新疆维吾尔自治区阿克苏市人民法院   民 事 判 决 书   （2020）新2901民初1658号   原告：天津棣明建筑装饰工程有限公司，住所地天津市。   法定代表人：汪亚婷，该公司经理。   委托诉讼代理人：罗志强，新疆和远律师事务所律师。   被告：蒲从杨，男，1975年1月22日出生，汉族，无固定职业，住阿克苏市。   原告天津棣明建筑装饰工程有限公司（棣明公司）与被告蒲从杨建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告的委托诉讼代理人罗志强、被告蒲从杨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告棣明公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院判令解除原、被告签订的《外墙保温施工分包合同》；2.请求法院判令被告向原告支付工程维修费用199869元；3.请求法院判令被告赔偿原告损失65000元；4.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年7月，原告承包阿克苏中联世华建设工程有限公司建设的阿克苏“某度假小镇”外墙保温工程。2018年10月3日，原被告签订《外墙保温施工分包合同》，原告将其承包的阿克苏“某度假小镇”项目中的25#楼的外墙涂料施工分包给被告。但被告并未如期完成外墙涂料工程的施工。2019年5月21日，原告与被告又签订《外墙保温施工分包合同》，将阿克苏“某”项目中的别墅区B1和B12两栋的外墙涂料施工分包给被告进行施工。合同签订后，被告于2018年下半年开始进场施工，被告施工过程中不服从管理，不按期施工，拖延工期直至2019年8月左右才勉强完成工程，原告申请验收后，发现该工程存在质量问题。阿克苏中联世华建设工程有限公司多次向原告下达整改通知书，原告要求被告对其施工的外墙工程进行修复整改，但是被告对原告要求不予理会。原告委派他人对工程进行修复，支付工程修复款199869元整。因修复原因造成工期延误，致使原告违约，原告向阿克苏中联世华建设工程有限公司赔偿损失65000元。后原被告协商未果，遂诉至法院。   被告蒲从杨辩称，原告所述与事实不符，被告未能如期完成施工系原告原因造成的。部分工程返工和维修是因建设公司施工造成的，与被告无关，2019年12月13日原告向被告出具工程量清单及涂料零工单，原告虽提出了各种扣款项目，但均没有依据，原告应按结算清单支付劳务费，故请求驳回原告的诉讼请求。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：   1.原告提交2019年12月13日的工作联系函及工程罚款单各一份，用以证明被告在施工过程中损失屋面瓦片，浪费材料，造成经济损失112200元，因延误工期导致不能及时结算验收，原告公司被罚款111950元的事实。被告认为其只负责墙面涂料的施工，并不需要上房顶施工，该损失与被告无关，不认可原告的观点。对该证据本院结合其他证据综合分析后进行评定。   2.原告提交照片一组，用以证明被告施工的墙面不平整，存在质量问题。被告认为2019年5月该墙面工程已经完工，墙面不平整、色差的问题系外墙保温制作线条造成的，不是被告粉刷涂料造成的，故不认可原告的观点。对该证据本院结合其他证据综合分析后进行评定。   3.原告提交照片、韩某出具的情况说明、魏洪海、冯艳华出具的情况说明、雇佣协议、身份证复印件、微信转账记录、银行对账单、大军材料经销部单据一组，用以证明因被告施工的工程不合格，原告雇佣他人进行返修，产生返修费190817元，支付韩某人工工资43530元、魏洪海和冯艳华人工工资60900元，支付返工材料费86387元的事实。被告对上述证据的真实性无异议，但认为维修工作时在被告完工后进行的，原被告合同中约定因涂料污染损坏的被告不承担责任，大军销售部的材料系正常施工产生的，并非维修造成，故不认可原告的证明观点。对上述证据本院结合其他证据综合分析后进行评定。   4.原告提请证人刘某、韩某出庭作证，用以证明因被告施工不合格，原告购买证人价值86387元的材料用于返修，雇佣韩某对被告施工不合格部分进行返修，支付人工费43530元的事实。被告认为刘某向原告供应的材料系御溪谷工程所有的涂料款，并不区分楼栋号，且该款至今并未支付；对韩某的证言无异议，但认为除韩某外，魏洪海、冯艳华不但在被告施工的楼栋维修，还为其他楼栋进行维修。本院对证人证言的真实性予以确认。   5.被告提交外墙涂料施工分包合同二份，用以证明原被告先后签订两份施工合同，原告将25号楼、别墅区B1、B12楼的外墙涂料部分交给被告施工，并约定工程款计算方式的事实。原告认可上述证据的真实性，但认为2018年原被告签订的施工合同中存在大量的涂改，不应以涂改过的内容作为双方的结算依据。本院对上述证据的真实性予以确认。   6.被告提交蒲从杨零工单二份、蒲涂料班组工程量单据一份，用以证明2019年12月13日原被告结算，被告涂料班组的劳务费及原告让被告出零工产生人工工资，共计444088.91元的事实。原告认可该证据的真实性，但认为零工单上的人工工资经原被告结算后已经计算入被告工程款清单中，经结算原告现欠付被告工程款38129.91元，不认可被告的观点。本院对该证据的真实性予以确认。   7.被告提交照片，用以证明原告所说的工程质量问题并非被告施工所导致的，原告不应以此为由扣除被告的劳务费的事实。原告不认可该证据，认为该证据不能证明被告的观点。本院对该证据结合其他证据综合分析后进行评定。   根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年7月，原告与阿克苏中联世华建设工程有限公司签订《外墙保温及外墙涂料工程分包合同》，由原告承包阿克苏“某度假小镇”外墙保温、涂料工程。同年，原被告签订《外墙保温施工分包合同》，约定：“甲方（棣明公司）将御溪谷鹭湖25#号楼外墙腻子涂料工程交由乙方（蒲从杨）施工，施工内容及范围：乙方负责基层清理、刮外墙柔性腻子找平上同色底漆、外墙面层涂料等全部工作。本工程外墙面层涂料，吊篮和二级配电箱由甲方提供，乙方负责人工和辅助材料等，费用包含在合同内。工期自2018年9月28日至2018年10月30日，按核定工程量签约，最终以实际工程款进行参考结算，外墙腻子涂料施工费22元/㎡，签约工程量4200㎡，合同总价92400元。甲方派驻工地代表王某，全权负责承包范围内施工的一切事宜。乙方施工时包括但不限于以下工作（费用已包含在合同单价内）：基层清理刮腻子，刷涂料、养护、成品保护、规范内全部内容。乙方有义务及时向其工人发放工资及报酬，如导致工人直接向甲方索要影响甲方办公或工程进度，甲方按照乙方分包该项目总价的10%追究乙方违约责任。工程质量验收部门次序依次为：乙方质检员、甲方质检员、工程监理、建设工程监督站。工程质量验评标准：设计图纸、国家、地方行业标准。平时各级工程质量检查及质量评比过程中的奖励和罚款如因乙方原因发生的均由乙方享受和承担。按工程施工进度10月15日支付工程进度款，10月30日前完成付款至合同额95%，年底前完成验收付清剩余款项”。合同落款处甲方加盖原告公司印章，甲方代表处王某签名，乙方处被告签名。合同签订后，被告即开始进行施工。   2019年5月21日，原被告签订外墙涂料施工分包合同，约定：甲方（棣明公司）将御溪谷鹭湖B-1、B-12号楼外墙腻子涂料工程交由乙方（蒲从杨）施工，施工内容及范围：乙方负责基层清理、刮外墙柔性腻子找平上同色底漆、外墙面层涂料等全部工作。本工程外墙面层涂料，吊篮和二级配电箱由甲方提供，乙方负责人工和辅助材料等，费用包含在合同内。按核定工程量签约，最终以实际工程款进行参考结算，外墙腻子涂料施工费18元/㎡。甲方派驻工地代表王某，全权负责承包范围内施工的一切事宜。乙方施工时包括但不限于以下工作（费用已包含在合同单价内）：基层清理刮腻子，刷涂料、养护、成品保护、规范内全部内容。乙方有义务及时向其工人发放工资及报酬，如导致工人直接向甲方索要影响甲方办公或工程进度，甲方按照乙方分包该项目总价的10%追究乙方违约责任。工程质量验收部门次序依次为：乙方质检员、甲方质检员、工程监理、建设工程监督站。工程质量验评标准：设计图纸、国家、地方行业标准。平时各级工程质量检查及质量评比过程中的奖励和罚款如因乙方原因发生的均由乙方享受和承担。按工程施工进度10月15日支付工程进度款，10月30日前完工付款至合同额93%，年底前完成验收付清剩余款项。备注：所有墙面空方实算，隐藏地方也是展开面积算。涂料成品后污染损坏乙方不负责，如有需要由甲方出天工工资让乙方修复”。合同落款处甲方王某签名，乙方处无签名或捺印。合同签订后，被告按约进行施工。原告共计向被告支付工程款223000元。后原告要求被告对完成工程进行整改，原被告协商无果，原告遂雇佣在御溪谷A14#、A15#、A16#号楼负责外墙保温和涂料的韩某班组派员对B1和B12号楼进行维修，产生人工费43530元。2019年12月原告向被告出具三份零工单，B12#、B13#，零工数量共计33个，400元/天，共计13200元；别墅门楼、B2#刮腻子、确定颜色，刷样板2个工，零工数量9个，400元/天，共计3600元；别墅门楼、B2#刮腻子、刷样板确定颜色、25#线条改色、25#样板间维修，零工数量共计25个，400元/天，共计10000元。后原告向被告出具蒲涂料班组工程量，载明合计价款417288.91元，累计以已付进度款223000元，维修工费共计90600元，材料费共计56219元，二次维修架子租金及运费5840元、空压机3500，差额38129.91元。后原被告对维修费用协商未果，原告遂诉至法院。   本院认为，原被告签订的外墙涂料施工分包合同，系双方真实意思表示，应属有效，双方均应按照合同约定履行各自的义务。现被告完成的工程需整改，被告未履行整改义务，原告遂委托案外人韩某的班组进行整改，产生人工费43530元，被告当庭亦认可原告组织韩某班组对B1、B12号楼墙面进行整改的事实，故该人工费应由被告承担。对原告要求被告支付工程维修费43530元部分的诉讼请求，本院予以支持。原告主张因整改产生材料费86387元，但庭审中原告提交的证据及证人刘某的证言不足以证实该材料是因整改被告施工工程而产生的，故对原告的该主张，本院不予支持。原告称因被告施工质量问题导致原告公司被罚款，但其提交的证据不能反映出处罚的时间、事项、原因与被告施工工程之间存在因果关系，且未能提交证据证明该罚款已实际缴纳，故对原告该主张，本院不予支持。本案涉案工程的外墙涂料工程已经完成施工，被告在履行合同义务中虽有瑕疵，但原告的合同目的已经实现，不存在法定解除合同的情形，故对原告要求解除原被告签订的外墙涂料施工分包合同的诉讼请求，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，第一百一十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第七条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告蒲从杨自本判决生效后十日内向原告天津棣明建筑装饰工程有限公司支付工程维修费43530元。   二、驳回原告天津棣明建筑装饰工程有限公司其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费2637元，由原告天津棣明建筑装饰工程有限公司承担2204元，被告蒲从杨承担433元。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院。   审  判  员   张璐   二 〇 二 〇 年 六 月 十 二 日   书  记  员   钱燕