河北省廊坊市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀10民终1603号 上诉人（原审原告）：冯凌赛，女，汉族，1989年11月14日出生，住北京市东城区。 委托诉讼代理人：李秀芬，女，汉族，1958年3月7日出生，住北京市东城区，系冯凌赛之母。 被上诉人（原审被告）：廊坊开发区宏宇广通房地产开发有限公司，住所地廊坊经济技术开发区耀华道南。 法定代表人：赵威，总经理。 委托诉讼代理人：田国忠，河北天枢律师事务所律师。 委托诉讼代理人：任成森，河北天枢律师事务所律师。 上诉人冯凌赛因与被上诉人廊坊开发区宏宇广通房地产开发有限公司（以下简称宏宇公司）房屋买卖合同纠纷一案，不服河北省廊坊经济技术开发区人民法院（2019）冀1091民初1564号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月2日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 冯凌赛上诉请求：1．发回重审或依法改判，支持冯凌赛的全部诉讼请求；2．判令宏宇公司承担一、二审全部的诉讼费用。事实与理由：1．《商品房买卖合同》的时间应在前，《补充协议》的时间应在后，应以《补充协议》约定的房屋价格确定房屋的价格及缴纳的增值税款的总额。增值税款既然由业主缴纳，因增值税率下降而少交的增值税款也应由业主享有。不能只因为合同签订的时间而简单的认定两份合同的先后顺序，而应依据两份的具体内容，综合判断两份合同的先后顺序。《补充协议》明确约定了房屋的总价款及增值税款，根据合同约定，增值税款由业主全部缴纳，增值税率下降，业主缴纳的增值税款自然就会减少。宏宇公司以11%的增值税率向冯凌赛收取税款，现增值税率下调到9%，宏宇公司没有合同依据及法律依据把冯凌赛多缴纳的增值税款据为己有，宏宇公司理应将多收取的增值税款返还给冯凌赛。2．政府治理大气污染虽然下达了停工令，但宏宇公司并未按照政府规定停工停建，根据我方提供的照片及视频材料可知，宏宇公司在停工令期限内依然在进行施工。故，政府治理大气污染并没有导致宏宇公司处于停工状态，一审法院不能仅仅根据政府的规定去让宏宇公司免责，而是应该根据实际情况，具体调查宏宇公司是否处于停工状态。根据证据可知，宏宇公司并未处于停工状态。宏宇公司应承担逾期交房的违约责任。 宏宇公司答辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，符合客观事实。1．商品房买卖合同及补充协议对于房屋价款的约定一致，不存在变更的情形。商品房买卖合同及补充协议签订的先后顺序并不影响本案的事实。商品房买卖合同第四条约定，按照建筑面积乘以固定每平方米单价的方式计算商品房价款。商品房买卖合同除第五条因建筑面积差异可能涉及房屋价款调整外，其他合同条款均不涉及房屋价款变更的问题。2．补充协议对房屋总价款并未产生变动，而是对房款组成进行了客观罗列和说明。营改增政策的重要体现之一即为房屋价款构成要求价税分离，由不含税价和增值税额组成，其目的在于既能保障购买者的知情权，又能符合价款恒定的意思表示，故商品房买卖合同及补充协议对于房屋价款的约定一致。增值税的纳税主体是宏宇公司，增值税不存在代收代缴的行为。增值税为销售商品房不动产的房地产企业，发生了增值税应税销售行为，应依法缴纳的费用。3．宏宇公司代收代缴的税费为契税和公共维修基金是有明确约定的。4．宏宇公司未能按合同约定的交付期限交付商品房，原因是大气污染、政府行为等因素造成的，依法依约交付期限理应予顺延，故涉案房屋交房日期应顺延至2020年1月24日，在此期间前交付房屋，宏宇公司不应承担违约责任。一审法院认定涉案房屋交房日期应予顺延，符合公平公正的原则。 冯凌赛向一审法院起诉请求：1.判令被告返还原告多支付的2%的增值税款；2.判令被告按日以总房款的万分之0.33支付原告逾期交房违约金；3.被告提供合同附件二中每栋楼总建筑面积及分摊建筑面积明细（地下部分及地上部分各房间面积明细）及公摊面积计算方法；4.被告承担诉讼费。 一审法院认为，双方签订的《商品房买卖合同》及《补充协议》均系宏宇公司按照房管行政部门批准使用的规范性、制式文本，双方签订的上述协议，合法有效，对双方均具有约束力。针对冯凌赛的诉请，首先，增值税税率下调产生的税款差额归属冯凌赛与宏宇公司的问题。一审法院认为，《补充协议》第五条的约定是价税分离的税政要求，目的是给购买者或消费者一个明白，而非当事人之间协商的内容或是协商后的结果。增值税的法定纳税义务人为宏宇公司，减税惠及的对象首先是纳税企业，而非消费者，这也是增值税不同于契税的根本区别之处。可以说，增值税无论是提高还是降低都不能引发买卖合同中已确定商品含税价格（本案体现为房屋价格）的调整，也就是说，增值税的提高和降低，对已确定的销售价格本身不发生影响，影响的是企业的利润，负担或惠及均归于企业。因此，冯凌赛诉请宏宇公司退还增值税税率下调产生的税款差额一审法院不予支持。其次，关于逾期交房的问题。宏宇公司认可未按合同约定时间交付房屋的事实，但原因是政府治理大气污染强制停工，该情形按照《补充协议》第三条的约定，应属顺延交房的免责事由。对此一审法院向当地住建部门咨询了大气污染治理对建设企业的实际影响，结合一审法院及其他法院对同时期、同地域、同类型案件的裁判意见，确认政府相关部门发布大气污染预警通知后，停工限工确需严格遵守，对建设企业必然造成工期延迟的后果，相关情形符合案涉购房合同中对顺延交房条件的约定，交房期限应予顺延。冯凌赛提交的宏宇公司未按政府通知停止施工的录像光盘，其内容无法反映施工当天的时间、地点，无法反映宏宇公司被停工期间的全部工作状态，不能达到其证明目的。冯凌赛主张宏宇公司未按合同约定在发生停工事由后30日内通知冯凌赛，该事由不构成顺延交房理由。因停工事由有断续发生、时长不定的特点，其发生不可预知，其是否必然导致工期延误的结果也不可预知，故合同约定的30日内通知实际无法实现。况且从合同条款约定的目的性考量，是否在30日内通知并非该条款的实质要件。故对冯凌赛的该项诉请，不予支持。再次，宏宇公司作为案涉房屋的开发商，提供了案涉房屋建筑面积构成的说明，以及案涉房屋建筑面积、公摊面积、产权面积的测绘数据，基本满足了冯凌赛对房屋面积的知情权。如冯凌赛认为案涉房屋建筑面积、使用面积、公摊面积的数据及比例不符合合同约定或法律规定致使实体权利受到侵犯，可以依法主张权利。但要求宏宇公司就每个房屋的建筑面积、公摊面积提供计算明细和计算方法，人为扩大宏宇公司的人工成本，没有合同约定和法律强制性规定，不予支持。一审法院判决：驳回冯凌赛的诉讼请求。一审案件受理费减半收取314元，由冯凌赛承担。 二审中各方当事人均未提交新证据。 本院经审理查明：双方于2017年2月17日签订《补充协议》，于2017年2月17日签订《商品房买卖合同》。双方就购买孔雀城大学里四期13栋1单元702号商品房进行了约定。《商品房买卖合同》第三条约定，案涉房屋建筑面积共118.76平方米，套内建筑面积87.98平方米，公共部位与公用房屋分摊面积30.78平方米；《商品房买卖合同》第四条计价方式与价款约定，案涉房屋按建筑面积计算，单价为每平方米10783.85元，房屋总价款为1280690元；《商品房买卖合同》第八条、第九条约定，房屋交付期限为2018年10月30日前，但如遇不可抗力且出卖人在发生之日起30日内告知买受人，出卖人可据实顺延交房期限。如出卖人逾期交房按补充协议的相关约定执行。《补充协议》第十一条约定，出卖人逾期交房双方不解除合同，出卖人按日向买受人支付已付房款万分之0.33的违约金；《补充协议》第三条对不可抗力进行说明，其中第2项约定为“政府行为，包括但不限于政府实施土地征用或商品房拆迁或治理大气导致的停工等实质影响双方履约的情形”；《补充协议》第五条对《商品房买卖合同》第四条进行补充，表述为商品房总价款为价税合计的金额，其中不含税总金额为人民币1153774.77元，增值税为人民币126915.23元，适用增值税税率为11%。另查明，针对涉案房屋建设，自2017年1月1日至2019年4月30日，因重污染天气政府通知停工限产，合计450天。 本院认为，针对双方诉辩情况，本案二审的争议焦点：一、冯凌赛提出的宏宇公司因增值税率降低而少交的税款应退还给买受人的观点能否成立；二、冯凌赛提出的宏宇公司应承担逾期交房违约责任的观点能否成立。 关于第一个焦点，本院认为，本案双方当事人签订的《商品房买卖合同》中明确约定了房屋建筑面积、单价及总价，双方交易价格是根据建筑面积与单价的乘积予以确定，亦是按照合同约定的计价方式履行，符合现行此类商品房交易的惯例。冯凌赛在诉讼中提出增值税的实际纳税主体在补充协议中已经约定为冯凌赛，宏宇公司实为代缴。本院经审查后认为，《补充协议》并未表述增值税的纳税主体约定为冯凌赛，亦未表述宏宇公司代缴增值税。双方签订案涉合同及补充协议时，正值我国“营改增”税制改革过程中，《补充协议》条款内容的解读不能离开该背景，协议第五条仅为卖方在“营改增”情形下对于房屋价款基本结构的罗列说明，并未约定税率变化则总价款随之变化。增值税的法定纳税义务人为宏宇公司，税率的调整，是卖方宏宇公司发生增值税应税销售时，应缴税额在售价中占比的调整，对房屋总价款不产生影响。宏宇公司是基于国家增值税率的调整而减税，具有国家税收政策调整依据，并不是没有法律依据。故，冯凌赛关于增值税率下调，宏宇公司应将多收的增值税款返还的观点，一审法院不予采纳，并无不妥。 关于第二个焦点，本院认为，因雾霾天气停工限产，系保护社会公共利益的举措。一审法院综合审查在案证据，认定宏宇公司施工期间确有政府因防治大气污染而被责令停止施工的情形，有事实基础。停工造成延期交房不归责于宏宇公司，故一审法院扣除停工限产天数，认定宏宇公司未超过交房的合理期限合法有据。 综合上述分析，冯凌赛的上诉理由和请求，依据不足，不予支持，本院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费628元，由上诉人冯凌赛负担。 本判决为终审判决。 审 判 长 杨心冰 审 判 员 宋 强 审 判 员 赵洪亮 二０二０年六月十一日 法官助理 马 占 书 记 员 于学娇 书 记 员 田孟姣