相当于合同总价95%，即275.88万元，汇入供方账户，后供方向需方移交电梯及相关资料并开始提供质保期售后服务；如因需方原因，在出货后6个月不具备验收条件的，需方支付剩余安装款项；剩余5%的质量保证金，二年质保期满后如无质量问题付清余款，即14.52万元；供方在收到本合同95%的款项后，供方向需方开具合同设备和安装全额的税务发票。技术文件经双方确认、需方按约定付清排产前的货款后排产。自合同生效后，需方将合同总价10%的货款支付给供方后30天交货，安装期为设备到现场30日历天。为保证电梯按期出货及便于供方组织进场安装，需方需于合同交货日期前10日内，再次通知供方交货时间。合同第十二条第三项约定，设备安装调试、验收结束后，供方应在20日内委托电梯设备实际安装所在地法定的检验机构进行检测，并向当地政府主管部门提出使用许可验收申请，将运行证和竣工资料一起交需方。该条第四项约定，在办理移交手续前，本合同产品由供方保管，需方擅自接管使用的，由此产生的一切后果和责任由需方承担。需方收到付清了应付款项，并对电梯设备检验合格后，办理移交手续，并将产品交付给需方。合同第十三条第一项同时约定，由于自身原因，供方未能在双方约定的期限内将产品交付使用，或需方未按合同规定期限支付货款和安装费的，按国家合同法有关规定，需方按逾期部分货款总额每天千分之四的比例，向供方支付逾期付款违约金，供方按需方已支付货款和安装费的总额每天千分之四的比例，向需方支付违约金。该合同供方需要承担的工作第16项约定，电梯安装完毕检验合格后，负责办理由当地质量技术监督局特种设备安全监察机构签发的特种设备注册登记。2018年9月23日，通宇公司向九建宁夏分公司出具电梯移交单将电梯12台移交给九建宁夏分公司。移交单明确载明“现将12台电梯移交给贵方，请贵方带安全管理员证及相关资料到市民大厅办理注册事宜。”涉案12台电梯经宁夏特种设备检验检测院于2018年8月1日检测为合格，且均于2019年3月6日取得《特种设备使用登记证》，并全部投入使用，但目前未过质保期。另，九建宁夏分公司于2017年11月7日向通宇公司支付电梯款15万元。同日，通宇公司向九建公司开具了290400元的宁夏增值税普通发票。另查明，原告甘肃第九建设集团公司名称变更为甘肃第九建设集团有限责任公司。本院认为，通宇公司与九建宁夏分公司签订的《产品销售、安装合同》，系双方当事人的真实意思表示，内容形式不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同。双方当事人均应依据合同的约定全面履行自己的义务。本案中，涉案合同明确约定，通宇公司在收到本合同95%的款项后，通宇公司向九建宁夏分公司开具合同设备和安装全额的税务发票。且开具增值税普通发票属于行政法律关系，不属于人民法院受理民事案件的范围，故对原告要求被告开具增值税普通发票的诉讼请求不予支持。关于被告是否应向原告支付违约金的问题，纵观本案事实，合同约定九建宁夏分公司将合同总价10%的货款即290400元支付给通宇公司后30天交货，安装期为设备到现场30日历天，但对投入使用的时间未作明确约定，且九建宁夏分公司仅支付货款150000元，未按合同约定支付至合同总价的10%，故原告不能依照合同十三条的约定要求通宇公司支付违约金。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条之规定，判决如下：驳回原告甘肃第九建设集团有限责任公司、甘肃第九建设集团公司宁夏分公司诉讼请求。案件受理费980元（已减半收取），由原告甘肃第九建设集团有限责任公司、甘肃第九建设集团公司宁夏分公司负担980元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员 宫胜利 二○二○年六月二十三日（法官助理 沈江琴书记员 颜 丽附：本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第六十七条当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。