辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）辽01民终7211号上诉人（原审被告）：沈阳维康医院，住所地沈阳市铁西区兴华北街38号。法定代表人：刘岚，系该公司董事长。委托代理人：蔡明福，系辽宁欣合律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：沈阳世纪龙华彩钢板净化设备有限公司，住所地沈阳市于洪区沈大路158号。法定代表人：张军，系该公司经理。委托代理人：于浩俊，系辽宁鼎晟律师事务所律师。上诉人沈阳维康医院（以下简称“维康医院”）因与被上诉人沈阳世纪龙华彩钢板净化设备有限公司（以下简称“世纪龙华公司”）建设工程施工合同纠纷一案，不服沈阳市铁西区人民法院作出的(2020)辽0106民初935号民事判决书，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，对案件进行了审理。本案现已审理终结。维康医院上诉请求：1.撤销一审判决，依法改判或发回重审；2.依法确认被上诉人延期竣工的违约事实；3.依法判令被上诉人承担在保修期内对工程存在质量问题，因未履行保修义务而由上诉人另行支付的维修费用及损失；4.一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实与理由：1.原审法院以上诉人在合同约定的履行期限外给付被上诉人工程款，自己在工程验收时的签字，作为双方以实际行动对合同期限进行变更，这一认定不仅错误，更是枉法裁判；2.被上诉人在保修期内对工程存在的质量问题，因未履行保修义务，而由上诉人另行支付的维修费用，应由被上诉人承担。被上诉人交付的工程存在质量问题，上诉人多次与其沟通，虽被上诉人派人对设备进行维修，但交付后PCR实验室仍无法正常使用，为防止损失的无限扩大，上诉人2020年1月8日向被上诉人发出协商解除合同通知书，要求被上诉人在三日内派员到上诉人初办理相关手续，被上诉人并未与上诉人联系，故上诉人有权利用被上诉人的剩余工程款支付设备维修费用及赔偿因被上诉人违约造成的经济损失。世纪龙华公司答辩认为：上诉人未按期交付工程款，被上诉人无法按照工期购料加工安装，导致上诉人未按期完工，合同第九条明确规定了甲方未能够按照约定支付工程款，致使施工不能正常进行，工期相应顺延，本案在工期延误后，被上诉人支付工程款，并作出验收行为，即是对双方变更合同的认定，由于涉案工程已经验收，按照合同约定，验收后我方应付保修责任，上诉人不能以验收的质量问题进行抗辩，综上所述，一审判决正确，请予维持。世纪龙华公司向一审法院起诉：请求判令被告向原告支付剩余工程款86000元及利息1500元，合计87500元人民币。一审法院查明事实，原告（乙方）、被告（甲方）2019年7月签订《建设施工合同》，合同约定工程名称沈阳维康医院PCR实验室净化装修工程，承包范围包括净化彩钢板维护结构部分、洁净通风系统部分、照明电气部分、给排水管线部分、地面部分。计划开工日期2019年7月5日，计划竣工日期2019年7月19日，合同施工总天数15天。合同金额215000元。工程预付款为总价款的30%，即64500元；通风系统主管道制作安装完成，彩钢板隔断及吊顶主材到达现场后，支付工程总价款的30%，即64500元；工程主体完工，地面铺设前，支付工程总价的20%，即43000元；工程完工经甲乙双方验收合格后7日内，支付总价款的17%，即365504元；剩余3%的工程款，即6450元作为工程质量保证金，质保期为一年，质量保证金在竣工之日起满一年后，7日内付清。工程竣工后，乙方应及时向甲方提请验收申请书，甲方应在五日内组织验收并给予认可或提出修改意见，乙方应及时修改。若甲方未在五日内组织验收或提出修改意见，则视为竣工验收报告被认可，工程竣工后、甲方组织验收前，应禁止使用该工程，一旦使用则视为工程验收合格。本工程保修期一年，保修期内乙方承包范围内的质量缺陷，除发包人使用不当、第三方责任、不可抗力造成外，均属于乙方的保修范围，应免费维修。保修期后乙方亦可负责长期维护，其所发生的必要材料、运输及人工费用均由甲方承担。合同的违约责任约定，当发生下列情况时，乙方违约。（1）因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方代表同意顺延的工期竣工；（2）因乙方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；（3）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。合同还约定了其他权利义务。另查，2019年7月8日被告向原告支付工程进度款64500元，2019年7月26日被告向原告支付工程进度款64500元。原告在庭审中出示竣工验收单复印件显示，工程名称沈阳维康医院PCR实验室净化装修工程，开工日期2019年7月8日，竣工日期2019年8月26日，工程内容净化彩钢板维护结构部分、通风系统部分、照明电气部分、给排水管线部分、地面部分，验收结果为验收合格，尚未发现问题，验收结果签字日期2019年9月6日。以上事实，有原、被告的陈述，建设施工合同、收据、竣工验收单复印件等证据，经庭审质证，一审法院予以确认。一审法院认为，当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，原告主张被告尚欠原告剩余工程款86000元，符合法律规定，但根据双方合同约定剩余3%的工程，即6450元作为工程质量保证金，质保期为一年，质量保证金在竣工之日起满一年后，7日内付清。本案涉案工程竣工日期为2019年8月26日，尚未满一年，原告要求被告支付该部分工程款，因未达到付款条件，不予支持。剩余工程款79550元，应由被告向原告支付。关于原告主张的利息1500元，根据双方合同约定的付款时间，原告主张利息1500元未超过法律规定，予以支持。关于被告辩称的原告延期竣工严重违约以及工程存在严重质量问题，合同约定计划竣工日期为2019年7月19日，原告于2019年7月20日申请工程进度款支付，被告亦于7月26日向原告支付工程进度款64500元，且于2019年9月6日进行验收签字，双方以实际行动对合同期限进行了变更，被告现以此为由主张原告违约拒付工程款，不予支持。关于被告辩称的工程存在严重质量问题，被告提供的协商解除合同通知书及其与其他单位签订的合同及收款收据等证据不足以证明涉案工程存在其主张的严重质量问题，被告以此拒付工程款，不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告沈阳维康医院于本判决生效之日起十日内给付原告沈阳世纪龙华彩钢板净化设备有限公司工程款79550元；二、被告沈阳维康医院于本判决生效之日起十日内给付原告沈阳世纪龙华彩钢板净化设备有限公司工程款利息1500元；三、驳回原、被告其他诉讼请求。案件受理费1988元，由被告沈阳维康医院承担1804元，由原告沈阳世纪龙华彩钢板净化设备有限公司承担184元。本院二审期间，当事人未提交新的证据。本院二审对一审法院查明的事实予以确认。本院认为，本案上诉人维康医院与被上诉人世纪龙华公司签订的《建设施工工程合同》效力应予确认。该合同约定工期延误相应顺延的情形之一为：甲方（维康医院）未能按约定支付工程款，致使施工不能正常进行。双方合同约定的计划开工时间为2019年7月5日，计划竣工日期为2019年7月19日。维康医院分别于2019年7月8日向世纪龙华公司支付总造价30%的工程预付款64500元、同年7月26日支付总造价30%的工程进度款64500元。本案开工时间依约应以维康医院实际工程预付款到账的第3天作为开工日期，且合同约定的计划竣工日期为2019年7月19日，2019年7月26日维康医院交付第一笔进度款，若世纪龙华公司于合同计划竣工日的次日仅完成合同约定的第一项进度工序，并不符合双方的合同约定及工程进度款给付的逻辑判断，故维康医院未能依约支付工程款的事实可以认定，现案涉工程工期相应顺延，一审认定双方对合同期限进行实际变更并无不当，维康医院主张世纪龙华公司存在延期竣工违约事实的上诉请求，本院不予采信。本案世纪龙华公司承建的维康医院PCR实验室净化装修工程于2019年9月6日竣工验收并交付使用。维康医院主张世纪龙华公司承建工程存在质量问题及其保修期限内不履行保修义务问题，因未能提供充分的证据予以证明，故维康医院以案涉工程存在质量问题为由拒付剩余工程款的主张，本院不予支持。关于维康医院提出2020年1月8日已向世纪龙华公司发出协商解除合同通知书，要求其3日内派员办理手续，否则视为世纪龙华公司对解除合同通知书内容的认可，并同意将剩余工程款抵顶维修费用及损失的问题，因双方的建设施工工程合同于2019年9月已经履行完毕，不存在2020年1月再行解除合同及同意欠付工程款抵顶的问题。维康医院的该项主张不能成立，本院亦无法支持。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1988元，由上诉人沈阳维康医院负担。本判决为终审判决。审判长 曹 杰审判员 相 蒙审判员 孙菁蔓二〇二〇年六月二十八日书记员 赵美佳本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定。