河南省许昌市中级人民法院民 事 判 决 书河南省许昌市中级人民法院民事判决书（2020）豫10民终993号上诉人（原审原告、反诉被告）：许昌起源煤业有限公司，住所地：河南省襄城县煤焦化循环经济产业园。法定代表人：李淑娟，该公司执行董事。委托诉讼代理人：王玉光，上海市海华永泰（郑州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：程宁杰，上海市海华永泰（郑州）律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：佛山丰汇环保工程有限公司，住所地：广东省佛山市禅城区南庄吉利工业园新源二路B座第2仓。法定代表人：贾正文，该公司执行董事。委托诉讼代理人：时保强，广东辰锦律师事务所律师。上诉人许昌起源煤业有限公司（以下简称起源公司）因与被上诉人佛山丰汇环保工程有限公司（以下简称丰汇公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服河南省襄城县人民法院（2019）豫1025民初2501号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月28日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人起源公司的委托诉讼代理人王玉光、程宁杰，被上诉人丰汇公司的委托诉讼代理人时保强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。起源公司上诉请求：1.依法撤销（2019）豫1025民初2501号民事判决，裁定将本案发回重审或查明事实后改判丰汇公司向起源公司支付延误工期违约金291.2万元（以1600万元为基数，按日1‰。自2018年12月20日计算到判决生效之日止，暂计至起诉之日为291.2万元）、改判丰汇公司承担未开具全额履约保函违约金50万元、改判丰汇公司赔偿起源公司损失200万元；2.本案诉讼费用由丰汇公司承担。事实和理由：1.起源公司为了实现起源公司50万吨／年焦炉烟气治理的运行需要，与丰汇公司签订了《承包合同》和《技术协议》。但丰汇公司设计制作的设备并不能达到起源公司50万吨／年的烟气治理的运行需要。即便现在工程未完工，无法鉴定，仍然可以明确100000Nm3/h的设备无法达到起源公司日常运行需要，丰汇公司仍然应当承担赔偿起源公司损失的责任。2.一审法院认定事实错误。本案中因丰汇公司未按照合同约定出具图纸，造成工期延误。丰汇公司虽曾通过微信向起源公司催要过工程款及催促土建进度，但该聊天记录并不能证明起源公司存在未按约定支付工程款和土建延期的违约行为。起源公司一审中提交的证据也充分证明了起源公司不存在支付工程款违约和土建延期违约。因此，工期延误系丰汇公司单方原因。3.一审法院适用法律错误。涉案承包合同中关于履约保函的约定，不违反法律法规强制性效力性规定，合法有效。案涉工程为起源公司内部建设，本案工程未经过招投标，也不属于应当经过招投标的工程，不应适用《中华人民共和国招标投标法实施条例》。综上，一审法院认定事实不清，适用法律错误，请求依法支持上诉请求。丰汇公司辩称，1.关于违约事宜问题。首先，丰汇公司认为根据承包合同第5条第2-7款约定，起源公司根本没有完成其合同义务，系起源公司违约；其次，根据一审法院认定的事实，丰汇公司多次向起源公司催促土建进展和催要工程款，也可以证实是起源公司违约；再次，根据技术协议3.2约定，丰汇公司已经完成了技术协议约定的设计参数，并没有构成违约。2.关于履约保函问题。法律规定一般履约保函比例是10%，超过这个比例银行不予出具。3.关于上诉状中起源公司提出的损失赔偿问题。丰汇公司认为构成违约的一方是起源公司，即使是有损失存在，也应由起源公司自行承担。起源公司在一审中意图通过申请鉴定来证实其损失形成的原因、损失大小和与丰汇公司之间是否有关联性，但一审法院作出了无法鉴定的结论，因此，即使起源公司的损失存在，其没有权威部门的鉴定结论，对损失的形成、损失大小及形成原因作出依法鉴定，起源公司属于举证不能，其主张损失依法不应得到支持。综上，请求驳回上诉，维持原判。起源公司向一审法院起诉请求：1.判令丰汇公司返还起源公司工程款9890000元，并拆除案涉设备（设备详见清单）；2.判令丰汇公司赔偿起源公司质量不合格违约金3200000元；3.判令丰汇公司承担延误工期违约金，以16000000元为基数，按日1‰自2018年12月20日起至判决生效之日止，截止2019年6月20日金额为2912000元；4.判令丰汇公司承担未开具全额履约保函违约金500000元；5.判令丰汇公司赔偿起源公司损失7369300元；6.本案的诉讼费用由丰汇公司承担。丰汇公司的反诉请求：1.赔偿丰汇公司因解除合同造成的损失3488152.48元（包括起源公司应该支付的主体工程整体完成后70％的工程款11200000元，已经支付了9890000元，尚欠1310000元，已采购、已加工、已安装的成品、半成品、原料、工人工资以及其他合理费用、签订承包合同的期待利润等12068152.48元，实际垫付了2178152.48元）；2.判令起源公司返还本属于丰汇公司用于生产经营的工机具；3.判令起源公司向丰汇公司支付因资金不到位造成项目延期的违约金4208000元（以16000000元为基数，按照日千分之一自2018年12月20日起至判决生效之日止，截止到2019年9月11日金额为4208000元）；4.反诉费用由起源公司承担。一审法院认定事实：2018年8月8日，起源公司（甲方）与丰汇公司（乙方）签订起源公司焦炉烟气综合治理工程承包合同一份，双方约定：一、工程概况，1.工程名称：起源公司100000Nm3/h烟气治理工程。2.工程地点：起源公司厂内。二、承包方式和内容，乙方承担本工程的设计、施工、设备采购安装、调试等全过程（土建除外），详细工程内容见技术协议。三、合同金额及支付方式，1.合同金额为人民币：壹仟陆佰万元整（￥：1600万元整）（含16％增值税发票）；2.甲方在合同签订同时乙方开具履约保函后7个工作日内，向乙方支付合同总金额的30％作为工程预付款，合同生效；3.人员、工机具及主体材料（主塔、反应器及罐体）进场经甲方确认无误后，甲方须在7个工作日内向乙方支付合同总金额的30％工程款；4.主体工程整体完成，甲方须再向乙方支付合同总金额10％的进度款；5.调试达到约定的技术参数后，甲方须再向乙方支付合同总金额10％的进度款；6.工程完工，提交竣工资料和竣工图纸、竣工结算报告，完成技术交接、培训且提供已付总金额的增值税发票并经甲方确认验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的10％验收款；7.剩余10％作为质量保证金，甲方在验收合格一年后15个工作日内一次性付给乙方；8.乙方按合同总价的20％即人民币叁佰贰拾万元整（￥：320万元整）开具履约保函作为合同的履约保证金．．．．．．五、甲乙双方责任和义务，1.甲方责任和义务．．．．．．1.2提供主厂房总平面布置图和拟建烟气综合治理场地的地形图．．．．．．1.4负责工程土建、并按乙方提供的图纸施工；1.5提供现有窑炉烟气的有关详细参数；1.6提供拟建烟气综合治理场地的地勘和地质资料．．．．．．2.乙方责任和义务，2.1合同签订后10日内，承包方向建设单位提供整个脱硫系统载荷数据及土建图纸；建设单位开始土建施工．．．．．．2.6负责工地安全，负责工程物资的保管及未交工已完工程成品保护，如丢失、损坏自行承担。负责施工场地的整洁，按建设单位指定区域堆放物品，及时清理土方、施工垃圾．．．．．．六、工程工期，总工期为120个日历日（合同生效之日计），在施工期间，由于不可抗力因素（如：台风、雷雨、地震等自然灾害）或由于甲方原因停误工所造成的工期延误，工期相应顺延．．．．．．八、违约责任，1.因承包方原因造成项目延期完工的，逾期一天，每天赔偿给建设单位总金额的1‰作为违约金，直至调试符合合同约定技术参数时止；2.因建设单位资金不到位等原因造成项目延期完工的，逾期一天，每天赔偿给承包方单位总金额的1‰作为违约金．．．．．．4.因甲方原因造成项目停止，乙方可要求甲方按照项目已采购、已加工、已安装的成品、半成品、原料以及其他合理费用予以赔偿．．．．．。2018年9月7日，丰汇公司与山东金柯工程设计有限公司签订关于起源公司焦炉烟气脱硫脱硝除尘综合治理项目建设工程设计服务合同。合同约定：．．．．．．第六条，设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间．．．．．．6.2设计人于合同生效后10个工作日内向发包人提供塔基础施工图（含电子版总平面图）。6.3设计人于设计合同生效后15个工作日内向发包人提供塔设备施工图、设备订货条件。6.4设计人于合同生效后20个工作日内向发包人提供仪表订货资料。6.5设计人于合同生效后30个工作日内向发包人提供电气订货资料。6.6设计人于合同生效后60个工作日内完成全部设计图纸．．．．．．第七条，费用，经双方协商确定，本合同的服务费为人民币壹拾伍万元整（￥150000.00元）．．．．．．第八条，支付方式，8.1本合同签订后3日内，发包人支付人民币伍万元整（￥50000.00元）作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。8.2区域总图、管道及仪表流程图（发包人确认版）、设备布置图（发包人确认版）、设备订货资料、电气订货图、仪表订货资料交付给发包人，发包人支付人民币伍万元整（￥50000.00元）。8.3设计人完成全部施工图时，发包人支付人民币伍万元整（￥50000.00元）．．．．．。起源公司于2018年8月21日、2018年11月22日、2018年12月26日分别支付4890000元、2000000元、3000000元。2018年8月28日丰汇公司提供1600000元的履约保函。2018年11月1日的项目进度表显示：工程进度：1.脱硝塔反应器预制完成等待吊装就位；（已吊装就位）2.脱硝塔钢架预制完成等待吊装就位；（已吊装就位）3.脱硝塔烟道预制完成等待吊装就位；（2018.12.2）／预计时间4.脱硫塔主体材料到场正在制作；（2018.12.10）／预计时间5.脱硫塔钢架材料到场正在制作；（2018.11.30）／预计时间6.脱硫塔烟道材料到场正在制作；（2018.12.25）／预计时间7.布袋除尘器材料到场正在制作；（2018.12.17）／预计时间．．．．．．乙方（丰汇公司）负责人郭光义签字并备注“根据现场施工进度，同意先支付10％工程款”。2019年3月24日的项目进度表显示：工程进度：1.脱硝塔反应器、钢架、烟道、催化剂已安装到位。2.脱硫塔反应器、钢架、烟道已安装到位。3.除尘器主体、附属设备安装就位。4.废灰库主体、钢架、附属设备已安装就位。5.石灰库主体、钢架、附属设备已安装就位。6.水泵、风机已安装就位。7.烟道除引风机后端未连接其他部位均安装就位（引风机后端冷调完成后对接）。8.DCS柜到货未安装（不具备安装条件）具备条件后2天完成。9.供料风机2台到货未安装（基础不具备安装条件）。10.所有仪表、桥架已到货预计15天安装完成。11.高压变频器、低压配电柜未到货（不具备安装条件）到货后5天安装完成。12.电缆未到货（不具备安装）到货后5天敷设完成。13.一个星期具后备临时电源分系统调试。甲方（起源公司）负责人签字：高压变频，低压柜，布袋除尘、电缆未到货，项目进度90％，具备全部试车条件约需20天左右。乙方（丰汇公司）负责人郭光义于2019年3月25日签字“以上情况属实”。丰汇公司自认于2019年4月1日单方停工。起源公司该涉案工程负责人之一是罗浩明，丰汇公司该涉案工程负责人是郭光义。丰汇公司在涉案工程施工过程中通过微信曾向罗浩明催要工程款及催促土建进度。起源公司于2019年6月12日向丰汇公司发解除合同通知书，2019年6月17日丰汇公司收到该通知书，丰汇公司在庭审中同意解除与起源公司之间签订的合同。起源公司自认于2019年6月15日，已安排其他公司继续对涉案工程进行施工，目前该工程较于丰汇公司退场前有增设行为。诉讼过程中，起源公司向该院申请司法鉴定。该院分别依法委托河南众惠工程鉴定服务有限公司、河南恒立资产评估事务所予以鉴定。2019年10月31日河南众惠工程鉴定服务有限公司作出司法鉴定委托不予受理通知书，内容为：贵院关于对被申请人丰汇公司承建的起源公司焦炉烟气治理工程的运行情况、完工程度、工程质量进行司法鉴定的委托材料收悉。经对委托材料审查，该工程因故未能在当事人双方约定的工期内完成合同约定义务后停工。根据鉴定对证据材料的要求，本机构认为当前不具备鉴定的必备条件，我机构无法就委托事项作出鉴定意见。现决定不予受理。2019年11月5日河南恒立资产评估事务所作出起源公司与丰汇公司施工合同纠纷导致产量损失案评估鉴定的退件函，内容为：本机构接到贵院的司法鉴定委托书，对委托的鉴定事项进行了认真分析，根据所提供的鉴定材料显示，申请人要求对2018年12月21日至2019年3月15日期间未能享受豁免错峰生产政策的产量损失进行鉴定。首先，根据河南省2018年10月下发的《河南省重点行业差异化错峰生产指导意见》有关内容的规定，焦化行业需达到GB16171-2012表6规定限值要求且焦炉炉体加罩封闭；熄焦方式为干熄焦才可享受豁免类政策。由于未提供工程施工合同，合同内容是否约定了工程完工即可达到享受豁免政策条件的相关条款是本次鉴定的关键。另外，产量损失鉴定较为复杂，需要申请人提供大量的客观、真实的生产经营辅佐材料，如：原材料（煤）耗用量进出库记录；电业部门出具的生产用电量凭证；焦炭的销售情况等，而现有材料仅为申请人的内部生产记录表（推焦计划表、炉加热记录表），部分生产记录无日期、无在岗工作人员签字，生产管理不规范，提供的材料无法采用。最后，产量损失的确认最终需要量化，但焦炉产焦量会因碳化室装煤的多少、煤饼水分的不同而不同，需要申请人提供更为详细的生产工艺及焦炉的参数指标信息等。根据评估鉴定对证据材料的要求，本机构认为当前不具备评估鉴定的必备条件。2019年8月23日，起源公司向该院申请财产保全，该院于2019年8月26日依法作出（2019）豫1025民初2501号民事裁定书，将丰汇公司在中国农业银行股份有限公司佛山南庄支行账号为44×××28的银行存款5900000元予以冻结，冻结期限为一年。二、将丰汇公司在起源公司处的机械设备（以查封清单为准）予以就地查封，查封期限为二年。起源公司交纳案件申请费5000元。一审法院认为，2018年8月8日，起源公司（甲方）与丰汇公司（乙方）签订起源公司焦炉烟气综合治理工程承包合同一份，起源公司于2019年6月12日向丰汇公司发出解除合同通知书，2019年6月17日丰汇公司收到该通知书，且丰汇公司在庭审中同意解除与起源公司之间签订的合同。故一审法院确认双方之间签订的起源公司焦炉烟气综合治理工程承包合同于2019年6月17日予以解除。关于起源公司要求丰汇公司返还工程款9890000元，并拆除涉案设备的诉讼请求。起源公司要求对涉案工程质量进行司法鉴定，根据鉴定对证据材料的要求，一审法院依法委托的鉴定机构认为当前不具备鉴定的必备条件，依据现有证据该院无法认定丰汇公司已完成的工程是否存在质量问题。另起源公司自认于2019年6月15日已安排其他公司继续对涉案工程进行施工，目前该工程较于丰汇公司退场前有增设行为。故一审法院认为起源公司要求拆除涉案设备并返还已付工程款的诉讼请求，证据不足，另现拆除涉案设备势必会继续扩大双方损失，不利于化解双方纠纷且造成资源浪费，故起源公司该项诉讼请求，不予支持。关于起源公司要求丰汇公司赔偿质量不合格违约金3200000元的诉讼请求。起源公司认为质量不合格的依据是年产50万吨的焦化厂，需要建设200000Nm3/h的烟气治理工程，而丰汇公司设计的只有100000Nm3/h的烟气治理工程。一审法院认为因双方签订的合同工程名称为“起源公司100000Nm3/h烟气治理工程”，故起源公司以此为由要求丰汇公司赔偿质量不合格违约金3200000元的诉讼请求，不予支持。关于起源公司要求支付延误工期违约金的诉讼请求。因双方合同约定涉案工程的土建施工由起源公司负责，土建施工图纸由丰汇公司提供，丰汇公司提供的证据显示在涉案工程施工过程中该公司曾通过微信向起源公司涉案工程负责人罗浩明催要过工程款及催促土建进度。现起源公司提交的证据不能证明工期延误系丰汇公司单方原因，故对起源公司要求支付延误工期违约金的诉讼请求，不予支持。关于起源公司要求丰汇公司承担未开具全额履约保函违约金500000元的诉讼请求。双方在合同中约定“乙方按合同总价的20％即人民币叁佰贰拾万元整（￥：320万元整）开具履约保函作为合同的履约保证金”，丰汇公司辩称该约定与法律规定相抵触，丰汇公司已经履行了合同总价的10％的履约保函，故丰汇公司不存在违约。依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十八条规定：招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10％。故丰汇公司该辩称符合法律规定，予以采纳，起源公司要求丰汇公司承担未开具全额履约保函违约金500000元的诉讼请求，不予支持。关于起源公司要求丰汇公司赔偿损失7369300元的诉讼请求。诉讼过程中，起源公司要求对2018年12月21日至2019年3月15日期间未能享受豁免错峰生产政策的产量损失进行鉴定。一审法院依法委托河南恒立资产评估事务所进行鉴定，该所回复称：首先，根据河南省2018年10月下发的《河南省重点行业差异化错峰生产指导意见》有关内容的规定，焦化行业需达到GB16171-2012表6规定限值要求且焦炉炉体加罩封闭；熄焦方式为干熄焦才可享受豁免类政策。由于未提供工程施工合同，合同内容是否约定了工程完工即可达到享受豁免政策条件的相关条款是本次鉴定的关键。另外，产量损失鉴定较为复杂，需要申请人提供大量的客观、真实的生产经营辅佐材料，如：原材料（煤）耗用量进出库记录；电业部门出具的生产用电量凭证；焦炭的销售情况等，而现有材料仅为申请人的内部生产记录表（推焦计划表、炉加热记录表），部分生产记录无日期、无在岗工作人员签字，生产管理不规范，提供的材料无法采用。最后，产量损失的确认最终需要量化，但焦炉产焦量会因碳化室装煤的多少、煤饼水分的不同而不同，需要申请人提供更为详细的生产工艺及焦炉的参数指标信息等。根据评估鉴定对证据材料的要求，本机构认为当前不具备评估鉴定的必备条件。故在本次诉讼中起源公司提交的证据不能证明其损失是否存在、损失的数额以及如果有损失，损失与丰汇公司的关系，故起源公司要求丰汇公司赔偿损失7369300元的诉讼请求，不予支持。关于丰汇公司反诉要求起源公司赔偿其因解除合同造成的损失3488152.48元（包括被反诉人应该支付的主体工程整体完成后70％的工程款11200000元，已经支付了9890000元，尚欠1310000元，已采购、已加工、已安装的成品、半成品、原料、工人工资以及其他合理费用、签订承包合同的期待利润等12068152.48元，实际垫付了2178152.48元）的诉讼请求。诉讼过程中起源公司认可丰汇公司已完成工程量为60％，丰汇公司辩称已完成工程量为70％，2019年3月24日的项目进度表中甲方（起源公司）负责人签字：高压变频，低压柜，布袋除尘、电缆未到货，项目进度90％，具备全部试车条件约需20天左右。乙方（丰汇公司）负责人郭光义于2019年3月25日签字“以上情况属实”。丰汇公司自认于2019年4月1日单方停工。在鉴定机构无法鉴定工程量的情况下，一审法院依据2019年3月24日双方签字认可的项目进度表，酌定起源公司应支付丰汇公司69％的工程款，即16000000元（合同总金额）×69％－9890000元（已付款）=1150000元，故起源公司应再支付丰汇公司工程款1150000元。关于丰汇公司要求的已采购、已加工、已安装的成品、半成品、原料、工人工资以及其他合理费用、签订承包合同的期待利润等损失的诉讼请求，双方合同约定“因甲方原因造成项目停止，乙方可要求甲方按照项目已采购、已加工、已安装的成品、半成品、原料以及其他合理费用予以赔偿”，丰汇公司自认于2019年4月1日单方停工，涉案项目的停工，丰汇公司亦负有责任，现丰汇公司要求按照该约定赔偿损失不符合合同约定，且起源公司与丰汇公司之间的合同并未完全履行，丰汇公司在“起源工地成本明细”中亦自认部分货物未进场、未提货、部分货物款项未付清。综上，丰汇公司提交的证据不足以证明该主张，故不予支持。关于丰汇公司要求返还本属于该公司用于生产经营的工机具的诉讼请求。因丰汇公司工机具进场时无起源公司签字确认，依据双方合同约定，丰汇公司负有“负责工程物资的保管及未交工已完工程成品保护”的责任，现起源公司对丰汇公司提交的“起源公司脱硫脱硝工程进场工机具清单”不予认可，丰汇公司提交的信邦建设集团有限公司及河南中工国际建设工程有限公司工机具清单仅加盖公司印章，均无出具人签名，另丰汇公司未提交证据证明工机具清单与涉案工程之间的关系，丰汇公司又无其他证据予以证明其主张，故以起源公司申请财产保全提交的“工具清单”为准，即起源公司应按照其申请财产保全时提交的“工具清单”内容将工具返还给丰汇公司。关于丰汇公司要求起源公司支付因资金不到位造成项目延期的违约金4208000元（以16000000元为基数，按照日千分之一自2018年12月20日起至判决生效之日止，截止到2019年9月11日金额为4208000元）的诉讼请求。双方签订的合同约定“人员、工机具及主体材料（主塔、反应器及罐体）进场经甲方确认无误后，甲方须在7个工作日内向乙方支付合同总金额的30％工程款”，丰汇公司未向该院提交人员、工机具及主体材料进场经起源公司确认的相关证据，无法确定该30％工程款应支付的具体时间节点。依据2018年11月1日的项目进度表显示，丰汇公司同意起源公司根据现场施工进度先支付10％工程款，一审法院认为双方在合同履行过程中对付款时间又另有协商。另双方之间的合同未完全履行，涉案工程未完工，现丰汇公司要求依据合同约定“因建设单位资金不到位等原因造成项目延期完工的，逾期一天，每天赔偿给承包方单位总金额的1‰作为违约金”计算因资金不到位造成项目延期的违约金4208000元的反诉请求，不予支持。判决如下：一、起源公司于本判决生效之日起十日内支付丰汇公司损失1150000元；二、起源公司于本判决生效之日起十日内返还丰汇公司工机具；三、驳回起源公司的诉讼请求；四、驳回丰汇公司其他诉讼请求。二审中，当事人没有提交新证据。二审查明的事实与一审查明事实相一致。本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第九十条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，起源公司提供的证据不足以证明丰汇公司设计制作的设备不能达到50万吨/年烟气治理的运行需要，不足以证明案涉工程工期延误系丰汇公司单方原因造成等事实，且双方签订的承包合同并未约定丰汇公司未按约开具保函的违约金数额或者赔偿标准，起源公司也未提供证据证明丰汇公司未按约开具保函给其造成的损失数额，因此起源公司作为对其提出的诉讼请求所依据的事实负有举证证明责任的当事人，由于其举证不能，应当承担不利的后果，故一审判决驳回起源公司的诉讼请求符合法律规定。综上所述，起源公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费49684元，由许昌起源煤业有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 徐晓勇审判员颜森审判员郭林山二〇二〇年六月十九日法官助理李仕元书记员杨阳执行催告通知书履行义务人：根据2016年9月25日中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》，你方应在生效判决指定的期限内主动履行判决确定的义务。如果有财产拒不履行，你将承担如下法律责任：1、增加执行成本。未在指定期间履行的，支付迟延履行金或加倍支付迟延履行期间的债务利息，承担执行费用。如实报告财产，否则罚款，拘留。2、消费行为限制。限制乘坐一等以上动车、高铁、飞机、入住星级宾馆、酒店、旅游度假、上夜总会、高尔夫球场、新建、扩建、装修房屋、出境。3、经商立项限制。限制设立金融类公司、社会组织、发行债券、股票、终止股权行权、从事不动产、国有资产交易、使用国有自然资源、获得政府补贴、政策支持、海关认证、从事药品、食品等行业及房地产、建筑企业资质、授信。4、就业就学限制。限制招录（聘）为公务员或事业单位工作人员、担任国企高管、金融机构高管、事业单位法定代表人、社会组织负责人、党代表、人大代表、政协委员、子女就读高收费私立学校。5、评先受奖限制。不得评为道德模范、获得慈善类奖项，已获得的予以撤销。单位或其领导成员成为失信被执行人的，不得参评文明单位，已取得文明单位的撤销。6、控制资金财产。查封、扣押、冻结、划拨、变价、扣留、提取、拍卖、变卖可供执行的存款、债券、股票、基金、收入及财产。7、追回债权抵债。对你享有到期债权的第三人发履行到期债务通知，追讨你担保、与他人共有、第三人占有的财产。8、拘传拘留罚款。对无正当理由拒不到场的拘传，拒不履行的处十五日以下拘留，个人罚款十万以下，单位罚款五万以上一百万以下。9、刑事自诉追究。申请执行人对拒不执行判决、裁定的被执行人，在公安、检察机关不予追究刑事责任的情况下，可以提起刑事自诉。10、刑事责任承担。有能力而拒不执行法院判决、裁定，情节特别严重的，处三年以上，七年以下有期徒刑，并处罚金。邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口