湖北省武汉市江岸区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0102民初5392号原告：武汉征原电气有限公司，住所地湖北省武汉市江岸区石桥一路5号。法定代表人：王建新，该公司总经理。委托诉讼代理人：张旌，湖北元申律师事务所律师。委托诉讼代理人：郑鹏，湖北元申律师事务所律师。被告：杭州新松机器人自动化有限公司，住所地浙江省杭州市萧山临江高新技术产业园区纬七路2000号。法定代表人：曲道奎,该公司董事长。委托诉讼代理人：夏天成，男，杭州新松机器人自动化有限公司员工。原告武汉征原电气有限公司（以下简称征原公司）与被告杭州新松机器人自动化有限公司（以下简称新松公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年4月8日立案受理后，依法适用简易程序进行审理。审理期限到期后，双方当事人同意继续适用简易程序，经本院院长审批，本案延长审理期限3个月。因双方当事人争议较大，本案依法裁定转为普通程序，公开开庭进行了审理。原告征原公司的委托诉讼代理人张旌、郑鹏，被告新松公司的委托诉讼代理人夏天成到庭参加诉讼。经本院院长审批，本案延长审理期限5个月。本案现已审理终结。原告征原公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令原告与被告于2018年3月16日签订的《设备采购合同》(编号CL2018031601)及2018年9月22日签订的《不锈钢电容盒焊接夹具项目技术协议书》(编号[2018]ZYJX012)已解除；2、请求判令被告向原告返还货款33900元；3、请求判令被告向原告支付违约金5000元;4、请求判令被告承担本案诉讼费。事实和理由：2018年3月16日，原告与被告签订了《设备采购合同》(编号CL2018031601)，2018年9月22日签订了《不锈钢电容盒焊接夹具项目技术协议书》(编号[2018]ZYJX012)。双方约定，由原告向被告购买不同型号的电容盒焊接夹具，共3套设备，交货时间为2018年6月1日，合同总价为113000元，双方另就执行标准、质量要求、付款条件、违约责任等内容进行了约定。2018年4月13日，原告按约向被告支付了货款33900元。时至今日，被告未按合同约定交付货物。因被告的违约行为,原告多次发函催告，但被告一直以各种理由推诿,未按合同约定交货。根据《设备采购合同》10.3约定“乙方设备安装调试时间应按合同约定时间完成,每逾期一天按合同总金额的1%向甲方承担违约责任”，以及10.2约定“若乙方交纳的设备达不到技术协议约定的标准、技术参数要求、功能要求(包括设备通讯协议等)、以及质量保证和售后服务的要求,甲方有权选择退货或要求乙方折价处理，若甲方选择退货，乙方必须退还全部已支付款项，赔偿甲方其他相关损失,终止合同”，及根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同:(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行”的规定。原告多次催告被告纠正违约行为，被告一直未按约履行合同义务。原告于2019年1月24日向被告发函解除了涉案合同。综上，原告为维护自身合法权益,依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定诉至贵院，请依法支持原告的诉讼请求。被告新松公司辩称，非标设备生产必须提供原材料，所以没有写在合同里。原告没有提供合格的原材料，没有预验收，没法发货。合同约定2018年6月1日送货，但原告在9月20日才把原材料交给被告。合同没有解除，不同意返还货款，不同意支付违约金，不同意承担本案诉讼费。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年3月16日，征原公司（甲方）与新松公司（乙方）签订《设备采购合同》(编号CL2018031601)，合同总价款113000元。交货时间：2018年6月1日,交货时间是指合同产品全部到达甲方指定的地点、完成调试、投入使用并经过甲方验收合格后的时间。10.1条约定：乙方应按合同约定交付设备，并到达甲方指定到达地点，若未按合同规定交付设备或延期一天交付，按合同总金额的1%向甲方承担违约责任，逾期供货超过十天，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，并赔偿损失。10.2条约定：若乙方交付的设备达不到甲乙签订的采购合同和技术协议约定的执行标准、技术参数要求、产地、功能要求（包括设备通讯协议等），以及质量保证和售后服务的要求，甲方有权选择退货或要求乙方折价处理，若甲方选择退货，乙方须退还全部已支付款项，赔偿甲方其他相关损失，终止合同。10.3条约定：乙方设备安装调试时间应按合同约定时间完成，每延期一天按合同总金额的1%向甲方承担违约责任。2018年4月13日，征原公司向新松公司转账支付电容夹具预付款33900元。2018年9月22日，征原公司（甲方）与新松公司（乙方）签订《不锈钢电容盒焊接夹具项目技术协议书》（编号：【2018】ZYJX012号）。2018年12月27日，征原公司向新松发送邮件，催促其尽快完成产品的交付调试工作。2019年1月28日，征原公司向新松公司邮寄送达《解除合同通知书》。审理中，征原公司主张新松公司迟延交货，构成违约。新松公司主张设备已安装完成，因征原公司未能及时提供合格的样件以供调试设备，无法完成预验收，导致项目延期。本院认为，《设备采购合同》(编号CL2018031601)、《不锈钢电容盒焊接夹具项目技术协议书》(编号[2018]ZYJX012)是征原公司和新松公司的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法、有效，当事人应当按照约定全面履行义务。对于征原公司主张新松公司迟延交货是否构成违约，除了根据合同中关于新松公司履行义务的约定，还应结合合同的具体履行情况来认定。《设备采购合同》虽约定了交货时间，但新松公司交付符合协议约定的验收要求的设备也是双方订立合同的预期目的。与本案标的相关的设备系定制产品，在生产和调试过程中对设备的功能进行调整和改进实属正常。双方未明确约定样件的提供要求，以及进程中的每一个流程节点和对应的预定完成时间，无法落实合同中关于征原公司对设备进行检测和验收的安排，客观上加大了不能如期交货的风险，故项目延期的原因不应简单归责于新松公司。征原公司以此主张行使约定解除权,本院不予支持。新松公司在交付期限后仍在持续与征原公司就设备调试事宜保持沟通，以实际行动推进合同的履行。征原公司依据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）项行使法定解除权，本院不予支持。征原公司于2019年1月28日向新松公司邮寄送达《解除合同通知书》不发生合同解除的法律效力。新松公司延迟交货，征原公司要求新松公司支付迟延履行违约金，具有合同依据。但征原公司作为设备的定制一方，在履行过程中未能及时协商制定计划，不可避免地增加双方在对接磨合中耗费的时间成本，也有过错，可以相应减少新松公司承担的责任。对于征原公司主张的违约金，本院酌情认定2500元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下：一、被告杭州新松机器人自动化有限公司于本判决生效之日起十日内向原告武汉征原电气有限公司支付违约金2500元；二、驳回原告武汉征原电气有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费773元，由原告武汉征原电气有限公司负担386.5元，被告杭州新松机器人自动化有限公司负担386.5元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审 判 长  易 鸣人民陪审员  程晓鸿人民陪审员  殷小兰二〇二〇年六月四日书 记 员  郑一真