广东省揭阳市榕城区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤5202民初346号原告：卢少书，男，汉族，1979年5月18日生，住所潮州市饶平县**********，身份证号码：445************911。委托诉讼代理人：林钦成，广东思迪律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈曦，广东思迪律师事务所实习律师。被告：郑少周，男，汉族，1969年3月22日，住揭阳空港经济区地都镇钱前村，身份证号码：440************251。原告卢少书诉被告郑少周建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年2月20日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告卢少书及其委托诉讼代理人林钦成到庭参加诉讼，被告郑少周经本院传票传唤没有理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告卢少书向本院提出诉讼请求：1被告向原告赔偿误工费432000元(暂计至2019年12月31日，2020年1月1日至实际交还设备之日的误工费再计)及进退场费用5万元；2.被告应保证原告山河牌ZYJ800B液压静力压桩机(编号列S00730)、配件及粵D48862重型半挂牵引车、粤D*****重型半挂牵引车、粵D1231挂重型平板半挂车、粤D9768挂重型平板半挂车(下统称运输车辆)安全退场，若上述设备、车辆无法安全撤离，被告还应赔偿原告设备残值合计2403100元(详见诉求项目清单);3.本案诉讼费由被告承担。我方当庭提交明确诉讼请求申请书，明确诉求：第一项变更为请求法院判令被告向原告支付各项损失共计807000元。撤回第二项请求。第三项请求不变。事实和理由:因被告位于揭阳市地都镇土尾村的碧海明珠住宅小区工程建设需要，将该建设项目的基础打桩工程发包给原告，原告同意承包被告该项工程。双方就基础打柱工程签订了《基础工程施工协议书》(下称协议书)，约定被告将管桩分项工程交由原告施工;由被告负责清理现场，保证场地满足施工作业要求;若在施工过程中遇任何变动导致无法施工超过6天，被告应按每日2000元向原告支付误工费；若施工过程中遇到现场任何变动导致无法施工导致柱机退场，且每合柱机米数不足一万米，被告应赔偿原告柱机进退场费用。协议书生效后，原告于2019年8月21日将其山河牌ZYJ800B液压静力压柱机(下称静压机)准时运输进场，但进场后由于受当地村民集体阻挠，无法正常进行作业。为将静压机撤出工地，原告于2019年10月10日又委派运输车辆两部到碧海明珠住宅小区项目工地欲将静压机运走，但两部运输车辆进入工地后又遭到了村民的阻挠，致使静压机和运输车辆至今被围困于碧海明珠住宅小区项目工地无法撤离。静压机及运输车辆被围困导致原告遭受巨大的误工损失，原告于2019年11月6日向被告发函，要求被告赔偿进退场费5万元及误工费每日2千元，被告已签字确认。故被告应依协议书及函件的约定向原告支付误工费、进退场费。且被告作为发包人，有义务保证承包人的设备、车辆安全进、退场，故被告应保障原告静压机、配件及运输车辆的安全撤离，若无法撤出则应向原告支付误工费、进退场费并向原告赔偿设备、车辆残值。为维护自身合法权益，原告特向贵院提起诉讼，请求如前，祈请贵院判准原告之诉求。原告卢少书向本院提交以下证据予以证明：一、原告身份证一份，证明原告诉讼主体资格。二、被告人口信息查询资料一份，证明被告诉讼主体资格。三、《基础工程施工协议书》一份，证明双方约定被告将管桩分项工程交由原告施工；由被告负责清理现场，保证场地满足施工作业要求；若在施工过程中遇任何变动导致无法施工超过6天，被告应按每日2000元向原告支付误工费；若遇现场任何变动导致无法施工，致使桩机退场，且每台桩机米数不足1万米，被告须补偿原告桩机进退场费用的事实。四、函件一份，证明被告已签字确认静压机和运输车辆至今被围困于碧海明珠住宅小区项目工地无法撤离，被告应赔偿原告进退场费5万元及误工费的事实。被告郑少周没有答辩，也没有提交证据材料。本院经审查认为，双方签订的《基础工程施工协议书》系双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律规定，认定为合法有效合同，对原告提交的其他证据真实有效，被告签收原告的函件后没有持反对意见，视为对原告陈述的事实和主张的认可。根据上述确认的证据以及庭审中当事人的陈述，本院认定事实如下：2019年8月19日，被告将位于揭阳市空港经济区地都镇土尾村的碧海明珠住宅小区工程项目的基础打桩工程发包给原告，双方就基础打柱工程签订了《基础工程施工协议书》，约定被告将管桩分项工程交由原告施工;由被告负责清理现场，保证场地满足施工作业要求;若在施工过程中遇任何变动导致无法施工（例如：清理地下障碍、整理场地、或者设计变更等）超过6天，被告应按每日2000元向原告支付误工费直至正常施工为止；若施工过程中遇到现场任何变动导致无法施工（例如：清理地下障碍、整理场地、或者设计变更、周边村民闹事等）导致桩机退场，且每台桩机米数不足一万米，被告应赔偿原告桩机进退场费用（静压桩机每台30000元，锤机桩机每台10000元）。协议书生效后，原告于2019年8月20日将其山河牌ZYJ800B液压静力压桩机(下称静压机)运输进场，但因当地部分村民对被告的项目不满进行阻挠，致原告无法正常进行施工。原告为将静压机撤出工地，于2019年10月10日委派两部运输车辆到碧海明珠住宅小区项目工地欲将静压机运走，但两部运输车辆进入工地后又遭到了村民的阻挠，致使静压机和运输车辆被围困于碧海明珠住宅小区项目工地无法撤离，原、被告请求有关部门协调解决未果。原告于2019年11月6日向被告发函，陈述事情发生的时间、经过和结果，要求被告赔偿进退场费5万元及误工费每日2千元，同日被告在该函上签名。2020年3月20日，经所在地镇政府及土尾村村委会的协调，原告的机械设备撤离该建筑工地。双方就如何赔偿无法达成一致意见，原告遂于2020年2月20日向本院起诉，本案经多次组织调解，因赔偿数额问题，调解不协。庭审后原告向法庭表示：“我方变更诉讼请求的金额为807000元，主要是考虑今年疫情期间无法开工，减少工人的工资这部分，至于机械的其他造成的损失不会因为疫情而减少，为此，我方同意给予减少25.7万元，即被告应当赔偿的数额为55万元，另外诉讼费由被告负担”。本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷。因被告的项目与所在地村民发生纠纷，致原告无法施工，造成原告的损失事实清楚。原告依据双方签订的《基础工程施工协议书》、《函》主张被告赔偿：一、误工费752000元（1.静压机一台，每天2000元，自2019年8月21日起至2020年3月20日止共213天为426000元；2.运输车辆二部，每台每天1000元，自2019年10月10日起至2020年3月20日止共163天为326000元），二、退场费50000元，三、运输车辆二部近5个月未运转，须更换电池的费用5000元，合计807000元依法有据，本院予以确认。原告表示同意给予减少为55万元，这是原告对其权利的自我处分，没有违反法律的规定和损害他人的合法权益，本院予以照准。被告经本院传票传唤，期届没有到庭参加诉讼，视为其放弃抗辩及质证的权利，本院依法予以缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第三十二条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条、第二百八十三条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：被告郑少周应于本判决生效之日起10日内赔偿原告卢少书误工费、机械设备退场费、更换电池费合计人民币55万元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费26024.80元，由原告卢少书负担20068.5元，被告郑少周负担5956.3元。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于揭阳市中级人民法院。审 判 长  黄玩城人民陪审员  洪海燕人民陪审员  李壁琼二〇二〇年六月二十四日书 记 员  汪 鑫附：裁判适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。