山东省枣庄市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)鲁04民终215号上诉人（原审被告）：满昌河，男，1955年2月27日出生，汉族，户籍地山东省滕州市，现住滕州市。委托诉讼代理人：张猛，山东康桥（枣庄）律师事务所律师。上诉人（原审被告）：山东省水利工程局有限公司（原名称山东省水利工程局）。住所地：山东省济南市历下区解放路***号。法定代表人：赵志强，董事长。委托诉讼代理人：李树森，山东康桥律师事务所律师。委托诉讼代理人：付博，山东康桥律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：张志昌，曾用名张磊，男，1969年3月22日出生，汉族，住山东省滕州市。委托诉讼代理人：褚向东，山东鼎赢律师事务所律师。原审被告：滕州市世行贷款洼地治理工程建设管理处。住所地：山东省滕州市荆河中路*号。法定代表人：王洪才，主任。委托诉讼代理人：赵曰成，山东滕国律师事务所律师。原审被告：滕州市水利和渔业局（原名称滕州市水务局）。住所地：山东省滕州市荆河中路*号。法定代表人：王洪才，局长。委托诉讼代理人：赵曰成，山东滕国律师事务所律师。上诉人满昌河、山东省水利工程局有限公司（以下简称山东水利局）因与被上诉人张志昌、原审被告滕州市世行贷款洼地治理工程建设管理处（以下简称世行贷款建管处）、滕州市水利和渔业局（以下简称滕州水利局）建设工程分包合同纠纷一案，不服滕州市人民法院（2014）滕民初字第4094号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年1月11日立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人满昌河及其委托诉讼代理人张猛、上诉人山东水利局的委托诉讼代理人付博、被上诉人张志昌的委托诉讼代理人褚向东、原审被告世行贷款建管处的委托诉讼代理人赵曰成、滕州水利局的委托诉讼代理人赵曰成到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。满昌河上诉请求：撤销一审判决第一、二项，改判驳回张志昌对满昌河的全部诉讼请求；诉讼费由张志昌承担。事实和理由：一审判决对本案工程造价、满昌河付款及管理费的认定事实不清，适用法律错误，程序违法。一、一审对于本案所涉工程总造价的认定与事实不符，对于泵房、管理房、机房部分的造价可另行主张的认定无合同依据。1.关于本案工程造价。根据满昌河与张志昌签订的《滕州市排灌站重建子项目土建工程工程承包协议》第三条合同价款“滕州市排灌站重建子项目土建工程翟庄站排灌站工程按照审计审定工程量的总造价提取13%管理费，税金由乙方承担”的约定，该条约定的审计是指业主对于包括本案所涉工程在内的五个排灌站总造价的审计，并非一审法院认定的满昌河与张志昌之间进行审计。在业主已对本案所涉工程在内的五个排灌站总造价进行审计，且张志昌已经对审计报告中列明的有关本案所涉工程造价认可的情况下，再对泵房、管理房、机房部分的造价委托进行鉴定无合同依据。2.在满昌河坚持对一审法院对泵房、管理房、机房部分的造价委托进行鉴定提出异议的情况下，一审法院先后两次对该部分造价进行委托，鉴定机构以无施工资料为由退鉴，而张志昌作为实际进行施工的一方，其应当保留该部分工程的施工资料，而退鉴的原因系由被上诉人无法提供施工资料造成，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》有关“谁主张、谁举证”基本原则，张志昌人应当自行承担举证不能责任，对该部分诉讼请求应当驳回。一审法院关于张志昌可以另行主张的认定显然违反了最基本的民事诉讼举证原则。3.关于审计报告中涉及的灰土回填。满昌河在一审中已经提供了滕州市西岗镇人民政府出具的20万元的山东省资金往来结算票据和丁堂站施工人李启民出具的173420元的收条，该两份证据与审计报告中记载的灰土回填的数额373426.30元相吻合，两份证据在真实性和关联性上均符合证据的要求，可以证实审计报告中的灰土回填并非张志昌施工的内容，系由丁堂站实际施工过程中淹没了周围土地，对受淹土地的补偿，一审法院以无法确认两证据的关联性为由不予认定，将其认定为张志昌施工范围的工程款显然是错误的。二、一审对于满昌河垫付款的认定错误。1.一审对于满昌河向徐魏峰垫付的78550元水泥款不予认可错误。对于满昌河向徐魏峰垫付78550元水泥款事实，满昌河提交了由徐魏峰出具的收知这一直接书证。张志昌认可满昌河购买水泥事实，仅以满昌河将水泥底联交给张志昌，已将款项交给满昌河，如满昌河能拿出底联则说明未结清。对于张志昌关于送货底联的抗辩，显然说服力与满昌河持有的垫款收条无法相比，更何况张志昌也未提供证据证明其抗辩。一审法院仅以张志昌的简单抗辩即对满昌河的直接书证不予认定显然无法说明满昌河。2.一审对于满昌河垫付的铝合金门窗款、刮瓷、刷墙面款项的认定错误。对于满昌河垫付的铝合金门窗款、刮瓷、刷墙面款项，张志昌认可垫付工程款的事实存在，但仅对垫付的数额存在异议。根据举证责任的分配规则，应当由满昌河对垫付款的数额继续举证，为此，满昌河向一审法院提出关于该部分款项的鉴定申请，但一审法院对于满昌河的鉴定申请未作任何处理，以张志昌认可的数额作为认定该部分款项的依据显然没有依据。3.一审对满昌河垫付的变电工程款不予认定错误。对于满昌河垫付的变电工程款，首先不属于一审法院认定的系临时工程，系增加工程量。另外，对于增加的该部分工程量在审计报告作为增加的工程量已有体现并计入工程造价中，一审法院在满昌河已经实际垫付且已计入工程造价的情况下，却以双方未有约定为由不予认定实在令人费解。4.一审对管理费不予支持与事实不符。在本案施工中，无论是总包人山东水利局还是满昌河均派人参与了项目部的设立，进行了施工、签证、结算等活动，参与了包括本案所涉工程在内的全部工程的管理。一审法院对于满昌河管理的事实于不顾，仅以满昌河与张志昌之间合同无效对管理费不予支持，显然与本案事实不符，也不符合公平原则。二、一审程序违法。对于满昌河垫付的铝合金门窗款、刮瓷、刷墙面款项，因张志昌对垫付的数额存在异议，满昌河向一审法院提出鉴定申请，但一审对申请未作任何处理，在一审判决中未作任何解释，却以张志昌认可的数额作为认定该部分款项的依据显然没有依据，严重违法了法定程序，导致一审法院对该部分事实认定错误。山东水利局上诉请求：撤销一审判决第三项，改判山东水利局不承担连带责任；上诉费由被上诉人承担。事实和理由：一审判决认定事实不清，适用法律错误，判决山东水利局对一、二项判决承担连带责任无事实和法律依据。一、山东水利局已按照合同约定将工程款支付给了满昌河，不存在欠款行为；山东水利局与满昌河不存在挂靠关系，一审认定事实有误。1.根据2011年12月28日山东水利局与满昌河签订的《联营合同》约定，山东水利局收到发包人支付的工程款为9054113元，向满昌河支付8318375元，剩余工程款735738元作为按照联营合同约定满昌河应付的税金326824元、人工工资389798元及代办保函的费用19122元，山东水利局已按照合同约定向满昌河支付了相应的工程款，不存在欠款行为。2.在本案工程施工中，山东水利局组建了项目部，指派了工程技术、管理、结算人员参与整个工程的施工管理活动，山东水利局提交的工资发放表可以证实山东水利局参与整个工程管理情况，因此，山东水利局不存在一审判决认定的山东水利局与满昌河存在挂靠关系。一审判决山东水利局对满昌河支付工程款及利息承担连带责任无事实依据。二、一审判决山东水利局对一、二项判决负连带责任，无法律依据。张志昌作为本案工程所涉的实际施工人，其主张权利的主体范围和责任范围，在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”作了明确规定。本案所涉工程中，与张志昌存在直接合同关系的是满昌河，张志昌与山东水利局并不存在直接的合同关系，因此，山东水利局不是司法解释第二十六条第二款规定的“转包人”或“违法分包人”。司法解释第二十六条第二款规定的“转包人”或“违法分包人”是指与实际施工人存在直接合同关系的一方当事人，与实际施工人不存在合同关系的主体不属于该范畴，一审判决山东水利局对不存在合同关系的张志昌承担责任是对司法解释的错误理解。一审在山东水利局与满昌河不存在挂靠关系且与张志昌也不存在合同关系的情况下，直接判决上诉人承担连带责任无法律依据。张志昌答辩称，一审判决正确，请求驳回上诉，维持原判。世行贷款建管处、滕州水利局均陈述称，对一审判决予以认可。张志昌向一审法院起诉请求：山东水利局向张志昌支付欠款686634.98元；满昌河和山东水利局共同承担连带给付责任；世行贷款建管处、滕州水利局在欠付工程款范围内承担连带责任；被告自2013年10月开始按照中国人民银行公布的同期贷款利息向张志昌支付拖延付款额的利息至判决生效之日止；诉讼费用由被告承担。一审法院认定事实：2011年12月28日满昌河（乙方）与山东水利局第十三项目部（甲方）代表人张国强签订“联营协议”，约定：乙方以甲方的名义，运作滕州市排灌站重建子项目土建工程投标，所需费用全部由乙方承担。招标文件由乙方出资购买，标书由乙方负责编制。甲方根据招标文件的要求，力所能及地提供投标所需辅助及资格审查资料。合同第5条约定：工程中标后，甲方交由乙方组织施工，甲方提取乙方实际完成工程量结算价款的3.5%作为管理费（不含税，其中1%为甲方办理履约保函的费用），工程税金由乙方负责缴纳。施工中及竣工后的一切关系协调费、资料费、验收费等费用由乙方承担，乙方提供发票。6.甲方应派员出任该工程项目经理，对施工进度、质量、安全、财务等各方面进行管理和监督。如果乙方需要其他人员，甲方可以派出，乙方负责甲方所派人员施工期间的工资、福利待遇和全部差旅费用。……9.甲方与业主签订的所有工程合同，同样对乙方有约束力。……2011年11月22日山东水利局向世行贷款建管处发出投标书，对滕州市邓集站、丁堂站、甘桥站、后王晁站、翟庄站重建土地建工程和金属结构设备安装工程愿以10121500元的总价对该工程实施、完工和维修。2011年12月15日世行贷款建管处向山东水利局发出“山东省淮河流域重点平原洼地治理利用世行贷款项目枣庄市沿运洼地治理滕州市排灌站重建子项目土建工程国内竞争性抬标中标通知书”，内容为：贵单位于2011年11月22日为建设山东省淮河流域重点平原洼地治理利用世行贷款项目枣庄市沿运洼地治理滕州市排灌站重建子项目土建工程以人民币壹仟零壹拾贰万壹仟伍佰元所提交的投标书已被我方接受。请做好签署合同的准备。2011年12月29日世行贷款建管处（业主）与山东水利局（××）签订协议书，内容为鉴于业主拟修建枣庄市沿运洼地治理滕州市排灌站重建子项目土建工程[滕州市邓集站、丁堂站、甘桥站、后王晁站、翟庄站重建土建和金属结构设备安装工程及图纸范围内的其他工程]，并通过2011年12月15日的中标通知书接受了××为本工程施工、完工和维修所做的投标书；为此双方达成如下协议：……3、考虑到××将进行本工程的施工、完工和维修，业主在此立约，保证按合同规定的方式和时间向××支付中标合同价格人民币壹仟零壹拾贰万壹仟伍佰元或按合同规定应支付的其它款项。……工程缺陷责任期为365天，业主扣留的质保金的数额为合同总价款的5%。山东水利局所提交的分组工程量清单报价表2（建筑工程）中显示：2.1主体工程：邓集站重建工程，价格为1377542.75元、丁堂站价格为1393904.40元、、甘桥站价格为1378272.25元、后王晁站价格为1383158.02元、翟庄站重建土建价格为1418204.66元。分组工程量清单报价表2（建筑工程）中显示：2.2.1泵站管理房，邓集站管理房95200元、丁堂站管理房100800元、甘桥站管理房100800元、后王晁站管理房106200元、翟庄站管理房106200元。……2012年5月20日张志昌（乙方）与满昌河（甲方）签订“滕州市排灌站重建子项目土建工程工程承包协议”，约定工程内容为：滕州市排灌站重建子项目土建工程翟庄排灌站工程清单中全部工作内容。承包方式为包工包料，一次性包死。合同第三条合同价款约定为：滕州市排灌站重建子项目土建工程翟庄排灌站工程按照审计审定工程量的总造价提取13%的管理费，税金由乙方承担。合同第七条工程结算方式：本工程无预付款，工程结算根据乙方实际完成并经业主、监理验收认可的工程量为依据进行结算。业主拨付工程款后，按照乙方完成的工程量付至80%，本工程竣工验收后付至90%，剩余工程款待质保期期满业主支付质保金后全部付清。张志昌与满昌河均在合同上签名并捺了手印。合同签订后，张志昌即组织工人进行施工，并按期交工。2013年12月25日张志昌施工的工程经验收为合格工程。2013年12月经滕州市财政投资评审中心委托，北京中瑞恒信造价咨询有限公司山东分公司对上列工程作出中瑞概审字[2013]第2679号审计报告，审定结算值为13024009.38元（其中土建工程结算审核值为953066.79元）。在工程造价审核定案表上，建设单位世行贷款建管处、施工单位山东水利局、委托单位及该咨询单位均加盖公章。该审计报告中，合同新增项目计价表显示：1.灰土回填，5座泵站建筑物基础灰土回填，审定金额为373426.31元；2.砖基础，甘桥管理房超深砖基础，审定金额为3371.75；3.浆砌石基础，后王晁管理房超深浆砌石基础，审定金额为8561.01元；4.浆砌石基础，翟庄管理房超深浆砌石基础，审定金额为7412.99元；5.喋阀安装，5座泵站灌溉喋阀安装，审定金额为14698.10元。另一张合同新增项目计价表显示：1.变更院墙，5座泵站变更院墙，审定金额为200118.30元；2.机井，5座泵站机井，审定金额为30856.8元；3.不锈钢栏杆，5座泵站出水池不锈钢栏杆，审定金额为40213.01元；4.室内电气，5座泵站主副厂房及管理费电气安装，审定金额为52271.00元；5.引渠盖板，5座泵站出水池引渠盖板，审定金额为21031.10元；6.电动葫芦护罩及井盖，5座泵站电动葫芦护罩及主副厂房检查井，审定金额为11190.64元；7.钢筋制作与安装，盖板及拦污栅钢筋制作安装，审定金额为6716.22元。关于张志昌已领工程款情况。满昌河认为根据审计报告计算，张志昌施工的翟庄站工程款总计为1732075.37元（不包括灰土回填部分），已向张志昌直接支付工程款1249166元，垫付材料款189291元，合计1438457元，扣除满昌河应当提取的13%的管理费、3.39%的税金，扣除合同约定的尚未到期的10%的质保金，满昌河应当支付张志昌工程款为1274980.60元，满昌河已存在超付行为。经对账，张志昌认可其共支取工程款1228516元。对于垫付的工程款，张志昌认为未经授权，满昌河直接支付无依据，综合如下：1.2013年5月12日灯具2616元发票不属实，只认可2400元。2.2013年1月29日李学文材料款12300元在2013年1月31日拨款时已扣除。3.2013年1月29日10000元徐化报瓷砖款由张志昌本人支付，在2013年1月31日拨款时已扣除。4.2012年4月25日外加剂未见发票，张志昌技术员只签收10袋（半吨）。5.2013年10月10日杨列国收1800元修门款不认可，修门未通知张志昌进行维修。6.2012年9月15日徐魏峰收78550元水泥款不认可，张志昌已于满昌河结清，满昌河将水泥底联交付给张志昌后，张志昌将款交付被告后，水泥联张志昌未进行保留，如满昌河能拿出水泥联，则说明未结清，否则不予认可。7.对于2013年12月15日彭国强收到22800元铝合金门窗款不认可，具体单价未与张志昌协商。张志昌向法庭提交了满昌河向其交付的彭国强签名的翟庄站安装铝合金门窗的明细，此明细表明总计为22861元。8.对于2013年10月5日费伟宗收到刮瓷、刷墙面款25210元不认可，认为价格是费伟宗与满昌河自行协商，未与张志昌协商，按市场价值最多认可19749.80元。9.对于2013年10月8日满长城收到2400元挖掘机费用不认可，没说用了多长时间、每小时多少钱；认为最多用了4、5个小时，一小时300元不合适。10.对于2013年2月16日徐化报收到3500元瓷砖款不认可。11.对于2013年2月2日徐化报收到6570元瓷砖款不认可。12.滕州市鲁力源电力设备厂出具的翟庄站变电工程9064元不认可，认为翟庄站的变电工程张志昌并不知情，并不是由张志昌具体施工的，不属于为张志昌垫付的费用；水电路三通后张志昌才进场工作，三通支出的费用应由满昌河负担。对于满昌河提交的2012年11月3日高友印签名的172.8平方米的屋面防水，张志昌予以认可，款项为2300元，认可包括在总条中。对孙厚典安装太阳能价值1800元予以认可。满昌河认为为泵站安装铝合金等价格已向张志昌进行了说明，关于张志昌主张的水电路三通问题属于临时工程，审计时已算出了具体数字，应由张志昌负担。挖掘机的使用是因为上游决口了，水务局命令要求泵站得加固，没与张志昌协商价格的情况下使用的挖掘机，每个泵站按8个小时，每小时300元计算的。张志昌对使用的时间8小时不予认可，满昌河认为挖掘机在路上行驶的时间也应计算在内。张志昌为证明上述第2、3项款在拨款时已扣除，向一审法院提交了2013年1月29日收款35万元的收据一份，以及张志昌的卡号为62×××10的中国农业银行金穗借记卡明细对账单一份；该明细单记载2013年1月30日收到转存款15万元、2013年2月1日收到转存款17万元。张志昌以此证明35万元的借款被告系通过银行上述两笔转账及2013年1月29日李学文材料款12300元、2013年1月29日10000元徐化报瓷砖款进行了折抵，下余7700元事后又找平了。满昌河对张志昌的该陈述不认可，认为除了银行转账之外，还有现金的交付，不存在材料款折抵的事实。满昌河还提交了2012年10月2日“青州永明建材有限公司收款凭证”一张，证明，减水剂款25000元，要求张志昌的泵站承担其中的1/5即5000元，满昌河为五个泵站共支出拦污栅总价款99800元，要求张志昌的泵站承担其中的1/5为19960元。关于被告之间的付款。山东水利局共向满昌河支付工程价款8318375元、加上满昌河应承担的税金等，满昌河共计已收取山东水利局支付的款项为9054113元。至今山东水利局未向满昌河支付5%的质保金。世行贷款建管处亦未向山东水利局支付5%质保金。张志昌认为，在实际施工过程中，因泵房、管理房及机房均不在工程清单中，所以与满昌河口头约定工程量按国家定额进行计算，满昌河认可按照国家或者当地的相关规定进行审计。而满昌河与山东水利局结算时，按固定价格结算，张志昌对此不予认可，并申请山东忠信会计师事务所有限公司进行鉴定，该机构出具翟庄排灌站管理房、机房、变压器房决算造价，决算价值为638487.33元。满昌河对此不予认可，张志昌为此申请相关机构对新增的工程价款进行鉴定，经一审法院委托，山东安信工程监理咨询有限公司认为张志昌主张的增加的工程没有相关的施工资料，于2015年12月31日对委托予以退回，经再次委托，2016年2月22日山东兴安工程咨询有限公司又以相同理由将此案退回。张志昌主张满昌河应付的工程款应以中标合同的审计报告中涉及翟庄站的项目及新增合同项目的价款加上其自行委托的管理房、机房、变压器房决算造价再减去审计报告中与其自行委托重叠审计的部分得出。满昌河对此种工程款的计算方式不予认可。张志昌认为审计中的增加工程量中灰土回填的审计价格，应按5份平均计算，满昌河认为五个泵站中均不存在灰土回填的事实，是因为丁堂泵站在施工过程中，因洪水淹没了周围土地，由滕州水务局协调补偿受淹土地的价款。该部分费用由满昌河负责垫付，在审计时单独列了灰土回填项。该项目与张志昌无关，并提交了西岗镇人民政府出具的“山东省资金往来结算票据”，金额为20万元，以及丁堂泵站施工人李启民的收据173420元，以证明此两个数额正好为审计的灰土回填项的数额。张志昌对满昌河的解释不认可。张志昌多次要求被告给付拖欠的工程款未果，为此诉至一审法院，要求判如所请。一审法院认为，2011年12月29日山东水利局与世行贷款洼地建管处签订中标合同，由山东水利局承包了“滕州市排灌站重建子项目土建工程”工程，该合同双方意思表示真实，内容合法，为有效合同。2011年12月28日满昌河与山东水利局第十三项目部负责人张国强签订“联营协议”，约定由满昌河以十三项目部名义运作“滕州市排灌站重建子项目土建工程”投标事宜，因投标所产生的费用均由满昌河负担，并约定工程投标后，工程交由满昌河具体施工，由满昌河向十三项目部交纳3.5%的管理费。则该合同虽名为联营合同，实为挂靠，违背了法律的强制性规定，应为无效。满昌河将其承包的工程又分包给张志昌施工，其所签订的合同亦为无效。《中华人民共和国合同法》第五十八条规定：合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。第九十八条规定：合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。张志昌带领工人对所承包的翟庄站土建工程进行了施工，已物化在建设工程中，不能返还，故应当按照双方约定的价款结算方式进行结算。关于张志昌施工的工程价款的确定问题。张志昌与满昌河工程承包协议中，合同第三条合同价款约定为：滕州市排灌站重建子项目土建工程翟庄排灌站工程按照审计审定工程量的总造价提取13%的管理费，税金由乙方承担。则说明双方约定工程价款应当以审计的价款为双方结算的依据。但张志昌施工完成后，双方的工程未进行审计，由山东水利局与世行贷款建管处对工程进行了审计，包含了张志昌施工的翟庄站工程。现张志昌对该审计报告中关于翟庄站工程的绝大部分工程审计及新增工程量审计结论都是认可的，仅对其施工的泵房、管理房、机房的审计结论不认可，认为被告之间关于该部分是按固定价格确定的，违反了张志昌与满昌河之间的关于按市场价值进行审计的约定。对张志昌主张的泵房、管理房、机房的工程价款，经张志昌申请，一审法院委托，两个鉴定机构均以无施工资料为由退鉴，对于张志昌主张该部分工程价款与两被告之间关于审计结论的差额，张志昌可另行主张权利。根据被告之间的审计报告，满昌河认可张志昌施工的翟庄站的工程价款为1732075.37元（不包括灰土回填）。满昌河辩称审计的合同新增项目中灰土回填部分共计价款373426.31元，系为处理丁堂站施工过程中淹没了周围土地，对受淹土地补偿的费用，张志昌施工的工程并不存在灰土回填的事实。满昌河并提交了2012年12月18日滕州市西岗镇人民政府出具的山东省资金往来结算票据（收款20万元）以及2012年10月26日李启民（满昌河称系丁堂站的施工人）的收款173420元的收条。张志昌对被告的该辩解及上述两份证据均不认可。一审法院认为，满昌河辩解的灰土回填项目与张志昌施工的工程无关，虽向一审法院提交了上述两份证据，但证据与此案的关联性无法确定，且张志昌不予认可，故对满昌河的该辩解不予采纳。灰土回填项目仍应认定为张志昌新增合同项目，应计算在张志昌工程价款中。张志昌施工的翟庄站的工程价款为1806760.63元。张志昌施工的工程完工后，2013年12月25日经验收，张志昌施工的工程为优良工程。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，××请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。故张志昌要求被告支付所欠的工程价款，理由正当，应予以支持。关于满昌河向张志昌支付的工程款问题。张志昌认可已经收到的工程价款为1228516元，经一审法院计算，其认可的单据总计数额应为1238516元。对于双方有争议的关于工程垫付款的问题，逐笔分析如下：1.2013年5月12日灯具2616元发票不属实，只认可2400元；满昌河对张志昌认可的2400元亦无异议，对多出的216元表示予以放弃；对此一审法院认定垫付的此笔款为2400元。2.2013年1月29日李学文材料款12300元在2013年1月31日拨款时已扣除。3.2013年1月29日徐化报瓷砖款10000元由张志昌本人支付，在2013年1月31日拨款时已扣除。对于第2笔、第3笔账目，张志昌提交了2013年1月29日满昌河交纳的借款人为张磊的借据一张，借款金额为35万元，以及张志昌的卡号为62×××10的中国农业银行金穗借记卡明细对账单一份；该明细单记载2013年1月30日收到转存款15万元、2013年2月1日收到转存款17万元。张志昌以此证明35万元的借款被告系通过银行上述两笔转账及2013年1月29日李学文材料款12300元、2013年1月29日10000元徐化报瓷砖款进行了折抵，下余7700元事后又找平了。满昌河对张志昌的该陈述不认可，认为除了银行转账之外，还有现金的交付，不存在材料款折抵的事实。因满昌河对张志昌的陈述并不认可，张志昌对其主张未提交充分有效证据证明，对其主张不予认定。4.2012年4月25日高友印签收外加剂10袋的收条未见发票，高友印系张志昌技术员，10袋为半吨；张志昌认可外加剂即为满昌河主张的减水剂，满昌河主张共支出25000元（五吨），五个泵站平均负担其中的1/5即5000元。张志昌对有其收条的认可。对此认定为2500元。5.2013年10月10日杨列国收1800元修门款不认可，修门未通知张志昌进行维修；张志昌认为此门系其制作的，则该门需维修被告应通知张志昌，否则出现的费用应由满昌河自行负担。满昌河认可门是其后期根据业主要求增加一些小项目，故此部分费用应由张志昌负担。一审法院认为，满昌河根据业主的要求增加的项目所支出的该费用，因未与张志昌协商价格，对该支出酌定为1620元。6.2012年9月15日徐魏峰收78550元水泥款不认可，张志昌已于满昌河结清，满昌河将水泥底联交付给张志昌后，张志昌将款交付满昌河后，水泥联张志昌未进行保留，如满昌河能拿出水泥联，则说明未结清，否则不予认可。满昌河表示是其联系卖水泥的往张志昌的翟庄站工地送水泥，最后卖方徐魏峰拿着送货单与其结算，其与张志昌结算亦系用送货单。满昌河未提交该送货单据，对其主张为张志昌垫付７8550元水泥款，不予认定。7.对于2013年12月15日彭国强收到22800元铝合金门窗款不认可，具体单价未与张志昌协商。张志昌向法庭提交了满昌河向其交付的彭国强签名的翟庄站安装铝合金门窗的明细（铝合金窗72方×140元=10080元、铝合金门12.3方×170元=2091元、防盗窗44方×100元=4400元、栏杆37米×170元=6120元，合计为22861元）。张志昌认为彭国强所制作的铝合金安装在泵站是事实，但价格系彭国强与满昌河协商，未经张志昌同意，此价格偏高，认为铝合金窗110元/平方、铝合金门140元/平方、防盗窗90元/平方、栏杆140元/平方。一审法院认为，因泵站需要安装铝合金门窗，满昌河联系了具体制作安装人员，但应当向该人员说明情况，由其与张志昌就价格进行协商，现张志昌对该人员与满昌河确定的价格不认可，应按满昌河认可的价格计算为18782元。8.对于2013年10月5日费伟宗收到刮瓷、刷墙面款25210元不认可，认为价格是费伟宗与满昌河自行协商，未与张志昌协商，按市场价值最多认可19749.80元；分析理由同上，对此按张志昌认可的价格计算。9.对于2013年10月8日满长城收到2400元挖掘机费用不认可，没说用了多长时间、每小时多少钱；认为最多用了4、5个小时，一小时300元不合适，按市场价格最多为240元/小时。一审法院认为，因挖掘机的使用是满昌河联系的，价格并未与张志昌进行协商，且满昌河对于8小时的计算无依据，应按张志昌认可的时间及价格进行认定为1200元。10.对于2013年2月16徐化报收到3500元瓷砖款不认可。11.对于2013年2月2日徐化报收到6570元瓷砖款不认可。对于第10笔、第11笔账目，张志昌认为与第3笔账目系同一笔账，满昌河重复计算了。2013年1月29日徐化报的瓷砖款10000元，张志昌称是徐化报在借据上书写的姓名、金额，借款人处为其书写的“张磊”，而上列两笔款项是徐化报向满昌河书写的收条，满昌河对张志昌的主张并不认可，张志昌对其辩解，并未提出其他充分有效证据，对该两笔账目，一审法院认定系满昌河为张志昌垫付的材料款。12.滕州市鲁力源电力设备厂出具的翟庄站变电工程9064元不认可，认为翟庄站的变电工程张志昌并不知情，并不是由张志昌具体施工的，不属于为张志昌垫付的费用；水电路三通后张志昌才进场工作，三通支出的费用应由满昌河负担。一审法院认为，按照行业惯例一般由发包方提供具备施工条件的场地（水、电、路三通），然后由施工方进场进行施工，或者由发包方、承包方对该临时设施的费用进行约定。此案中，双方对此费用并未约定，故满昌河要求张志昌承担该费用无依据。13.满昌河提交了2012年11月3日高友印的证明“管理房房面防水172.8平方米翟庄站”，张志昌对此收条的真实性亦无异议，高友印系其技术员，认可防水172.8平方米价值为2300元，已包括在其认可的总收款中。经一审法院审查，张志昌认可的收款1228516元中，其中2013年1月31借据中记载：借款人：郭光海人民币2300元。在此借据的右上角，标注：“翟庄站防水”。故对满昌河提交的高友印的收条，一审法院认定张志昌已支付完毕。14.满昌河辩称孙厚典安装太阳能价值1800元，在后王晁站、翟庄站、甘桥站均安装了太阳能，价格是一致的，张志昌对此价格予以认可。在张志昌认可的收款1228516元中，其中包含“孙后典”姓名的翟庄站太阳能便条一张，总价款为2010元，则对差额210元，应从张志昌的总收款中扣除，总收款为1238306元。15.满昌河为五个泵站共支出拦污栅总价款99800元，并提交了2014年1月5日烟台鑫海水工机械工程有限公司出具的收栏污栅款99800元，要求张志昌的泵站承担其中的1/5为19960元。一审法院认为，张志昌施工的翟庄站工程、李怀兴施工的甘桥站工程、李祥垒施工的后王晁站工程等五个泵站工程结构工程差距不大，在几个张志昌计算总工程价款时，也是对新增工程项目的价格计取其中的1/5的方式，来确定各自的泵站的工程价款。张志昌认可栏污栅使用到泵站了，故满昌河要求张志昌负担其中的1/5即19960元，一审法院予以支持。综上，对满昌河为张志昌垫付的材料款，一审法院认定为98581.80元。满昌河辩解应扣除张志昌13%的工程管理费的问题。双方在合同中约定了满昌河提取13%的管理费，由于该条款本质上属于满昌河分包工程的收益，由于双方合同被确认无效，该分包收益的约定失去了合法依据，且该约定不属于涉案工程价款的结算条款，故满昌河关于提取管理费的主张，一审法院不予支持。但对于3.49%税金的问题，应当从应付工程款中予以扣除。满昌河还辩解应扣除10%质保金的问题，张志昌与满昌河在承包协议中约定：“本工程竣工验收后付至90%，剩余工程款待质保期期满业主支付质保金后全部付清。”双方诉争的工程于2013年12月25日验收完毕，现质保期已届满，故满昌河辩解应扣除10%的质保金，对此不予采纳。关于张志昌要求被告在未付工程款范围内承担连带责任的问题。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定：实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。本案中，世行贷款建管处已按合同约定向山东水利局支付了95%的工程款，尚有5%的质保金未予支付；山东水利局亦按合同约定向满昌河支付了工程款，现尚有5%质保金即476531.79元未向满昌河支付。张志昌要求世行贷款建管处及山东水利局承担连带责任，一审法院认为，世行贷款建管处作为发包人在欠付××山东水利局工程款的范围内对张志昌承担偿还责任，并非连带责任，而山东水利局与满昌河系挂靠关系，山东水利局应对满昌河的债务承担连带清偿责任。张志昌要求被告滕州市水务局承担责任，无事实及法律依据，对张志昌该请求，不予支持。综上，张志昌施工的翟庄泵站工程总工程价款为1806760.63元（泵房、机房、管理房工程与审计报告结论的差额，张志昌可另行主张权利），张志昌已收工程款及垫付材料款为1238306元，双方有争议的支款及垫付款经一审法院分析认定的为98581.8元，张志昌应当负担的税金为1806760.63元×3.49%=63055.95元。满昌河应向张志昌支付的工程款为406816.88元。张志昌要求被告支付自2013年10月开始的利息，不予支持，应按双方合同约定的竣工验收次日2013年12月26日开始计算利息损失，对于10%质保金180676.06元应按双方约定的质保期满次日即2014年12月25日开始计算利息。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第五十二条第一款第（五）项、第五十八条、第六十条、第二百六十九条、第二百七十二条第三款、第二百八十六条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二条、第十六条、第二十六条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条之规定，判决：一、满昌河支付张志昌工程款406816.88元；二、满昌河支付张志昌利息（以工程款226140.82元为基数，自2013年12月26日开始计算至2014年12月25；以工程款180676.06元为基数，自2014年12月25日起至本判决确定的履行之日止；均按中国人民银行同期银行贷款利率计算）；三、山东省水利工程局对上列一、二项负连带责任；四、滕州市世行贷款洼地治理工程建设管理处在欠付山东省水利工程局工程款的范围内对上列欠款负清偿责任；五、驳回张志昌对滕州市水务局的诉讼请求。上列一至二项于判决生效后十日内履行完毕。如果未按判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费10666元，由满昌河负担7402元，张志昌负担3264元。本院二审对一审法院认定的事实予以确认。本院认为，滕州市排灌站重建子项目土建工程完工后，经滕州市财政投资评审中心委托，北京中瑞恒信造价咨询有限公司山东分公司进行了工程审计，建设单位世行贷款建管处和施工单位山东水利局均在审计报告盖章。该工程审计内容包含张志昌施工的翟庄站工程。因不认可部分工程审计结论，张志昌申请一审法院委托进行鉴定，在鉴定机构以无施工资料为由退回鉴定委托的情况下，一审法院确定张志昌可对其主张的工程价款差额部分另行主张权利，符合本案实际，程序并无不当。关于灰土回填问题，满昌河所提证据和理由尚不足以支持其主张，对满昌河关于灰土回填上诉所持意见，本院不予采纳。一审法院针对满昌河垫付款的认定及处理并无不当，对于实际付出而未予认定的款项，满昌河亦可另行主张权利。基于张志昌与满昌河之间合同无效，一审法院以双方合同约定的满昌河提取13%管理费本质上属满昌河分包工程的收益为由对满昌河提取13%管理费的主张不予支持亦无不当。一审法院关于满昌河挂靠山东水利局承接工程的认定正确，据此判决山东水利局对满昌河的债务承担连带清偿责任亦无不当。综上，满昌河和山东水利局的上诉理由均不成立，本院对双方提出的上诉请求均不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费7402元，上诉人满昌河负担3701元，上诉人山东省水利工程局有限公司负担3701元。本判决为终审判决。审 判 长  陈林泰审 判 员  杜 磊代理审判员  李凯歌二〇一七年六月二十七日书 记 员  吴 凡