成都铁路运输法院 民 事 判 决 书 (2020)川7101民初98号 原告：北京中创时代科技有限公司，住所地北京市丰台区汽车博物馆东路1号院3号楼20层2310。 法定代表人：刘中生，董事长。 委托诉讼代理人：张昆，四川法也律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘国玲，女，该公司员工。 被告：德阳市博大创新广告传媒有限公司，住所地四川省德阳市区庐山北路东侧333号万兴佳苑3幢2号。 法定代表人：王明勇。 原告北京中创时代科技有限公司（以下简称“中创时代公司”）与被告德阳市博大创新广告传媒有限公司（以下简称“博大创新公司”）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2020年4月23日立案后，依法适用简易程序，于2020年5月15日公开开庭进行了审理。本案原告中创时代公司的委托诉讼代理人张昆、刘国玲及被告博大创新公司的法定代表人王明勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告中创时代公司向本院提出诉讼请求：1.请求依法解除2019年2月22日原被告签订的《劳务分包合同》；2.请求判决被告支付原告违约金59840元；3.请求判决被告立即支付原告损失共计187985元；4.诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年2月22日，原告作为发包方就成都地铁5号线一、二期工程轨行区广告灯箱安装施工工程与被告签订《劳务分包合同》（合同编号：ZCSD-2019-001），合同约定：合同总价598400元，竣工日期2019年3月15日，工程一次验收合格率达到100%。另约定逾期交工超过5天，视为不能交工，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同总额10%的违约金；如逾期交工，还需承担由于第三方进场施工所发生的超出本合同的赶工费用。被告进场施工后，因安装工程不符合合同约定的质量标准而自行撤离现场，原告不得不请第三方进场施工。为维护原告的合法权益，特提起诉讼，希望判如所请。 被告博大创新公司辩称：1.由于对方现场代表的多次不合理安排，按合同约定时间完工是不可能实现的；2.我方非自行撤场，被告未书面通知我方撤场；3.对方项目负责人通知我方可以不做拉拔实验，我方有完整的聊天记录，对原告是否有劳务分包资格存疑。 原告为证明自己的主张，提交了以下证据：第一组：营业执照、法定代表人身份证明、建筑业企业资质证书及企业信息报告，拟证明原被告主体适格；第二组：《物资设备买卖合同》（合同编号：装饰-成都2018233CL2019007）及《劳务分包合同》（合同编号：ZCSD-2019-001），拟证明原被告双方于2019年2月22日签订了合同，并对双方的权利义务做了明确约定；第三组：（2019）川成证经字第9899号《公证书》及发票1张，拟证明原告对施工现场做了证据保全；第四组：收款收据6张、收据5张、发票2张、吊车使用签认单1份、佳速机械设备有限公司设备租赁结算凭证3份、收条7张、成都朋宇机械设备租赁公司作业单1份、设备使用确认单1份、《工矿产品供货合同》、《解除合同及撤场告知函》、《劳务分包合同》（合同编号：ZCSD-2019-005）及《变更协议》、《劳务分包合同》（合同编号：ZCSD-2019-004）、《劳务分包合同》2份（合同编号均为：ZCSD-2019-001）及《变更协议》1份、转款凭证17份，拟证明原告与成都翊爱广告有限公司、四川龚氏希成工程管理有限公司、成都忠治劳务有限公司、四川省聚欣劳务有限公司签订的四份合同总价为613850元，原告购买材料的二次采购费为55460元，租赁吊车费、搬运费等费用共计57675元。 被告的质证意见主要内容为：对原告提交的第一组证据没有异议；对第二组证据的真实性无异议，但未收到原件；第三组《公证书》上的证据不是完工后的照片；第四组中的收款单据上的费用应由原告承担，《工矿产品供货合同》不能用于争议的工程，被告未收到过告知函，劳务分包合同及转款凭证与被告无关。 本院对上述证据的认定如下：因原告无法举证证明第四组证据中的收款收据6张、收据5张、发票2张、吊车使用签认单1份、佳速机械设备有限公司设备租赁结算凭证3份、收条7张、成都朋宇机械设备租赁公司作业单1份、设备使用确认单1份及《工矿产品供货合同》与本案案涉工程的关联性，故本院对上述证据均不予认可；因《解除合同及撤场告知函》未实际送达至被告，本院对该函不予认可；本院对原告出示的其他证据的三性均予以确认。 被告出示了以下证据：第一组：微信聊天记录，拟证明被告未逾期，是原告到货不及时；第二组：原告曾姓项目负责人的短信截图，拟证明原告承诺年前核算工程量；第三组：作业票照片21张、现场照片3张，拟证明被告每天按照要求在站点作业。 原告对上述证据的真实性无异议，但认为上述证据不能达到证明目的。 本院对被告出示的证据真实性予以认可，但是否能达到证明目的，将结合庭审查明的事实综合评判。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2019年2月21日，中创时代公司（供方）与案外人中铁建设集团有限公司（需方）签订了《物资设备买卖合同》（合同编号：装饰-成都2018233CL2019007），双方就成都地铁5号线一、二期工程广告灯箱买卖事宜达成一致，由中铁建设集团有限公司向中创时代公司购买所需灯箱，合同总金额为15000855元，该价格包含：包装、运输、装卸、包装及运输（含装卸）损耗、组装、验收、供方人员的工资、工资性补贴、医疗保险、养老保险、失业保险、工伤、意外伤害、第三者责任等各种保险费、维修费、维护费、检验试验费、不合格产品更换、财务费、风险包干费、税金以及国家和地方政府规定应缴纳的各种费用。 就成都地铁5号线一、二期工程轨行区广告灯箱安装施工工程，劳务发包方中创时代公司（甲方）与劳务承包方博大创新公司（乙方）于2019年2月22日签订了《劳务分包合同》（合同编号：ZCSD-2019-001，以下简称“《合同》1”）。《合同》1第一条约定了工程概况：工程内容为成都地铁5号线一、二期工程赛云台站～科园站10站轨行区广告灯箱安装的劳务协作（包括卸车、二次搬运、预埋件安装、灯箱安装、完成安装及转运所需的机具等）；项目工期为2019年2月18日～2019年3月15日。《合同》1第二条约定了项目范围及方式：项目方式为包人工、包机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、包工完场清、包验收、包人工保险、包工具用具、包各种管理费、包利润、包税金、包市场价格风险、包办理政府部门各项法定手续及交纳地方政府的各种费用的方式承包。《合同》1第三条约定了合同工期：开工日期2019年2月18日，竣工日期2019年3月15日，甲方必须及时提供乙方现场施工的条件，如施工现场不能满足施工条件，乙方需及时向甲方进行书面申报，甲方根据业主的工期要求，根据实际情况协调。《合同》1第五条约定了合同总价暂定为598400.00元。《合同》1第十二条约定了工程竣工验收：因乙方原因不能按照协议书中约定的合同工期或甲方批准顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任；《合同》1第十三条约定了违约责任及索赔：乙方违约责任为（1）如乙方承建的工程因乙方原因逾期交工，每逾期一天，应支付合同总额1%的违约金，违约金累计总额不得超过合同总额的10%。逾期交工超过5天，视为不能交工，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同总额10%的违约金。（2）如逾期交工，发生甲方请第三方进场施工，乙方除缴纳第（1）违约金外，还需承担由于第三方进场施工所发生的超出本合同的赶工费用。 双方签订合同后，被告博大创新公司即进场施工，但未能在约定的期限内完成该施工项目。2019年4月1日，劳务发包方中创时代公司（甲方）与劳务承包方成都忠治劳务有限公司（乙方）签订《劳务分包合同》（合同编号：ZCSD-2019-001），以下简称“《合同》2”），双方就成都地铁5号线一、二期工程轨行区广告灯箱安装施工事项达成一致协议。《合同》2第一条约定了工程概况：工程内容为成都地铁5号线一、二期工程西北桥、北站西二路、赛云台3站轨行区广告灯箱安装的劳务协作[（包括卸车，甲方每个站来材料争取一次到位，如超过两次以上来材料，卸车就甲方提供吊车，乙方安排人员卸货）、二次搬运、预埋件安装、灯箱安装、完成安装、完成安装正式移交前的灯箱清理及转运所需的机具等]。《合同》2第二条约定了项目范围及方式：项目方式为包人工、包机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、包工完场清、包人工保险、包工具用具、包利润、包税金、包市场价格风险。《合同》2第三条约定了合同工期：开工日期2019年3月29日（29日下午到现场，30日现场安全培训），竣工日期2019年4月15日（暂定），甲方必须及时提供乙方现场施工的条件，如施工现场不能满足施工条件，乙方需及时向甲方进行书面申报，甲方根据业主的工期要求，根据实际情况协调。《合同》2第五条约定了合同总价暂定为163200.00元；因本工程合同内容中有站点已完成部分化学锚栓制孔、植筋，我公司将对制孔放线尺寸进行检测，不合格的位置将进行修改。在工程结算中甲方不再扣除之前完成的制孔、植筋费用。2019年4月15日，双方签订《变更协议》，将施工范围从成都地铁5号线一、二期工程西北桥、北站西二路、赛云台3站轨行区广告灯箱的卸车、二次搬运、预埋件安装、灯箱安装、完成安装及完成安装正式移交前的灯箱清理及转运所需的机具等变更为成都地铁5号线一、二期工程西北桥、赛云台2站轨行区广告灯箱的卸车、二次搬运、预埋件安装、灯箱安装、完成安装及完成安装正式移交前的灯箱清理及转运所需的机具等，并调整了合同价款：暂定总价款由原合同163200.00调整为108800.00元。 2019年4月2日，劳务发包方中创时代公司（甲方）与劳务承包方四川省聚欣劳务有限公司（乙方）签订《劳务分包合同》（合同编号：ZCSD-2019-001），以下简称“《合同》3”），双方就成都地铁5号线一、二期工程轨行区广告灯箱安装施工事项达成一致协议。《合同》3第一条约定了工程概况：工程内容为成都地铁5号线一、二期工程高升桥、省骨科医院、青羊宫3站轨行区广告灯箱安装的劳务协作（预埋件、灯箱安装同时把预埋件、灯箱、角钢、化学螺栓从地面搬运至站台）。《合同》3第二条约定了项目范围及方式：项目方式为包人工、包机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、包工完场清、包人工保险、包工具用具、包利润、包税金、包市场价格风险。《合同》3第三条约定了合同工期：开工日期2019年3月31日，竣工日期2019年4月10日，甲方必须及时提供乙方现场施工的条件，如施工现场不能满足施工条件，乙方需及时向甲方进行书面申报，甲方根据业主的工期要求，根据实际情况协调。《合同》3第五条约定了合同总价暂定为192000.00元。2019年4月22日，双方签订《变更协议》，将施工范围从成都地铁5号线一、二期工程高升桥、省骨科医院、青羊宫3站轨行区广告灯箱安装的劳务协作（预埋件、灯箱安装同时把预埋件、灯箱、角钢、化学螺栓从地面搬运至站台）变更为成都地铁5号线一、二期工程高升桥、省骨科医院、青羊宫、西北桥4站轨行区广告灯箱安装的劳务协作（预埋件、灯箱安装同时把预埋件、灯箱、角钢、化学螺栓从地面搬运至站台），并调整了合同价款：暂定总价款由原合同192000.00调整为252000.00元。 2019年4月12日，劳务发包方中创时代公司（甲方）与劳务承包方成都翊爱广告有限公司（乙方）签订《劳务分包合同》（合同编号：ZCSD-2019-005），以下简称“《合同》4”），双方就成都地铁5号线一、二期工程轨行区广告灯箱安装施工事项达成一致协议。《合同》4第一条约定了工程概况：工程内容为成都地铁5号线一、二期工程科园站轨行区广告灯箱安装的劳务协作（包括卸车、二次搬运、预埋件安装、灯箱安装、完成安装及转运所需的机具等）。《合同》4第二条约定了项目范围及方式：项目方式为包人工、包机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、包工完场清、包验收、包人工保险、包工具用具、包各种管理费、包利润、包税金、包市场价格风险、包办理政府部门各项法定手续及交纳地方政府的各种费用的方式承包。《合同》4第三条约定了合同工期：开工日期2019年4月1日，竣工日期2019年4月15日，甲方必须及时提供乙方现场施工的条件，如施工现场不能满足施工条件，乙方需及时向甲方进行书面申报，甲方根据业主的工期要求，根据实际情况协调。《合同》4第五条约定了合同总价暂定为68000.00元。签订《合同》4的同日，双方签订《变更协议》，将施工范围从成都地铁5号线一、二期工程科园站轨行区广告灯箱的卸车、二次搬运、预埋件安装、灯箱安装、完成安装及完成安装正式移交前的灯箱清理及转运所需的机具等变更为成都地铁5号线一、二期工程科园站及西北桥站轨行区广告灯箱的卸车、二次搬运、预埋件安装、灯箱安装、完成安装、完成安装正式移交前的灯箱清理及转运所需的机具等，并调整了合同价款：暂定总价款由原合同68000调整为73850元。 劳务发包方中创时代公司（甲方）另与劳务承包方四川龚氏希成工程管理有限公司（乙方）签订了《劳务分包合同》（合同编号：ZCSD-2019-004），以下简称“《合同》5”），双方就成都地铁5号线一、二期工程轨行区广告灯箱安装施工事项达成一致协议。《合同》5第一条约定了工程概况：工程内容为成都地铁5号线一、二期工程花牌坊、中医大省医院、抚琴3站轨行区广告灯箱安装的劳务协作（包括卸车、二次搬运、预埋件安装、灯箱安装、完成安装及转运所需的机具等）。《合同》5第二条约定了项目范围及方式：项目方式为包人工、包机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、包工完场清、包验收、包人工保险、包工具用具、包各种管理费、包利润、包税金、包市场价格风险、包办理政府部门各项法定手续及交纳地方政府的各种费用的方式承包。《合同》5第三条约定了合同工期：开工日期2019年4月1日，竣工日期2019年4月15日，甲方必须及时提供乙方现场施工的条件，如施工现场不能满足施工条件，乙方需及时向甲方进行书面申报，甲方根据业主的工期要求，根据实际情况协调。《合同》5第五条约定了合同总价暂定为179200.00元。 原告与成都忠治劳务有限公司、四川省聚欣劳务有限公司、成都翊爱广告有限公司、四川龚氏希成工程管理有限公司签订的合同总金额为613850元。 本院认为，原被告双方签订的《劳务分包合同》（《合同》1）系双方的真实意思表示，其内容不违反法律法规的禁止性规定，合法有效，双方均应当按照合同的约定履行相应的义务。 关于原告请求依法解除2019年2月22日原被告签订的《合同》1的问题。双方签订的《合同》1约定，开工日期为2019年2月18日，竣工日期为2019年3月15日，中创时代公司必须及时提供博大创新公司现场施工的条件，如施工现场不能满足施工条件，博大创新公司需及时向中创时代公司进行书面申报，中创时代公司根据业主的工期要求，根据实际情况协调。如博大创新公司承建的工程因博大创新公司原因逾期交工超过5天，视为不能交工，中创时代公司有权解除合同。现博大创新公司无证据证明其逾期交工非自身原因，且逾期交工时间已超过5天，根据原被告双方约定及《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款“当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同”之规定，中创时代公司可以解除合同。故，本院对中创时代公司请求解除2019年2月22日原被告签订的《合同》1的诉讼请求，予以支持。 关于原告要求被告支付违约金59840元的问题。原被告签订的《合同》1约定开工日期为2019年2月18日，竣工日期为2019年3月15日；合同总价为598400.00元；逾期交工超过5天，视为不能交工，中创时代公司有权解除合同，要求博大创新公司支付合同总额10%的违约金。现博大创新公司无证据证明其逾期交工非自身原因，且逾期交工时间已超过5天，根据双方约定及《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”，第一百一十四条第一款“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”之规定，被告应向原告支付违约金59840元。 关于原告要求被告赔偿损失共计187985元的问题。原告主张该187985元由第三方另行进场施工超出与被告签订合同的赶工费用69850元、二次购买材料的采购费55460元、租赁吊车费、搬运费等57675元、公证费5000元组成。对于原告的损失，本院认定如下：1.关于因第三方进场施工所发生的超出原合同的赶工费用。《合同》1约定，如逾期交工，发生中创时代公司请第三方进场施工，博大创新公司除缴纳违约金外，还需承担由于第三方进场施工所发生的超出本合同的赶工费用。现因被告逾期交工，原告请第三方进场施工，并分别与成都忠治劳务有限公司、四川省聚欣劳务有限公司、成都翊爱广告有限公司、四川龚氏希成工程管理有限公司签订了合同，总金额为613850元。该合同总金额已超出了原被告签订的合同金额598400元，根据双方签订的合同约定，因第三方进场施工所发生的超出原合同的赶工费用应为15450元，应当由被告博大创新公司向原告支付。2.关于材料二次采购费55460元。原告所出示的采购合同及单据仅能证明原告购买了材料及其金额，但不能证明用于何处，亦不能证明系被告违约导致的必然损失。本院对原告主张的二次采购费不予支持。3.关于公证费5000元，因该费用系原告为取得诉讼证据产生的费用，双方并无约定，不属于被告违约造成的直接损失，故本院不予支持。4.关于租赁吊车费、二次搬运费等共计57675元。原告所举证据分别与成都忠治劳务有限公司、四川省聚欣劳务有限公司、成都翊爱广告有限公司、四川龚氏希成工程管理有限公司签订的合同中，合同金额均已包含了卸车、二次搬运、预埋件安装、灯箱安装、完成安装及转运所需的机具等费用，原告主张的上述费用系重复主张，故本院对原告的该项诉讼请求不予支持。因此，依据双方合同约定，被告应赔偿原告损失15450元。原告超出此部分的诉讼请求，不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条第二款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、解除原告北京中创时代科技有限公司与被告德阳市博大创新广告传媒有限公司签订的《劳务分包合同》（合同编号：ZCSD-2019-001）； 二、被告德阳市博大创新广告传媒有限公司于本判决生效后十日内向原告北京中创时代科技有限公司支付违约金59840元，赔偿损失15450元； 三、驳回原告北京中创时代科技有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2509元、保全费1759元，共计4268元，由原告北京中创时代科技有限公司负担2988元，由被告德阳市博大创新广告传媒有限公司负担1280元。上述费用已由原告北京中创时代科技有限公司预交垫付，被告德阳市博大创新广告传媒有限公司应承担部分于本判决生效后十日内直接向原告北京中创时代科技有限公司支付。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于成都铁路运输中级法院。 审 判 员 犹建川 二〇二〇年六月三日 法官助理 罗 丽 书 记 员 舒 锐 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十三条第二款当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。