陕西省西安市中级人民法院 陕西省西安市中级人民法院民事判决书（2020）陕01民终5161号上诉人（原审被告）：西安曲江创客大街商业运营管理有限公司，住所地西安曲江新区。法定代表人：党希博，该公司总经理委托诉讼代理人：白石思琪，上海兰迪（西安）律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘婷，上海兰迪（西安）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：陕西天雅装饰工程有限公司，住所地西安市新城区。法定代表人：王海霞，该公司董事长。委托诉讼代理人：雷西萍，陕西法智律师事务所律师。委托诉讼代理人：郑伯伟，陕西法智律师事务所律师。原审被告：奕马（上海）投资管理有限公司，住所地中国（上海）自由贸易试验区。法定代表人：葛根，该公司总经理。委托诉讼代理人：何园园，北京大成（西安）律师事务所律师。上诉人西安曲江创客大街商业运营管理有限公司（以下简称：曲江创客公司）与被上诉人陕西天雅装饰工程有限公司（以下简称：天雅公司）、原审被告奕马（上海）投资管理有限公司（以下简称：奕马公司）装饰装修合同纠纷一案，不服西安市雁塔区人民法院（2019）陕0113民初10375号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月1日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。曲江创客公司上诉请求：撤销西安市雁塔区人民法院（2019）陕0113民初10375号民事判决，发回重审。事实和理由：一、一审法院按照施工合同约定“暂定价款”及天雅公司单方制作的“决算表”，作为认定涉案工程造价的依据，并判决曲江创客公司按此错误的依据支付工程款，事实认定不清。1、《施工承包合同》中已明确约定工程价款为“暂定价款”，最终需以双方认可的结算价为准，而一审法院在判决中，以该暂定的面积、单价、暂定价款额作为双方结算的依据。2、双方从未就涉案工程完成结算，一审法院在判决中，在无任何合同约定及法律规定的情况下，按照天雅公司单方制作的一份“决算表”认为双方结算完成，属于错误认定案件事实。3、《施工承包合同》中明确约定了3%质保金，一审法院在涉案工程存在若干质量维修问题以及质保期未到期的情况下，未扣除质保费用，判决曲江创客公司支付质保金，与合同不符。二、曲江创客公司在一审庭审中提出鉴定申请，一审法院认为缺乏事实基础，不符合合同约定，未予准许，程序不当，显失公平。三、案涉工程未完成结算，合同约定的付款条件尚未成就，一审判决要求曲江创客公司支付利息，无事实及法律依据。天雅公司辩称：一、一审法院就本案事实认定清晰，就合同约定工程价款计算方式及曲江创客公司所欠工程款数额认定准确，依法应予维持。曲江创客公司一味强调“暂定价款”，既不尊重客观事实，也与实体正义相悖。本案双方在《施工合同》中已经明确约定了“单平米造价1500元/平米”，且根据相关证据表明，双方对该项目XX楼办公室装修施工总面积为2038平米的事实确认无疑。二、曲江创客公司称原审法院仅以“决算表”作为定案依据的说辞毫无依据，与原庭审事实相悖。一审中，天雅公司为证明其诉讼请求的正当性和合法性，向法庭提交了八组共141页证据进行佐证，一审法院并非仅以“决算表”作为定案依据。曲江创客公司要求天雅公司在其付款结算前，提供双方确认的竣工验收资料和结算书，属于利用发包人优势地位，借此达到拖延履行付款义务的不法目的。三、一审法院依法对曲江创客公司提出的鉴定申请未予准许决定正确，依法应予维持。本案中，案涉工程各项信息均明确具体，无需申请鉴定。四、天雅公司要求曲江创客公司就所拖欠工程款支付利息，符合法律规定。综上，请求二审法院维持原判。奕马公司述称：一、原审判决驳回天雅公司对奕马公司的全部诉讼请求，该部分认定事实清楚，证据充分，应予维持。二、原审判决曲江创客公司向天雅公司支付相应的设计费、工程款及利息，因奕马公司不是涉案合同的相对方，对此不知情，故不发表意见。天雅公司向原审法院提出诉讼请求：1、曲江创客公司支付天雅公司设计费16368元、工程款1757000元，合计1773368元；2、曲江创客公司支付所欠天雅公司设计费、工程款利息暂计算为119227.59元（至实际履行完毕之日止）；3、曲江创客公司支付天雅公司经济损失245858.01元；4、奕马公司承担连带赔偿责任；5、本案诉讼所产生的诉讼费、保全费5000元、保全保险费7570元，合计34403元均由曲江创客公司、奕马公司承担。原审判决认定事实： 2017年8月4日，天雅公司（承接方、乙方）与曲江创客公司（委托方、甲方）签订《建筑装饰设计合同》，约定甲方委托乙方承担创客街区XX楼XX餐厅工程设计。第二条合同设计项目的名称、面积、设计内容及设计费，项目名称：创客街区XX楼，2038㎡，设计费60元/㎡，金额122280元；2楼餐厅，690㎡，设计费60元/㎡，金额41400元；合计163680元。第三条乙方向甲方交付的设计文件，设计文件：平面布置图，提交时间为2017年7月20日；效果图，提交时间为2017年7月29日；施工图，提交时间为2017年8月5日。第四条设计费支付方式：1.1本合同生效后3天内，甲方支付设计费50%，计81840元，作为前期设计费；1.2乙方在对现场勘察，功能使用方案，乙方提交全部设计文件（平面布置图、效果图）经甲方审核同意效果图方案后，出具书面的审核意见后，甲方支付设计费40%，计65472元，待施工图确认后付尾款10%，计16368元。；1.3乙方应于甲方支付上述相应费用前3日开具等额的增值税专用发票。如乙方未按约定提供该增值税发票的，甲方的付款时间相应顺延，并不承担逾期付款的违约责任。第五条双方权利与义务，1、甲方权利与义务：1.1甲方应及时向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责；1.2甲方应对乙方交付的各阶段设计文件及时予以签收，并对符合甲方要求的各阶段内容及时予以确认。如甲方要求乙方进行设计变更或调整，应出具书面调整变更单，乙方应在收到调整变更单后5日内进行修改及交付。……1.5甲方应按本合同第四条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的违约金。逾期超过15天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。2、乙方权利与义务：2.1乙方应按本合同第四条约定的内容、时间及份数向甲方交付质量合格的设计文件；乙方应对设计文件的规范性、准确性、完整性负责，不得违反国家建筑、消防、交通、室内等强制性标准……2.3由于乙方原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，延误超过7天以上时，甲方有权单方解除本合同，乙方已完成的实际工作量据实结算，如甲方支付的设计费尚有剩余，乙方应在合同解除后3日内退还，设计文件及图纸应无条件提供给甲方做进一步设计，且乙方仍应承担合同价款10%的违约金，若甲方实际损失大于该违约金的，按实际损失进行赔偿；2.5乙方所提交的设计文件后，甲方有权要求乙方参加有关上级审查及根据审查结论做出必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收；2.6乙方所提交的设计文件、图纸应能体现甲方的要求、意图。乙方所提交的设计文件、图纸因不能满足甲方的设计要求和质量要求而进行更改所产生的费用，由乙方自行承担，不得向甲方主张此部分费用。2017年7月18日，陕西天雅公司（乙方、承包人）与曲江创客公司（甲方、发包人）签订《施工承包合同》，约定乙方承包甲方创客街区XX楼办公室及2楼餐厅装饰工程；工程地点位于西安市雁塔区XX路；承包方式为包工、包料、包质量、包安全文明施工；施工面积：XX楼办公室面积为2038平米，2楼餐厅为980平米。承包范围为甲方指定施工图纸范围内所有内容。第三条工程工期：总工期为60日（为日历工期，包括法定节假日）；工程开工日期为2017年7月31日；工程竣工日期为2017年9月30日。延期开工：乙方不能按期开工的，应提前7日以书面形式通知甲方。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的工期相应顺延。第五条工程结算：1、合同价+变更签证，工程量依据现场实际据实结算；2、现场发生变更或其他情况需签证时，须严格遵循“先签证，后施工”的原则，且签证单需有甲方、乙方签字及盖章。第六条设计及变更，1、设计图纸及技术文件的提供方式：乙方应于开工3日前向甲方提供符合甲方质量和装修要求的设计图纸及技术要求。如因乙方逾期提供设计图纸致使不能按期开工的，延期开工的责任由乙方承担。2、设计变更：2.1甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对设计部分的施工及准备活动。2.2由于设计变更造成乙方为本工程定制的材料积压，由甲方负责处理并承担相应损失。通用材料由乙方负责处理。2.3已完工程设计变更造成乙方返工的费用，由甲方承担。2.4设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准后再行施工。2.5变更项目单价参考当前市场价。第七条工程价款，本工程暂定价款：1.1合同为4233000元，（XX楼面积为2038平米，单平米造价为1500元，餐厅为980平米，单平米造价为1200元，合计为4233000元）；1.2最终以双方认可的结算价为准（清单加措施、管理费、变更签证及税金等）；2、工程款支付方式：①合同签订后5个工作日内甲方向乙方支付合同价款的30%，作为该工程预付款；②水电布线、瓦工及木工框架完工后，成品安装前5个工作日内（进度达80%），甲方向乙方支付合同价款的30%工程进度款；③工程全部竣工验收合格后，乙方应按照甲方要求提交完整的竣工结算资料，经甲方签字确认审核后办理结算，结算审核在乙方提交竣工资料并经甲方签字确认后30个工作日内进行，经审核后于2018年2月16日前付至结算合同总价款的97%；④剩余3%的质保金，在质保期满后无质量问题、无发生甲方代扣代维修费用，一月内无息退还；2.2乙方应于甲方支付每期进度款前3日开具等额的增值税专用发票。如乙方未按约定提供该增值税发票的，甲方的付款时间相应顺延，并不承担逾期付款的违约责任。甲方义务按约定向乙方支付工程款。第十二条工程验收：1、隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后24个小时内以书面形式通知甲方代表验收，验收合格并经甲方代表在检验记录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。2、竣工验收：2.1工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告表、竣工资料。甲方应在收到报告后10日内组织工程验收，10日内组织室内环境质量检测验收，并在验收后7日内书面通知乙方同意或提出修改意见，双方根据修改工程量的多少约定修改期限。乙方应按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。2.2在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在甲方规定的期限内完成。经甲方验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应按合同总价款每日万分之二向甲方支付违约金。2.3如甲方未在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，双方可协商另定验收日期。2.4竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后达到竣工验收标准的，竣工日期为修改后提请甲方验收的日期。2.5移交工程的日期：工程竣工验收合格后，乙方应在15天内完成工程的移交……2.8竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起30个工作日内进行审核，给予确认或修改意见。竣工结算报告经甲方确认后，按合同约定向乙方支付工程尾款。第十三条违约责任：1、甲、乙双方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。2、在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：……（8）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。乙方因其违约行为应承担增加的费用和（或）延误的工期，并承担由此给甲方造成的全部损失。3、甲方不能及时付款的（包括预付款、材料款、进度款），每延误一日应向乙方支付该付款进度未付工程款万分之二的违约金……。装修设计期间，天雅公司与曲江创客公司副总经理黄帅微信沟通设计方案。2017年7月4日，黄帅向天雅公司微信提供设计方案接收邮箱（215161708@qq.com）。同日，天雅公司向黄帅微信及邮箱发送平面布置图；2017年7月7日，黄帅最终对天雅公司提供的平面方案予以确认；2017年7月29日，天雅公司向曲江创客公司邮箱发送效果图初稿；2017年8月2日，天雅公司将最终施工图纸发送至曲江创客公司邮箱。曲江创客公司于2017年8月18日、2017年9月5日分别向陕西天雅公司支付设计费81840元、65472元，共计147312元。施工完毕后，天雅公司将涉案创客街区XX楼办公室交付曲江创客公司，并于2018年1月8日开业并正式投入使用。2018年2月2日，曲江创客公司工作人员肖隆真通过微信联系要求天雅公司方发送图纸及预算电子版至电子邮箱（948084594@qq.com）。当日，天雅公司将电子版预算单发送至给邮箱。2018年2月5日，天雅公司按曲江创客公司要求将竣工图纸发送至电子邮箱。天雅公司所提交《创客大街25层装修决算表》统计显示工程总造价（含税金）3198909元。2018年4月12日，曲江创客公司向天雅公司出具《告知函》，载明：“贵公司与我公司签订的《建筑装饰设计合同》、《装饰装修工程承包合同》，针对上述两份合同涉及的相关问题我公司已于2018年2月23日委托北京大成（西安）律师事务所向贵公司发送律师函，律师函要求贵公司于收到函件后3日内针对工程质量等问题提出整改措施，以及向我公司提交全部设计文件、竣工资料、竣工图纸等，但贵公司一直未予履行。且贵公司日前报送的结算资料因不符合我公司要求，经我公司工程部人员退回并告知应补齐的资料内容。截至我公司发送本函之日，尚未收到贵公司提交的合格、完整的设计文件及竣工结算资料，鉴于贵我双方的友好合作，现针对上述问题我公司郑重函告：一、请贵公司于收到本函件后3日内向我公司提交《建筑装饰设计合同》所约定的全部设计文件；二、请贵公司按我公司要求于收到本函件后3日内向我公司提交完整的竣工结算资料……”。曲江创客公司提交当日向天雅公司王海霞（1351919XXXX）邮寄此函件EMS单及邮件签收流程，显示2018年4月13日本人签收。天雅公司表示从未收到此《告知函》。庭审中，曲江创客公司提交其自行制作《创客大街25层装修结算表》，系根据天雅公司方提交的《决算表》中对多项施工项目的上报工程量及上报综合单价进行变更，按照其认可标准重新计算总价为1816482.2元。庭审中，曲江创客公司申请对创客街区XX楼装饰装修工程在造价进行鉴定。施工中，曲江创客公司于2017年9月15日、2017年10月20日、2017年11月14日、2018年1月26日分别向陕西天雅公司支付工程款300000元、300000元、200000元、500000元，共计1300000元。经询，天雅公司表示其主张未支付设计费为总设计费10%即16368元；工程款依据XX楼施工面积2038平方米，单价1500米/元，确定总价款3057000元,扣除曲江创客公司已支付部分1300000元，故主张曲江创客公司支付剩余款项1773368元。天雅公司最终实际装修施工部分仅为XX楼办公室，2楼餐厅未进行施工。双方对此均无异议。原审法院认为：天雅公司和曲江创客公司签订的《装饰工程设计合同》、《施工承包合同》系双方当事人真实的意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，系合法有效合同，具有法律约束力，双方均应按照合同约定履行各自的义务。在双方当事人没有协商一致变更合同的前提下，应当严格按照合同所约定的结算方式进行结算。关于设计费部分，天雅公司已按照合同约定于2017年8月2日将最终施工图纸发送至曲江创客公司指定电子邮箱，结合之前平面布置图、效果图发送、确认流程及天雅公司已实际进行施工的事实，应认定为曲江创客公司对天雅公司施工图纸的确认，故天雅公司现要求曲江创客公司支付尾款10%即16368元，符合合同及法律依据，依法予以支持。天雅公司按照实际损失主张利息的诉请，并未违反法律规定，故应以16368元为基数，自天雅公司向曲江创客公司提交施工图确认后第二日即2017年8月3日开始计算至本判决生效之日。曲江创客公司针对其已将设计费给付完毕之抗辩，未提交相应证据予以佐证，故依法不予采信。关于工程款部分，双方对装饰工程的竣工验收、工程价款结算及付款条件存在争议。双方合同对装修工程竣工验收及工程移交有明确约定。审理中双方均未举证说明按约定进行竣工验收。但事实上该装修工程已于2018年1月8日移交曲江创客公司，并投入使用。应视为双方已用实际行为认可竣工验收的内容已经完成。故曲江创客公司抗辩装修工程未进行竣工验收的理由不能成立。关于装修工程价款的结算，合同约定：“工程全部竣工验收合格后，乙方应按照甲方要求提交完整的竣工结算资料，经甲方签字确认审核后办理结算，结算审核在乙方提交竣工资料并经甲方签字确认后30个工作日内进行，经审核后于2018年2月16日前付至结算合同总价款的97%；竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起30个工作日内进行审核，给予确认或修改意见。竣工结算报告经甲方确认后，按合同约定向乙方支付工程尾款。”。天雅公司已于2018年2月2日将竣工结算报告资料《创客大街25层装修决算表》发送曲江创客公司。但曲江创客公司并未按照约定在30个工作日内进行审核确认办理结算付款。其行为已构成违约，故曲江创客公司应按合同约定支付天雅公司剩余装修工程款1773368元。天雅公司按照实际损失主张利息的诉请，并未违反法律规定，故应以1773368元为基数，自天雅公司向曲江创客公司提交决算图后30日即2018年3月4日开始计算至本判决生效之日。另外，曲江创客公司以工程量、价款及计算方式与天雅公司方不一致为由抗辩不应再支付工程款的理由，仅是事后曲江创客公司单方提交意见，未提交相应变更签证予以佐证，不符合双方合同中关于现场发生变更或其他情况需严格遵循“先签证，后施工”的约定。故曲江创客公司对工程价款申请进行鉴定缺乏事实基础，不符合合同约定，本院依法未予准许。天雅公司主张因部分工程进行拆改及采购施工材料过程中所造成的经济损失，因天雅公司未提交证据证明损失形成原因,亦无双方予以确认的依据，故本院依法不予支持。由于双方约定先开发票后付款的前提是按合同约定的支付方式支付工程款，但在实际履行中双方并未按此支付款项，故曲江创客公司以此抗辩拒付工程价款的理由不能成立。另外，天雅公司主张由奕马投资公司承担连带清偿责任一节，因天雅公司未能证明曲江创客公司存在财产不足以清偿债务的情况，故其要求奕马投资公司承担连带清偿责任，于法无据，本院依法不予支持。保全费5000元应由西安曲江创客公司承担。关于保全保险费7570元，因保函并非进行保全担保的必要形式，天雅公司自行选择采用保函形式进行保全担保，该费用应由天雅公司自行承担。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（二）》第二十二条、《最高人民法院》第二十九条第二款第一项之规定，判决如下：一、西安曲江创客大街商业运营管理有限公司应于判决生效后十日内向陕西天雅装饰工程有限公司支付设计费16368元及利息（以16368元为基数，按照年利率6%计算，自2017年8月3日起至本判决生效之日）。二、西安曲江创客大街商业运营管理有限公司应于判决生效后十日内向陕西天雅装饰工程有限公司支付工程款1773368元及利息（以1773368元为基数，按照年利率6%计算，自2018年3月4日起至本判决生效之日）。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。三、驳回西安曲江创客大街商业运营管理有限公司其余之诉讼请求。本案案件受理费21833元、保全费5000元，由西安曲江创客大街商业运营管理有限公司承担。因天雅公司已全部预交，故曲江创客公司在履行上述给付金钱义务时一并支付给天雅公司。 本院经审理查明，工程总价款为3057000元，已付款为1300000元，下欠工程款数额应为1757000元。 二审中，各方均未提交新证据。本院认为：天雅公司和曲江创客公司签订的装饰工程设计合同、施工承包合同系双方当事人真实的意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，系合法有效合同，具有法律约束力，双方均应按照合同约定履行各自的义务。关于设计费部分，双方对一审的处理意见均无异议，本院不再审查。关于工程款部分，案涉装修工程已于2018年1月8日移交曲江创客公司，并已投入使用。双方已用实际行为认可竣工验收已经完成。双方签订的《装饰装修工程施工承包合同》约定：工程结算“合同价+变更签证”，工程量依据现场实际据实结算。现场发生变更或其他情况需签证时，须严格遵循“先签证，后施工”的原则，且签证单需有甲方、乙方签字及盖章。合同约定案涉XX楼面积为2038元，单平米造价为1500元，本案系装饰装修工程，XX楼建筑面积是确定的，案涉XX楼装修工程全部由天雅公司施工完成，双方对此均无异议，案涉装修工程按照合同约定的单价和施工面积，合计3057000元，双方对已付款1300000元均无异议，合同签订后，亦未见双方有变更签证，故按照合同约定，曲江创客公司下欠天雅公司的工程款数额为：1757000元。合同约定：“工程全部竣工验收合格后，乙方应按照甲方要求提交完整的竣工结算资料，经甲方签字确认审核后办理结算，结算审核在乙方提交竣工资料并经甲方签字确认后30个工作日内进行，经审核后于2018年2月16日前付至结算合同总价款的97%；竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起30个工作日内进行审核，给予确认或修改意见。竣工结算报告经甲方确认后，按合同约定向乙方支付工程尾款。”。天雅公司已于2018年2月2日将竣工结算报告资料《创客大街25层装修决算表》发送曲江创客公司。但曲江创客公司并未按照约定在30个工作日内进行审核确认办理结算付款。其行为已构成违约，故曲江创客公司应按合同约定支付天雅公司剩余装修工程款1757000元。天雅公司按照实际损失主张利息的诉请，并未违反法律规定，故应以1757000元为基数，自天雅公司向曲江创客公司提交决算图后30日即2018年3月4日开始计算至判决生效之日。曲江创客公司以工程量、价款及计算方式与天雅公司不一致为由拒付工程款的理由，仅是事后曲江创客公司单方的意见，未提交相应变更签证予以佐证，不符合双方合同中关于现场发生变更或其他情况需严格遵循“先签证，后施工”的约定。故曲江创客公司对工程价款申请进行鉴定缺乏事实基础，不符合合同约定，依法不予准许。由于案涉合同约定的质保期已经届满，故对曲江创客公司要求扣除质保金的上诉请求，本院不予支持。现原审判决主文第三项“驳回原告西安曲江创客大街商业运营管理有限公司其余之诉讼请求” 。表述有误，应为“驳回原告陕西天雅装饰工程有限公司其余之诉讼请求”，本院予以纠正。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（二）项“原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更”之规定，判决如下：一、维持西安市雁塔区人民法院（2019）陕0113民初10375号民事判决第一项；二、变更西安市雁塔区人民法院（2019）陕0113民初10375号民事判决第二项为：西安曲江创客大街商业运营管理有限公司应于本判决生效后十日内向陕西天雅装饰工程有限公司支付工程款1757000元及利息（以1757000元为基数，按照年利率6%计算，自2018年3月4日起至本判决生效之日）。三、撤销西安市雁塔区人民法院（2019）陕0113民初10375号民事判决第三项；四、驳回陕西天雅装饰工程有限公司的其余诉讼请求。一审案件受理费按一审判决执行。二审案件受理费22577元（曲江创客公司已预交），由上诉人西安曲江创客大街商业运营管理有限公司承担。本判决为终审判决。     审判长  张亚凤审判员  田任华审判员    魏哲 二0二0年四月十四日  书 记 员  赵娜 1