宁夏回族自治区固原市原州区人民法院民事判决书（2019）宁0402民初63号原告：北京市亚太安设备安装有限责任公司银川分公司。负责人：陈某。委托诉讼代理人：汪某，江苏省南通市人，住江苏省南通市。代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：马某，宁夏银杜律师事务所律师。代理权限为特别授权。被告：江苏三海装饰工程有限公司。法定代表人：王某。原告北京市亚太安设备安装有限责任公司银川分公司（以下简称北京亚太安公司）与被告江苏三海装饰工程有限公司（以下简称江苏三海公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年1月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告北京亚太安公司委托诉讼代理人汪某、马某到庭参加诉讼，被告江苏三海公司经本院公告送达传票，未到庭参加诉讼。审理过程中，经原告申请，本院于2019年8月29日就涉案工程已经完成的工程造价移送固原市中级人民法院对外委托管理办公室委托鉴定，该办公室于2019年11月23日委托宁夏三环信达建设工程咨询有限公司进行鉴定，2020年5月29日完成鉴定工作。本案现已审理终结。北京亚太安公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令解除原告同被告江苏三海公司签订的消防工程施工合同；2、判令被告江苏三海公司向原告支付欠付的工程款1631193.69元及逾期付款利息（利息按同期贷款利率6%计算，自2018年10月计算至上述工程款实际付清之日止）；3、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：固原海啦啦城市乐园装修工程由宁夏上陵房地产开发有限公司固原分公司开发建设，后此项工程由被告江苏三海公司总承包。原、被告于2018年7月15日签订消防工程施工合同一份，合同约定由原告对其江苏三海公司总承包的固原海啦啦装饰工程消防改造工程进行施工，承包方式为包工包料，开工日期为2018年7月15日，竣工日期为2018年10月25日。工程总造价为238万元，工程款支付按照每月完成的工程量进行支付。合同签订后原告进行施工两个多月，但被告未能按照合同约定支付工程进度款，导致工程停工无法再进行。截止起诉之日原告已经完成工程量为1631193.69元，但被告一直未付工程款。鉴于上述情况工程再继续进行施工已经没有可能。为维护原告自身合法权益，特向贵院提起诉讼，恳请贵院支持原告诉请。被告江苏三海公司未到庭，也未作答辩。原告向法庭提供的证据有：1.《消防工程施工合同》1份，证明2018年7月15日原、被告双方签订涉案合同，对工程造价、付款方式、违约责任等进行了详细约定，双方成立合同关系的事实；2.《采购合同》3份、货单23份，证明原告为完成涉案工程向第三方采购货物，承建涉案工程的事实；3.工程项目进度审定报告1份、涉案图纸光盘1张及原、被告双方邮件往来截图7份，证明涉案工程已施工的工程量价值为1631193.69元，原告依据图纸制作了工程项目进度汇总表及各分项表，已通过邮件方式通知被告的事实；4.照片9张，证明原告就涉案工程进行了施工，现工程处于停滞状态的事实。5.安全生产许可证、建筑业企业资质证书、消防技术服务机构资质证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、市政工程协会会员证书、企业信用等级证书各1份，证明原告具有消防设施施工维护资质，等级为一级的事实。6.宁三环（鉴）安（2019）第10号固原海啦啦装饰工程消防改造工程工程造价司法鉴定意见书，证明涉案已完成的工程造价经专业机构鉴定，确定该项工程造价为958393.45元；不确定工程造价为63889.52元。经庭审调查核实，原告向法庭提供的证据1、2、4、5、6来源合法，内容真实，与本案待证事实具有关联性，可以作为认定本案事实的依据，予以确认。原告提供的证据3，所要证明已经施工的工程量价值为1631193.69元，因为是原告自行核算得出的结论，没有被告的参与和认可，且与宁三环（鉴）安（2019）第10号固原海啦啦装饰工程消防改造工程工程造价司法鉴定意见书相矛盾，故对其证明目的不予采信。本院经审理认定事实如下：宁夏上陵房地产开发有限公司固原分公司作为固原海啦啦主题乐园开发经营者将装饰装修工程发包给被告江苏三海公司，2018年7月15日，被告江苏三海公司将其中的消防改造工程分包给原告北京亚太安公司，并与北京亚太安公司签订了《消防工程施工合同》，合同约定承包范围包括：喷淋系统、消火栓系统、应急照明疏散指示系统、消防防排烟系统、火灾自动报警和联动系统、消防电源监控系统（不含消防广播）、防火门监控系统、防火卷帘门系统（与上陵各自承担一半）。承包方式为包工包料。合同工期100天，自2018年7月15日至2018年10月25日，工程总造价承包范围内包干价238万元。约定原告进场施工30天，完成进度要求的工作量，被告支付原告合同总价的20%；施工达到60天，完成进度要求的工作量，被告支付合同总价的40%；施工达到90天，完成进度要求的工作量，取得消防检测合格报告，被告支付合同总价的60%；消防验收合格至开业检查，支付合同总价的80%；2019年春节前工程无重大缺陷，被告支付合同总价的95%，留5%保证金，一年内到期支付。还约定了相关的权利和义务。合同签订后原告采购材料并进场施工，施工两个多月，被告未按合同约定支付工程款，导致工程处于停滞状态，且被告公司已自行撤离施工现场。另查明，涉案消防工程已完成的工程价款，经宁夏三环信达建设工程咨询有限公司鉴定，确定项工程造价为958393.45元；已拆除部分工程量无法确认，列入不确定部分，造价为63889.52元。还查明，北京亚太安公司经营范围包括机电设备安装、施工总承包、消防工程设计等，营业期限自2010年7月29日至2046后10月28日，公司负责人为陈某。江苏三海公司经营范围包括建筑装修装饰工程、消防设施工程、建筑劳务分包等，营业期限自2017年3月29日至2047年3月28日，公司法定代表人为王浩明，2018年11月27日变更为王某。本院认为，原告北京亚太安公司与被告江苏三海公司签订的《消防工程施工合同》，合同内容并不违反法律和行政法规的强制性规定，并且原、被告都有相应的施工资质，合同内容真实有效，为有效合同，双方当事人应当按照合同约定履行自己的义务。原告按照合同约定施工，但被告未能按照合同约定的进度支付工程款，导致合同无法继续履行，被告的行为构成违约。原告要求解除合同并支付工程款及利息的诉讼请求成立，予以支持。对于利息主张，因涉案工程未完工，也未交付，应从原告起诉之日计付。至于已完成的工程造价问题，鉴定机构作出的确定工程造价958393.45元，予以采信；对于不确定工程造价63889.52元，是根据鉴定人员现场勘察，结合见到的拆除痕迹，原告方提送资料确定的价款，因证据不充分，不予采信。诉讼过程中，原告鉴于固原海啦啦主题乐园项目的开发经营人宁夏上陵房地产开发有限公司破产重整，撤回对该公司的起诉，是对自己诉讼权利的处分，本院予以准许。被告江苏三海公司经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，视为其放弃抗辩权利，本院缺席判决。综上所述，原告要求解除合同，要求被告支付工程款及利息的诉讼求成立，予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条第二项、第四项，第一百零九条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条规定，判决如下：一、解除原告北京市亚太安设备安装有限责任公司银川分公司与被告江苏三海装饰工程有限公司之间的《消防工程施工合同》；二、由被告江苏三海装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告北京市亚太安设备安装有限责任公司银川分公司工程款958393.45元及利息（利息以958393.45元为基数按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率自2019年1月2日起计算至2019年8月19日止，自2019年8月20日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际履行完毕之日止）。如果未按照本判决确定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费19481.00元，由原告北京市亚太安设备安装有限责任公司银川分公司负担6097.00元，被告江苏三海装饰工程有限公司负担13384.00元；鉴定费16312.00元、公告费750.00元由被告江苏三海装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区固原市中级人民法院。审判长 韩鹏飞审判员 马文娜人民陪审员 马正刚 二○二○年六月二十八日书记员 余 红附：与本案相关联的法律条文《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第九十二条受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。公告送达，应当在案卷中记明原因和经过。