湖北省黄梅县人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂1127民初628号原告（反诉被告）:荆州合力电梯有限公司,住所地荆州城南开发区郢都路西侧土地局院内宿舍楼。统一社会信用代码91421000331886192L。法定代表人：李滔，该公司执行董事。被告（反诉原告）：亚太快速电梯（湖北）有限公司，住所地黄梅县小池镇临港产业园临港西路。统一社会信用代码91421127331776508K。法定代表人：谭兴琼，该公司经理。委托诉讼代理人：刘楷，该公司员工。代理权限为特别授权，即代为提出、承认、变更申请请求、诉讼请求；代为调解，和解，代为领取各种诉讼文书。原告（反诉被告）荆州合力电梯有限公司（以下简称合力电梯公司）与被告（反诉原告）亚太快速电梯（湖北）有限公司（以下简称亚太电梯公司）承揽合同纠纷一案。本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）合力电梯公司法定代表人李滔，被告（反诉原告）亚太电梯公司委托诉讼代理人刘楷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。合力电梯向本院提出诉讼请求:1.判决亚太电梯公司支付安装费14400元、维保费16000元及违约金12644.80元（暂截止2019年12月31日，14400元×457日×1‰＋4000元×470日×1‰＋4000元×409日×1‰＋4000元×348日×1‰＋4000元×289日×1‰）；2.本案诉讼费用由亚太电梯公司承担。事实和理由：2018年1月8日，合力电梯与亚太电梯公司签订了《电梯设备安装、维保合同》。合同约定：“电梯安装费总金额为9.20万元，设备安装验收合格且移交给客户后，亚太电梯公司向合力电梯支付全部安装费；维保费总金额16000元，按季度付款，每次支付4000元；亚太电梯公司延期付款的，每延误一天，亚太电梯公司应向合力电梯支付逾期应付款千分之一的违约金，并据实赔偿受到的损失”。合同签订后，合力电梯按合同约定履行了设备安装及维保义务。电梯验收通过后，合力电梯按照亚太电梯公司要求将电梯移交给福鑫名苑小区，但亚太电梯公司却未按合同约定付款。2019年5月27日，为了催收电梯安装费和维保费，合力电梯向亚太电梯公司发出了《律师函》，但亚太电梯公司仍未按合同约定付款。亚太电梯公司辩称，合力电梯公司诉亚太电梯公司安装费及维保费不成立，因为本案中对方存在明显违约。根据合同3.1条约定，本案工程完工日期最迟不能晚于2018年2月10日，但实际完工在2018年9月17日，存在重大违约且对亚太电梯公司造成严重损失，因此合力电梯公司诉讼请求不成立。请求人民法院驳回所有诉请，并由合力电梯公司承担本案所有的诉讼费、律师费等费用。亚太电梯公司向本院提出诉讼请求:1.判令合力电梯公司承担延期完工的违约金24732元（每延迟一天按工程总价的千分之一计算）；2.判令合力电梯公司承担因延期完工对亚太电梯公司的损失共计56000元；3.判令合力电梯公司承担因安装过程中出现重大事故而导致亚太电梯公司被罚款100000元；4.判令合力电梯公司承担本诉和反诉的诉讼费、律师费；5.判令合力电梯公司承担利息，按银行同期利率从违约之日起计算至实际支付之日止。事实和理由：一、合力电梯公司共计延期229天完工，应承担违约金24732元。双方签订合同约定完工日期是在2018年2月10日前，《电梯监督检验报告检验》日期显示合力电梯公司完工日期是2018年9月17日，合力电梯公司从2018年2月10日起至2018年9月17日共计违约229天，共计违约金24732元（合同总额108000元×0.0001×229天）。二、因合力电梯公司延迟完工，导致亚太电梯公司应收的款项无法收回，造成损失共计56000元。合力电梯公司延迟完工达7个月，该楼房无法按期交房，导致亚太电梯公司与荆州市福鑫房地产开发有限公司签订《电梯销售合同》无法按时完成电梯的安装工作，该合同的尾款即56000元至今无法收取。根据双方签订的合同第5.1约定，合力电梯公司应承担亚太电梯公司合同款项56000元无法收取的损失。三、因安装过程中出现重大事故而导致亚太电梯公司被行政处罚100000元，应由合力电梯公司承担其损失。在此项目的安装过程中，合力电梯公司让没有取得特种设备作业许可证人员进入电梯井道施工。2018年3月26日，现场施工人员操作失误导致一人死亡的重大安全事故。本事故的发生完全是因合力电梯公司原因导致，公安县生产监督管理局对亚太电梯公司罚款100000元。根据双方签订的合同第1款约定，导致亚太电梯公司被罚款100000元应由合力电梯公司承担。合力电梯公司辩称，一、合力电梯公司按期完成了电梯设备主体工程的施工安装。二、亚太电梯公司受到的行政处罚与合力电梯公司无关。综上，亚太电梯公司的诉求于法无据，恳请法院查明事实，维护合力电梯公司的合法权益。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认证如下：亚太电梯公司对合力电梯公司提供的证据五、六、七、八真实性无异议，对证明目的有异议，认为无法达到其证明目的。本院认为，合力电梯公司已履行电梯安装义务，上述证据可以证明亚太电梯公司尚欠合力电梯公司安装费14400元；对于维保费16000元，因合力电梯公司未能提供证据证明其已履行维保义务，维保费的支付条件不成就，故不能达到其证明目的。亚太电梯公司对合力电梯公司提供的证据九真实性有异议，认为：1.维保单履行工作的公司名称非亚太电梯公司；2.客户签字一栏不能证明是客户签字，没有盖章；3.亚太电梯公司曾向客户催讨货款，客户称没有开展维保工作。本院认为，电梯保养记录上的公司名称为湖北嘉捷机电工程有限公司，非亚太电梯公司，不能证明其已履行维保义务，故本院不予采信。合力电梯公司对亚太电梯公司提供的证据一、二、四真实性无异议，对证明目的有异议，认为行政处罚告知书上的处罚金额是20万元，付款凭证没有说明用途。本院认为，证据一、二、四均无相关证据予以佐证，故不予采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下:2018年1月4日，合力电梯公司与通力电梯（湖北）有限公司（以下简称通力电梯公司）就通力电梯公司委托合力电梯公司安装位于公安县南平镇中远大道福鑫名苑项目部4台电梯设备事项签订了《电梯设备安装、维保合同》。其中约定：一、电梯安装费92000元，维保费16000元，合同总额108000元；合力电梯公司安装人员必须购买商业保险，且严格遵守项目方对安装过程中安装等方面的监督和要求，如在整个安装过程中出现任何安全隐患和事故，合力电梯公司全权承担，通力电梯公司不承担任何责任。二、付款方式：1.安装费、吊装和卸货等费用共计92000元，进场款（30%）27600元（电梯进场并且办理完成开工告知后，含吊装费），进度款（30%）27600元（电梯竖完导轨、挂完厅门、拼好轿厢，主体工程基本完成），厂检款（20%）18400元（安装、调试完电梯动快车并且通过厂检后），结算款（20%）18400元（移交给客户后）。2.4台电梯一年维保费共计16000元，第一次维保费第一季度付款4000元，付款条件：(1)先维保后付费；(2)按季度支付；(3)需客户确认每月两次的签字例行保养单；(4)需客户确认签字每月季度检查单。第二次维保费第二季度付款4000元，付款条件：(1)先维保后付费；(2)按季度支付；(3)需客户确认每月两次的签字维保单；(4)需客户确认签字每月季度检查单；(5)需客户确认签字每半年一次的检修单。第三次维保费第三季度付款4000元，付款条件：(1)先维保后付费；(2)按季度支付；(3)需客户确认每月两次的签字例行保养单；(4)需客户确认签字每月季度检查单；(5)需客户确认签字每月季度维保单。第四次维保费第四季度付款4000元，付款条件同第二次维保费一致。三、电梯设备的安装施工期：双方初步拟定于2018年1月10日开始施工安装。工程安装时间应满足工程进度需要和通力电梯公司要求，安装完主体工程时间不迟于2018年2月10日。开工日期最晚不得超过设备到货后的3天，但安装完工时间不作延迟，如因合力电梯公司问题导致延迟完工，每天扣除安装费1000元。四、……。五、若因合力电梯公司原因未能按时完工，每延迟一天，合力电梯公司应向通力电梯公司支付安装工程价款千分之一的违约金；延期超过10天，通力电梯公司有权解除合同并要求合力电梯公司承担安装工程价款5%的违约金。如延期完工对通力电梯公司造成损失的，合力电梯公司还应据实赔偿通力电梯公司所受的损失。合力电梯公司守约的情况下，通力电梯公司延期付款的，每延迟一天，通力电梯公司应向合力电梯公司支付逾期应付款千分之一的违约金，并据实赔偿合力电梯公司所受的损失……。合同签订后，同年1月9日，合力电梯公司收到通力电梯公司第一批电梯安装设备，但缺少部分部件。同年1月10日，合力电梯公司开始安装电梯。同年9月17日电梯完工验收，同年9月25日电梯移交。通力电梯公司按安装进度付款77600元，下欠安装费14400元。另查明，1.2018年12月，通力电梯公司曾向电梯的购买单位荆州市福鑫房地产有限公司致委托付款函，该函载明:”荆州市福鑫房地产有限公司拖欠通力电梯公司结算款55600元，该项目的安装维保公司为合力电梯公司，合同总金额为108000元，通力电梯公司已支付77600元，还余尾款30400元（安装费14400元及维保费16000元）。现委托荆州市福鑫房地产有限公司以项目结算款代为支付30400元至合力电梯公司法人李滔的银行账户，荆州市福鑫房地产有限公司支付合力电梯公司法人李滔的款项，通力电梯公司视同荆州市福鑫房地产有限公司履行合同付款义务。”2.合力电梯公司未能提供充分证据证明其已履行了电梯维保义务。3.亚太电梯公司对其反诉请求所依据的事实均未能提供证据证明。4.通力电梯公司名称于2019年1月25日变更为亚太电梯公司。本院认为，合力电梯公司与亚太电梯公司签订的《电梯设备安装、维保合同》系双方的真实意思表示，且未违反相关法律规定，该合同成立并生效，双方应依据合同约定全面履行义务。本案双方争议焦点：一.合力电梯公司电梯安装是否延期完工的问题。本院认为，电梯安装主体完工时间与电梯安装完工时间不是等同的概念，合同中双方约定电梯安装完主体工程时间不迟于2018年2月10日，但对具体完工时间未作约定，2018年9月17日电梯完工验收时间亦就不能视为延期完工。且亚太电梯公司提供的安装设备不全，亦会导致工期的延长。故亚太电梯公司以主体工程完工时间视为双方约定的完工时间主张合力电梯公司延期完工理由不充足，其辩解意见本院不予采纳。二.维保费16000元的支付条件是否成就的问题。合同对维保费的支付条件有明确约定，即合力电梯公司先履行电梯维保义务，亚太电梯公司后履行付费义务，亚太电梯公司据此享有先履行的抗辩权。亚太电梯公司虽然曾委托荆州市福鑫房地产有限公司向合力电梯公司代为支付维保费16000元，但并不能因此而免除合力电梯公司的维保义务。故在合力电梯公司未能提供证据证明其已履行维保义务的情形下，维保费的支付条件尚未成就。综上，本院对合力电梯公司安装费14400元的请求予以支持，对维保费16000元的请求不予支持。关于合力电梯公司安装费违约金的请求。亚太电梯公司按安装进度付款77600元，已付至结算款20%的18400元付款阶段（电梯移交客户后）。电梯移交时间为2018年9月25日，亚太电梯公司应于2018年9月25日支付结算款20%的18400元，而其仅支付4000元，余款14400元为逾期付款。依据双方的约定，亚太电梯公司应自2018年9月26日起按逾期付款14400元的每日千分之一向合力电梯公司支付违约金。反之，关于亚太电梯公司的请求，因未能提供证据证明，故本院均不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百五十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条、第六十四条第一款规定，判决如下：一、限被告（反诉原告）亚太快速电梯（湖北）有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）荆州合力电梯有限公司安装款14400元。二、限被告（反诉原告）亚太快速电梯（湖北）有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）荆州合力电梯有限公司相应的违约金（以14400元为基数，自2018年9月26日起按每日千分之一计算至本判决确定付款之日止）。三、驳回原告（反诉被告）荆州合力电梯有限公司的其他诉讼请求。四、驳回被告（反诉原告）亚太快速电梯（湖北）有限公司的诉讼请求。案件受理费876元，反诉费3914元，合计4790元，由原告（反诉被告）荆州合力电梯有限公司负担238元，被告（反诉原告）亚太快速电梯（湖北）有限公司负担4552元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黄冈市中级人民法院。审 判 长  杨维兵审 判 员  汤 宏人民陪审员  桂 碧二〇二〇年六月十六日书 记 员  汪佳丽