湖南省长沙市岳麓区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0104民初3590号原告：长沙翔德商贸有限公司，住所地长沙市岳麓区观沙岭街道潇湘北路三段1088号渔人商业广场15栋107房。法定代表人：毕金萍,该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：方纲要，湖南精邃律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄钊，湖南精邃律师事务所律师。被告：长沙速安消防技术服务有限公司，住所地长沙市开福区新港镇戴家河村双湾国际4栋2401房。法定代表人：阳留桂。原告长沙翔德商贸有限公司（以下简称“翔德公司”）诉被告长沙速安消防技术服务有限公司（以下简称“速安公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告翔德公司的委托诉讼代理人黄钊，被告速安公司的法定代表人阳留桂到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告翔德公司向本院提出诉讼请求：1、请求解除原、被告之间签订的《消防改造合同》，判令被告退还原告整体工程消防办证部分款项72800元，并支付原告该笔款项自2017年5月11日起至实际给付之日止的利息损失（按中国人民银行同期贷款基准利率计算）；2、请求依法判令本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2015年11月11日，因店铺经营需要原告与被告签订《消防改造工程合同》，将位于长沙市岳麓区渔人码头15栋及9栋部分店铺的二次装修的消防改造工程发包给被告，合同总价款为人民币120000元，其中施工部分价款为47290元，整体工程消防办证部分价款为72800元。双方约定的付款步骤是，合同签订后原告即向被告支付60000元，待消防工程安装完毕，由被告办理并提供给原告消防安全检查合格证后，原告向被告支付余款60000元。合同签订后，原告如约履行了合同义务，为更好办理工程消防相关证件事务，原告支付了全部合同款项共计120000元。时至今日，被告承包的消防设施改造工程早已完工，但相关消防合格证一直未能如期办理完毕，致使原告投入巨资的经营项目亦无法运营，给原告造成了极大的经济损失。因被告未能为原告如约办理消防合格证，原告多次要求被告退还工程消防办证部分的价款72800元未果，故向法院起诉，望判如所请。被告速安公司辩称：（一）原告存在严重违约。1、合同明确约定消防工程整体完工且甲方提供全套甲方和装饰公司消防验收资料后，乙方需在10个工作日内完成消防验收备案批复工作，若无法提供，甲方应及时通知乙方，乙方可代理装修公司相关资料，费用另计，但原告至今未能向乙方提供关于装修公司的消防验收资料，导致被告无法按照原定时间办好消防安全检查合格证，该过程责任系原告导致，与被告无关。被告在原告未能提供装饰公司消防报建材料的情况下，帮其代办了相关装修设计等资料，并在2016年就完成了消防报建备案批复工作，被告帮其代办资料的费用为15000元，该费用应由原告承担。2、根据合同约定，合同签订后原告即付6万元，合同是2015年11月11日签订的，原告第一次给被告付款是2015年12月15日，延迟了一个月，支付了4万元，第二次付款是2016年2月2日，整个工程也就两三个月。到了2017年5月11日原告付了第三笔，就是最后一笔款，原告没有按照合同约定付款，时间严重滞后。基于以上两点，原告违约在先，被告也无法进行验收。（二）关于款项问题，共分两个部分，第一部分是中央空调安装，是翔德公司的办公室空调安装，当初价格是3.6万元。关于该项目的证据已经提交，第二部分是消防改造工程，清单中写明：分为施工、办手续两部分。施工费用原告承认已经完成，主要纠纷是消防办证。消防办证包括两个程序，消防报建和消防验收，消防报建工程被告已经完成了，所以这部分造价（6500＋1800＋15000）是不存在退的，且前面提到的被告代办装修公司资质及图纸等应计算费用15000元，所以原告实际应付被告的工程款为47290＋15000（装饰公司资质等）＋6500＋1800＋15000＋36000（中央空调），合计121590元，但原告仅仅支付12万元，被告看在原告已经濒临破产，保留向原告追索的权利。现在工程完工快五年了，因为消防改制原因，消防数据资料已经移交给住建局了，被告现在正在想办法调证，且原告方提交的证据（与被告的聊天记录）已经提及消防报建合格很久了，原告没有否认，只是没有钱付给被告。被告给原告做中央空调安装工程的公司为湖南安森空调服务有限公司，该公司的法定代表人也是被告。原告给被告付款全部是通过被告的个人账户，其中就包含了中央空调款。若像原告所述，12万元全部是消防工程款，而消防验收合格证是本合同的核心利益，原告本来就存在资金支付严重失信的问题，怎么可能把12万元全部支付给被告？这既不符合合同，也不符合常识。本院经审理认定事实如下：2015年11月11日，翔德公司（甲方）与速安公司（乙方）签订《消防改造工程合同》（以下简称《工程合同》）一份。合同第一条“工程概况”约定：1、工程名称／地址：长沙，9栋4楼。2、工程范围：甲方二次装修工程的消防设施改造工程及消防手续办理，具体范围如下：（1）室内消防设施改造安装（符合消防规范）；（2）整体工程消防设计备案批文（翔德商贸）；（3）整体工程消防验收备案批文（翔德商贸）；（4）营业前消防安全检查合格证（翔德商贸）。合同第二条“甲方责任”约定：1、及时支付乙方工程款……合同第三项“乙方责任”约定：……5、整体工程完工且甲方提供全套甲方和装饰公司消防验收资料后，乙方需在10个工作日内完成消防验收备案批复工作；7个工作日内提供甲方消防安全检查合格证。合同第四条“合同金额及付款方式”约定：1、合同总价为120000元，本价格不含税费，附件价格与合同价格有出入的，以合同为准；2、付款步骤：（1）本合同签订，甲方即向乙方支付60000元；（2）消防工程安装完毕，提供甲方消防安全检查合格证，甲方向乙方支付60000元；（3）实际已支付的金额以收款票据为准。合同第五条约定：……5、甲方需按消防法律提供甲方和装饰公司的消防报建和验收资料，待上述资料准备好后乙方再进行消防队相关手续办理，若无法提供，甲方应及时通知乙方，乙方可代理装修公司相关资料，费用另计。6、本合同一经签订，双方严格遵守，任何一方违约，都应向对方赔偿经济损失。该合同后附有《消防工程清单报价》，确定：施工部分合同价款为47290元，整体工程消防办证部分合同价款为72800元。查，1、翔德公司分别于2015年12月15日、2017年5月11日向速安公司法定代表人阳留桂的个人账户转账支付40000元、30000元，于2016年2月2日向速安公司的银行账户转账50000元，以上款项合计120000元。2、案涉工程至今未取得“消防安全检查合格证”。上述事实，有当事人陈述，及经庭审质证的《消防改造工程合同》、工程清单报价、银行转账客户回单、微信记录等证据予以佐证，本院予以确认。本院认为，翔德公司和速安公司签订的《消防改造工程合同》是双方的真实意思表示，且不违反法律法规的效力性强制性规定，合法有效，双方均应按照该合同的约定履行各自的义务。本案争议焦点为合同解除问题。一、《中华人民共和国合同法》第六十条第一款规定：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十四条规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。本案中，首先，双方就涉案消防工程的施工部分已经完成且案涉工程至今未取得“消防安全检查合格证”的事实无争议，而根据《工程合同》及其附件的约定可以看出，“整体工程消防办证”是案涉合同目的的主要部分，且系速安公司的主要合同义务，至今未履行完毕，故翔德公司主张解除合同的诉讼请求于法有据，本院予以支持。二、《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。本案中，根据案涉合同后所附的报价清单可以确定整体工程消防办证部分合同价款为72800元，故诉请速安公司退还消防办证部分的款项72800元于法有据，本院予以支持。三、关于原、被告的其他诉辩意见，1、关于翔德公司主张的利息损失，因本案工程款的返还属于合同解除后的义务，故本院不予支持。2、速安公司辩称翔德公司支付给其法定代表人阳留桂的款项中包括了其他工程款项（中央空调工程款），因证据不足，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条之规定，判决如下：一、原告长沙翔德商贸有限公司与被告长沙速安消防技术服务有限公司于2015年11月11日签订的《消防改造工程合同》于本判决生效之日解除；二、限被告长沙速安消防技术服务有限公司于本判决生效之日起十日内向原告长沙翔德商贸有限公司退还工程款72800元；三、驳回原告长沙翔德商贸有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费减半收取810元，由被告长沙速安消防技术服务有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  刘群二〇二〇年六月二十二日法官助理汪样书记员徐伟伟附相关法条：中华人民共和国合同法第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。