山东省荣成市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁1082民初6646号 原告：威海纹石宝滩房地产开发有限公司，住所地荣成市港西镇环海路2960号，统一社会信用代码：91371000665711296Q。 法定代表人：车喜伦，董事长。 委托诉讼代理人：车通宇，员工。 委托诉讼代理人：王家平，山东九州火炬律师事务所律师。 被告：威海宇安消防安装工程有限公司，住所地威海市青岛北路92号水岸明居-8号-4，统一社会信用代码：913710025871529262。 法定代表人：王晴，执行董事。 委托诉讼代理人：任维斌，山东隆润律师事务所律师。 第三人：山东新空间消防工程有限公司威海分公司，住所地山东省威海市经济技术开发区新都花园一区-22号-7。统一社会信用代码：91371000MA3C7EXT76。 负责人：岳彩玲，经理。 委托诉讼代理人：于鹏，员工。 原告威海纹石宝滩房地产开发有限公司（以下简称纹石宝滩公司）与被告威海宇安消防安装工程有限公司（以下简称宇安消防公司）、第三人山东新空间消防工程有限公司威海分公司（以下简称新空间公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年12月2立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人王家平、被告委托诉讼代理人任维斌、第三人新空间公司委托诉讼代理人于鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 纹石宝滩公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告赔偿损失251211元；2、判令被告支付验收违约金201600元；3、本案诉讼费由被告负担。事实与理由：2015年4月20日，原告与被告经充分协商，签订了《建筑消防设施安装施工合同》。双方约定2015年4月12日开工，2015年6月30日竣工。合同签订后，被告未按时施工，也未按合同第五条验收及达到工程质量验收。原告多次要求被告对工程进行验收，均被拒绝。2019年3月1日，原告与第三人山东新空间消防工程有限公司威海分公司签订了《消防工程施工合同》，合同签订后第三人按消防的要求对被告施工的消防工程进行了部分整改，原告向第三人支付了251511.01元的工程验收款(该款用房屋抵顶，已支付)。由于被告未按合同约定对施工的消防工程进行验收，给原告造成了251511.01元的经济损失。一审法院确认被告完工时间为2018年7月5日，工程验收时间是2019年4月12日，依据合同第七条第一款第3项之规定，被告应向原告支付违约金为201600.00(1261944.00元×8个月×年利率20%)元。为维护原告合法权益诉至贵院，请求支持原告诉请。 宇安消防公司辩称，1、被告已完成合同约定的全部工程量，并经验收合格。工程也全部移交给原告使用。因此原告无权要求被告赔偿所谓整改的经济损失。2、原告要求被告支付逾期完工的违约金，无事实与法律依据。关于工期问题，原告在本案被告起诉工程款一案中已经反复要求支付逾期完工的违约金，并且经过一审二审法院审理已经作出了终审判决，因此该诉讼请求属于重复诉讼，不应进行审理。因此请求法院驳回原告的第一项诉请并驳回原告的第二项起诉。 第三人新空间公司称，原告找到我公司，提到之前单位施工不合格，要求我们对不合格的工程进行维修改造，达到要求之后协助原告办理相关的工程竣工验收。完工后，我们以原告的名义到公安消防大队申请验收，经检测合格，工程通过了验收。 根据当事人陈述及庭审确认的证据，本院认定事实如下： 2015年4月20日，原、被告签订建筑消防设施安装施工合同，约定，原告将荣成市纹石滩小区（纹石宝滩度假花园）13号、17号、19号、20号楼的消防设施安装工程承包给被告施工。工程为一口价工程，单价为34元/平方米，建筑面积按37116元计算。付款方式为以房屋抵顶的方式支付。质保金为工程价款8%，质保期为2年。第五条验收和工程质量条款约定：被告在竣工后十日内向原告提供消防设施技术档案资料参考，并在十五日内通知公安消防等有关部门组织验收。消防设施安装质量以通过山东省建筑消防技术检测部门检测合格为准，本工程各种验收的检测费用及其他费用由被告负责。保修条款约定：保修期限自消防检测合格之日起保修二年。第七条违约责任约定：（一）纹石宝滩公司的责任：工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自行承担责任。超过合同规定日期验收或未按合同约定付款，每日按工程造价的0.3%向被告偿付逾期违约金。（二）宇安消防公司的责任：被告逾期交工或质量不合合同约定，原告有权要求限期无偿修理或返工。保修期内发生质量问题，由被告无偿修理。 合同签订后，被告于2017年6月6日完成了50%工程量；于2018年7月20日，完成全部工程量。原告于2018年7月23日对工程量进行了确认。工程于2019年4月12日经验收合格。 另查，2018年10月9日，被告宇安消防公司以原告纹石宝滩公司未按合同约定方式支付工程款为由将纹石宝滩公司诉至本院，要求支付工程款及违约金等。纹石宝滩公司辩称，工程至今未完工，经多次催告，宇安消防公司仍然拒绝施工，并指出存在包括消防箱内开关未安装、部分横档没有、位置装偏、缺少消防水带等七部分未完工的事项。但未就存在质量问题提起反诉。2019年6月28日，本院作出（2018）鲁1082民初6637号民事判决，认定：“涉案工程自开工至完工逾期354天，逾期完工事实明显，宇安消防公司应承担逾期完工违约责任。”并判令纹石宝滩公司支付工程款及逾期付款违约金；宇安消防公司支付逾期完工违约金等。判决作出后，双方均提起上诉，威海市中级人民法院于2019年10月8日作出（2019）鲁10民终1938号民事判决，判令维持原判。上述案件审理期间，纹石宝滩公司与第三人新空间公司于2019年3月1日签订消防工程施工合同，约定新空间公司对包含纹石宝滩度假花园13、17、19、20号楼在内的10栋住宅楼的消防工程进行维修。工程造价为415769元。工期自2019年3月2日至2019年4月2日。付款方式为：纹石宝滩公司以22号楼302室房产抵顶支付工程款。现纹石宝滩公司以宇安消防公司未依约完工，导致其向新空间公司支付了维修费用251511.01元，并要求宇安消防公司赔偿该部分损失未果，遂成诉。 本院认为，原被告签订的建筑消防设施安装施工合同未违反法律法规禁止性规定，应为合法有效。本案原告要求赔偿损失的理由为，被告施工的工程存在未完工部分以及部分工程存在质量问题。原被告于2018年7月对工程量进行确认并完成完工交接。（2019）鲁10民终1938号民事判决也已认定，被告已经完成了涉案工程的施工。现原告主张被告存在未完工部分并致其支付维修费用无事实依据，本院不予采信。对原告主张的质量问题，（2018）鲁1082民初6637号案件审理期间，原告以工程未完工提出抗辩。但未就工程质量问题提出反诉，而是与第三人签订了施工合同自行维修。现被告的施工现状已作改变，单独的交易明细无法证实被告施工的工程存在何种质量问题以及存在的问题是否系被告施工原因所致，故原告应对无法查清质量问题的责任承担不利后果。对原告主张的逾期验收违约金，根据《中华人民共和国消防法》的规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收制度。国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。原被告签订的施工合同第五条关于被告在竣工后十五日内通知公安消防等部门组织验收的约定，实质为被告的协助验收义务。验收主体应为建设单位即原告。至（2018）鲁1082民初6637号生效时，被告尚未交付竣工验收资料，被告未能依约履行法定附随义务。但原告未能提供证据证实逾期验收造成的实际损失，现原告参照合同第七条约定的逾期验收导致逾期付款的违约金的计算方式计算被告的逾期验收违约金依据不足，本院不予支持。综上，原告的诉请无事实与法律依据，本院不予支持。依据《中华人民共和国建筑法》第六十二条，《中华人民共和国消防法》第十条、第十三条，《建设工程质量管理条例》第十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 驳回原告威海纹石宝滩房地产开发有限公司全部诉讼请求。 案件受理费4048元，由原告负担。 如不服本判决，可在判决送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于山东省威海市中级人民法院。 审 判 长  孙文丽 人民陪审员  宋永明 人民陪审员  徐承海 二〇二〇年六月九日 书 记 员  梁子月