新疆维吾尔自治区霍尔果斯市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）新4004民初320号 原告（反诉被告）：谭振宇，男，汉族，1987年1月13日出生，住所新疆伊宁市。 被告（反诉原告）：新疆昌吉建设（集团）有限责任公司，住所地新疆昌吉州。 法定代表人：王永江，该公司总经理。 委托诉讼代理人：唐洪森，男，新疆昌吉建设（集团）有限责任公司法务。 委托诉讼代理人：陈鸿，男，新疆昌吉建设（集团）有限责任公司员工。 原告（反诉被告）谭振宇与被告（反诉原告）新疆昌吉建设（集团）有限责任公司（以下简称昌吉建设公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年7月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告谭振宇、被告昌吉建设公司的委托诉讼代理人唐洪森、陈鸿均到庭参加诉讼。现已审理终结。 原告（反诉被告）谭振宇向本院提出诉讼请求：1.请求判令解除双方签订的《建设工程施工劳务分包合同》；2.请求判令昌吉建设公司向谭振宇支付劳务费1614206.4元；3.请求判令支付图纸变更施工费及临设费用80750元；4.请求判令昌吉建设公司向谭振宇支付违约金1万元；5.涉诉费用及评估费由昌吉建设公司承担。事实和理由：2014年8月8日，谭振宇与昌吉建设公司霍尔果斯轻纺工业园4号厂房项目部签订了《建设工程施工劳务分包合同》，合同签订后，谭振宇组织工人进场施工至2015年7月17日，后因昌吉建设公司原因停工。谭振宇完成劳务施工总量为3971206.4元，昌吉建设公司支付劳务费2357000元，尚欠1614206.4元至今未付。现因工程停工至今无法开工，经双方多次协商无果，为此诉至人民法院。 被告（反诉原告）昌吉建设公司向本院提出反诉请求：1.判令谭振宇返还超领劳务费613828元；2.判令谭振宇支付超领劳务费利息131666元（2015年11月1日至2019年7月1日）；3.判令谭振宇支付2019年7月1日至判决生效期间的利息；4.判令谭振宇出具1765291.85元的《建筑业劳务费发票》；5.反诉费用由谭振宇承担。事实和理由：2014年8月3日，昌吉建设公司承建了新疆燕鹿投资有限公司霍尔果斯轻纺工业园4号厂房建设工程。2014年8月8日，昌吉建设公司与谭振宇签订《建设工程施工劳务分包合同》将霍尔果斯轻纺工业园4号厂房建设工程所需劳务分包给谭振宇，分包方式为包工不包料。分包范围：土建、模板、钢筋、外架、抹灰、水暖电、现场安全文明施工管理、室内墙砖、室内地砖及退场材料的装卸车。完成合同约定工作内容后劳务报酬按建筑面积每平方米430元计算，工期100天。合同还约定：总包合同或专业分包合同终止，昌吉建设公司应通知谭振宇终止合同，谭振宇接到通知后尽快撤离现场，昌吉建设公司支付已完工程的劳务报酬。合同签订后，谭振宇进场施工。2014年10月11日，谭振宇因业主通知停工撤离施工现场，施工期截止2015年10月29日，昌吉建设公司支付谭振宇劳务费2379120元。2015年7月8日，昌吉建设公司对谭振宇已完成工程决算，劳务费应为1765291.85元，谭振宇超领613828.15元，为维护合法权益，提起反诉。 原告（反诉被告）谭振宇辩称，与昌吉建设公司至今未结算，该公司从未提供过结算单据，因昌吉建设公司原因造成工程未完工且停工至今，昌吉建设公司违反合同约定，应承担违约责任。双方签订的《建设工程施工劳务分包合同》未约定谭振宇需向昌吉建设公司出具发票，如合同约定出具发票，单价也要相应提高。 本院经审理认定事实如下：2014年8月8日，昌吉建设公司霍尔果斯轻纺工业园4号厂房项目部与谭振宇签订了《建设工程施工劳务分包合同》，将昌吉建设公司承包的霍尔果斯新晋商轻纺工业产业园4号厂房中：土建、模板、钢筋、外架、抹灰、水暖电、现场安全文明施工管理、室内墙砖、室内地砖及进退场材料的装卸车工种所需劳务分包给了谭振宇。分包工作期限自2014年8月6日至2014年11月13日，总日历工作天数为100天，合同还约定了质量标准、双方权利义务等内容。合同签订后，2014年8月6日谭振宇组织工人进场施工至2014年10月11日工人离场。2015年5月10日昌吉建设公司通知谭振宇进场施工，2015年5月13日工人到场，2015年7月17日工程停工。2015年10月29日，谭振宇出具了一张100万元的借款单及承诺书一份，并注明截止10月29日共计收款2379120元。2018年1月6日，谭振宇、王有金、谭刚三人到昌吉建设公司就工程施工及付款情况进行了座谈，并出具了谈话笔录经在场人员签字确认。2018年3月25日，发包方新疆燕麓投资有限公司与承包人昌吉建设公司达成《工程终止协议书》，协议书约定双方签订的《建设工程施工合同》于2018年3月25日起解除，自解除之日起，原合同中约定的双方权利义务终止。双方工程核算人员现场与新疆燕麓投资有限公司邀请的第三方陕西鸿英工程造价咨询有限公司共同核算的工程实际完成量为674万元，新疆燕麓投资有限公司额外支付昌吉建设公司26万元作为奖励，工程终止共需支付昌吉建设公司700万元，已支付460万元，未付240万元。双方还约定了移交资料、支付剩余工程款日期、退还履约保证金等相关内容。应谭振宇的申请，本院于2019年8月15日委托伊犁君辉房地产评估测绘有限公司对霍尔果斯新晋商轻纺工业产业园4号厂房施工合同内已完工工程量及未完工工程量进行鉴定，伊犁君辉房地产评估测绘有限公司于2019年11月27日作出伊君辉20191127号《意见书》，确认霍尔果斯新晋商轻纺工业产业园4号厂房施工合同内已完工工程量占总工程量71.414%，已完成合价2709743.24元，未完工工程量占总工程量28.586%，未完成合价1084671.36元。后因昌吉建设公司多次提出异议表示虽然分包合同中未明确载明，但土建部分还包括：土石方工程、门窗工程、屋面及防水工程、防腐、保温、隔热工程、一般楼地面工程、柱墙面工程、天棚工程、油漆、涂料裱糊工程等。伊犁君辉房地产评估测绘有限公司根据昌吉建设公司异议，作出霍尔果斯新晋商轻纺工业产业园4号厂房施工合同内已完工工程量占总工程量52.778%，已完成合价2002616.14元，未完工工程量占总工程量47.222%，未完成合价1791798.46元的答复函。后伊犁君辉房地产评估测绘有限公司于2020年4月23日作出情况说明表示，答复函按昌吉建设公司异议作出，此部分为异议部分，涉及合同法律纠纷，如需支持，需向法庭举证，根据《建设工程施工劳务分包合同》（霍尔果斯轻纺工业园4#厂房）GF-2003-0214鉴定意见以伊君辉20191127号《意见书》内容为准。因鉴定产生鉴定费5万元，原告谭振宇承担了25000元，被告昌吉建设公司承担了25000元。 上述事实有：《建设工程施工劳务分包合同》、《鉴定意见书》、《情况说明》、《工程终止协议书》、借款单、会议纪要等证据及双方当事人陈述在案佐证，足以认定。 本院认为，被告承认原告的诉讼请求部分，不违反法律规定，本院予以支持。谭振宇与昌吉建设公司霍尔果斯轻纺工业园4号厂房项目部签订的《建设工程施工劳务分包合同》是双方当事人真实的意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。2018年3月25日，发包方新疆燕麓投资有限公司与承包人昌吉建设公司达成《工程终止协议书》，解除双方签订的《建设工程施工合同》，《建设工程施工劳务分包合同》也因无法继续履行应随之解除。 本案双方当事人对劳务单价240元/㎡，工程总面积8824.22㎡均无异议，可以确定按合同约定工程完工后，谭振宇应得劳务费总额。双方争议部分在于工程因发包方原因中途停工后已完工工程量占总工程量的比例，为此双方当事人申请鉴定，伊犁君辉房地产评估测绘有限公司依据劳务分包合同、现场勘验资料及相应规范文件作出伊君辉20191127号《意见书》，可作为本案定案依据，故昌吉建设公司欠付谭振宇劳务费应为422606.77元（2709743.24元-2379120元+91983.53元）。昌吉建设公司未按时支付劳务费应承担违约责任，谭振宇要求支付1万元违约金的诉讼请求应予支持。关于原告谭振宇主张图纸变更施工费及临设费用80750元，未向本院提交证据证明该费用的产生，本院不予支持。本案鉴定费是原告谭振宇为实现合法权益支出的合理费用，应由昌吉建设公司承担。昌吉建设公司证明其各项反诉请求的证据不充分，本院不予支持。 综上所述，原告谭振宇的诉讼请求，本院部分予以支持。被告新疆昌吉建设（集团）有限责任公司的反诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条的规定，判决如下： 一、解除原告谭振宇与被告新疆昌吉建设（集团）有限责任公司签订的《建设工程施工劳务分包合同》； 二、被告新疆昌吉建设（集团）有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告谭振宇支付工程款422606.77元； 三、被告新疆昌吉建设（集团）有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告谭振宇支付鉴定费25000元； 四、被告新疆昌吉建设（集团）有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告谭振宇支付违约金10000元； 五、驳回原告谭振宇的其他诉讼请求； 六、驳回被告新疆昌吉建设（集团）有限责任公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费20144.61元，减半收取10072.3元，由被告新疆昌吉建设（集团）有限责任公司负担2703.38元，由原告谭振宇负担7368.92元。反诉案件受理费11254.96元，减半收取5627.48元，由被告新疆昌吉建设（集团）有限责任公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院。 审判员  任利军 二〇二〇年六月十五日 书记员  何雪姣