宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民事判决书（2021）宁0104民初2025号原告：冯杰，男，1986年8月12日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。        被告：朱玉平，女，1972年12月26日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。        原告冯杰与被告朱玉平装饰装修合同纠纷一案，原告于2020年12月28日诉至本院，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼繁简分流改革试点工作的决定》，本案经诉前调解后，本院于2021年1月25日立案，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告冯杰及被告朱玉平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。        冯杰向本院提出诉讼请求：1．判令被告向原告支付装修工程款16610元，违约金1660元，共计18270元；2．本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2020年9月26日，原、被告签订《装修合同》一份，约定原告为被告的住房进行装修，合同造价为40000元，并对双方的权利、义务等做了详细的约定。之后，原告便开始对被告房屋进行装修。在装修过程中，被告要求增加一些项目，金额共计14610元。原告于2020年10月27日工程完工，被告验收合格。被告在装修期间陆续支付了工程款38000元，下剩16610元经原告多次催要至今未付，故原告诉至法院，请求判如所请。        朱玉平辩称，一、原、被告签订了《装修合同》，按照合同约定原告为被告购置的房屋进行基础装修，工期为90天，合同造价40000元。合同签订后，原告从开始干活便频繁向被告要钱，截至2020年11月15日被告已经支付了原告42600元。二、原告在施工过程中未按合同约定让被告进行监督，无法确定被告是否使用约定品牌乳胶漆。另外，原告在针对客餐厅的施工过程中并未按照合同约定使用轻钢龙骨吊顶，该部分款项应当扣除返还。原告在施工过程中未按合同约定进行垃圾清运，但已收取垃圾清运费，应予以返还。并且，合同中约定的电视墙基础、瓷砖美缝及院子局部硬化都没有按照合同完成。三、关于增项部分，原告也仅是完成了石材部分，剩余部分至今未施工。四、原告称2020年10月27日工程完工，并经验收合格。事实上直至2020年11月9日原告还称房子在打砂纸，让被告过去看，故不存在工程完工并验收合格的情况。综上，在扣减原告未按约定施工的部分及延误工期的违约金后，被告实际应当支付的金额为30206元，原告应退还被告多支付的12394元。        根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告将其位于银川市兴庆区某室房屋交由原告装修，双方于2020年9月26日签订《装修合同》一份，约定：工程期限为90天，开工日期为2020年9月26日；合同造价为40000元，其中包括客厅餐墙顶面乳胶漆（3746.4元）、客餐厅吊顶（6368.4元）、过道吊顶（1271.4元）、进门北卧墙顶面（2297.82元）、次北卧（2307.06元）、过道墙顶（1147.02元）、主卧墙顶（2109.24元）、南次卧（1514.52元）、主卫墙地砖（1890.5元）、防水（800元＋800元）、次卫墙地砖（2518.45元）、包立管（1200元）、厨房墙地（2967.8元）、客餐厅过道地面（4122.9元）、客餐厅过道吊顶线路（3200元）、石膏线（1553.1元）、垃圾清运（500元）、客餐厅厨房卫生间瓷砖美缝（赠送）、电视墙基础打底（赠送）、院子局部硬化（赠送），以上金额合计40314.61元；因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方全额经济损失；由于原告原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期顺延；由于原告原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金200元；合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议，如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10％交付违约金，并办理终止合同手续；施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。2020年10月16日期间，原、被告再次签订《东方悦某室增加预算清单》一份，显示双方在原有基础上增加了进护门哑口（756元）、次卧窗套（695.8元）、餐厅窗套（743.4元）、厨房钛镁合金吊趟门（2088元）、客厅窗套（1010.8元）、主卫门（1200元）、北次卧石材（256.5元）、南次卧石材（264.6元）、主卧石材（270元）、客厅石材（485.1元）、餐厅石材（270元）、南次卧石材（进门256.5元），以上合计8296.7元，双方确认最终总金额为8000元。在装修过程中，被告分别于2020年9月29日转款5000元、于10月7日转款10920元（10000元＋920元）、于10月15日转款10000元、于10月30日转款8000元、于11月15日转款5000元，并于2020年10月10日按被告提供的付款码支付购买院子石材的费用3680元，以上共计42600元。对于上述款项，原告称2020年10月7日的920元转款是被告购买瓷砖胶的费用，2020年10月10日的3680元是用于购买院落石材的费用。        本案在审理过程中，原告称合同约定的项目中电视墙打底未做，增项中的石材已经安装了，但其他均未做。被告称合同约定项目中电视墙打底未做、院子局部硬化未做、垃圾清理未作、瓷砖美缝及吊顶不达标，增项中石材已经安装，其他均未做。双方均认可原告于2020年11月15日停工，且均主张解除合同不再继续履行。        本院认为，根据原、被告的陈述及双方提交的证据，能够认定双方之间存在装修合同关系。现原、被告均表示不再履行涉案合同，本院确认原、被告之间的装修合同由双方合意解除。针对已完成的工程量，被告称合同约定项目中原告未完成电视墙打底、院子局部硬化及垃圾清理，增项中除石材安装以外其他均未完成。对此，原告仅认可未完成电视墙打底及除石材安装以外的其他增项，但未提供其已完成院子局部硬化及垃圾清理的相关证据，故根据被告提供的证据及一般的装修流程，本院对被告的抗辩主张予以采信。对于原告主张的工程款，首先，虽然预算金额为48611.31元（40314.61元＋8296.7元），但双方在扣除部分优惠金额后最终确认的合同金额为48000元（40000元＋8000元）。其次，原告未完成的项目应依据预算金额并按相应的优惠比例从工程款总额中进行扣减。就《装修合同》部分，原告未完成的项目包括电视墙打底、院子局部硬化、垃圾清理及增项中除石材安装以外其他项目。上述未完成的项目中，电视墙打底、院子局部硬化虽然都属于赠送项目，但仍为原告应履行的义务范围，原告未予履行必然导致被告需要另行雇佣他人完成前述工作，故本院酌定就上述赠送项目折合扣减费用500元，即应按优惠比例扣除未完工的垃圾清运500元及电视墙打底和院子局部硬化500元，故原告就该部分已完工的工程款金额为39007.80元【（40314.61元-500元-500元）×40000元÷40314.61元】。对于增项部分，则应扣除进护门垭口756元、次卧窗套695.8元、餐厅窗套743.4元、厨房钛镁合金吊趟门2088元、客厅窗套1010.8元、主卫门1200元，原告就增项部分已完工的工程款总额为1738.23元【（8296.7元-756元-695.8元-743.4元-2088元-1010.8元-1200元）×8000元÷8296.7元】，以上两项合计40746.03元（39007.80元＋1738.23元）。再次，对于被告已向原告支付的工程款金额，因原、被告均认可被告于2020年10月10日按被告提供的付款码支付的3680元系用于购买院落石材，该项费用并不在双方合同约定范围内，不应作为原告向被告支付的工程款。另外，原告称被告在2020年10月7日的920元转款是用于购买瓷砖胶，因原告就此未提供证据证明，故本院不予采信。综上，被告已向原告支付的工程款金额应为38920元（42600元-3680元），被告还应向原告支付工程款1826.03元（40746.03元-38920元）。关于原告主张的违约金，因原告未完成全部工程内容，且双方对于工程款的支付时间未进行约定，故对原告的该项主张本院不予支持。被告辩称，原告已完成的项目中瓷砖美缝及吊顶不达标，并且原告延误工期。对此，原告停工时双方约定的工期未届满，双方也未就单项工程约定工期，无法确认原告是否延误工期。对于工程质量不达标的的抗辩意见，被告可另行主张权利，要求原告进行修缮、更换或者赔偿等，本院不予处理。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条之规定，判决如下：        一、被告朱玉平于本判决生效之日起五日内向原告冯杰支付装修工程款1826.03元；        二、驳回原告冯杰的诉讼请求。        如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。        案件受理费减半收取计128元，由原告冯杰负担115元，被告朱玉平负担13元。        本判决为终审判决。        审判员    高靖雯二〇二一年三月二十六日书记员    陈丹《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。履行告知书负有履行义务的当事人必须依法按期履行本法律文书确定的义务。逾期未履行的，本案申请执行后，负有履行义务的当事人应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，人民法院将依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。