山东省滨州市滨城区人民法院民 事 判 决 书（2014）滨民二初字第398号原告滨州高新建筑工程有限公司，住所地滨州市高新技术开发区龙腾六路以北、滨博大道以西滨州高新技术创业服务中心1号楼101室。法定代表人吴守梅，该公司总经理。委托代理人石秀健，山东开言律师事务所律师，特别授权代理。被告山东滨州医医纺织品有限公司，住所地滨州市高新技术开发区青田街道办事处，组织机构代码：79391682-7.法定代表人索春生，该公司经理。、被告童宇，职业：自由职业。以上两被告委托代理人高强，山东源城律师事务所律师，特别授权代理。原告滨州高新建筑工程有限公司（以下简称高新建筑公司）与被告山东滨州医医纺织品有限公司（以下简称医医纺织品公司）、童宇建设工程施工合同纠纷一案，于2014年10月30日诉来本院。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人石秀健、被告医医纺织品公司法定代表人及童宇的委托代理人高强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告高新建筑公司诉称，2012年4月1日，原告与被告山东滨州天琴羊绒有限公司（以下简称天琴公司），后更名为山东滨州医医纺织品有限公司签订建设工程施工合同，合同约定，由原告承建被告广青路以北、高四路以东羊绒车间的土建部分，发包人延期支付进度款超过15天，应承担延期支付工程款的相应额度的同期限银行贷款利息及承包人的停工损失，工期相应顺延。发包人超过本合同约定期限支付工程竣工结算价款的，发包人支付给承包人应付价款的千分之一的违约金（按天计算）。工程竣工后，2014年5月27日，经原告与被告医医纺织品公司共同委托山东鑫峰工程造价咨询有限公司出具审核报告，涉案工程的造价为1520610.75元。现被告严重违约，除支付原告工程款86.5万元外，尚拖欠原告工程款655610.75元，同时造成原告停工、窝工、架杆、塔吊租赁费等损失461430元。原告多次催要欠款，被告至今仍未支付。被告医医纺织品公司为自然为独资企业，被告童宇作为其出资人，应对拖欠原告工程款等承担连带责任。现诉至法院，请求依法判令：1、解除原告与被告医医纺织品公司签订的建筑工程施工合同；2、被告医医纺织品公司支付原告工程款655610.75元并承担自拖欠之日至实际支付之日的利息及违约金（以655610.75元为基数，每天千分之一，自违约之日计算至实际支付之日）；3、被告医医纺织品公司向原告支付窝工、停工、架杆、塔吊租赁费等损失461430元；4、被告童宇对上述两项承担连带清偿责任；5、诉讼费由两被告承担。被告医医纺织品公司辩称，1、原告要求解除建筑施工合同没有任何法律依据。依据原被告双方所签订的补充协议，被告已经按约定支付或者预付工程价款；2、原告无正当理由擅自停工，拖延工期，至今未能将工程施工完毕，且竣工验收所需材料也未向被告提供，故原告要求解除合同的条件不成立；3、双方共同委托的工程造价审核是对前期完工工程价款的确定，而非工程竣工验收后的结算审计，原告以此主张工程竣工并支付价款，无事实及法律依据。被告童宇辩称，医医纺织品公司系个人有限责任公司，而并非个人独资企业，一人有限责任公司按照公司法的规定，以其出资额为限对公司承担有限责任，原告所诉要求承担连带责任无任何法律依据，应当依法予以驳回。经审理查明，2014年8月14日，山东滨州天琴羊绒有限公司变更为山东滨州医医纺织品有限公司，公司性质为自然人独资有限责任公司，被告童宇为自然人股东。2012年4月1日，原告高新建筑公司（承包人）与天琴公司（发包人）签订建设工程施工合同，合同约定，由原告承建被告广青路以北，高四路以东天琴公司羊绒车间的土建工程，工程质量标准为达到《建设工程施工质量验收统一标准》的合格工程……付款为按形象进度拨付工程款，基础回填完成付工程量的70%，工程审计完成后付至总价款的90%，余款一年内付清。发包人超过本合同约定期限支付工程竣工结算价款，发包人支付给承包人应付价款的千分之一的违约金（按天计算）……施工过程中，天琴公司因资金问题未能按照合同约定进度付款，故双方于2012年10月2日签订补充协议一份，内容为：1、天琴公司于2012年10月4日拨付给高新建筑公司5万元、10月10日再拨付8万元、10月20日付10万元、10月30日拨款10万元。建筑公司于2012年11月20日前完成3号车间地面以上墙体、抹灰、女儿墙，屋顶防水由天琴公司完成，冷库内墙砌体交工，其它按图纸交工，可交叉施工。3、1#、2#、3#地面及1#、2#的墙体甩项由天琴公司自行完成。4、11月20日高新建筑公司必须完工，完工后天琴公司于春节前再拨付10万元。天琴如果不按时拨款，乙方可立即停工，需拨款部分按银行利息的三倍支付给高新建筑公司，如果建筑公司超期完工，每迟延一天按3000元罚款。5、整体工程验收由高新建筑负责，其他甩项部分由天琴公司提供一定的验收费用，整体验收交工后，天琴于18个月付款。6、未尽事宜，双方协调解决。该补充协议签订后，天琴公司于2012年10月4日拨付给高新建筑公司工程款5万元、10月10日拨付给8万元、10月20日拨付10万元，以上付款均按约定支付。在10月30日合同约定拨付10万元，被告实际拨款5万元，春节前被告只付款3万元。未按合同约定付款。原告因天琴公未按时付款而停工。除上述付款外，天琴公司还向原告支付工程款60万元，付款总计91万元。2014年5月27日，原告高新建筑公司与天琴公司共同委托山东鑫峰工程造价咨询有限公司对已完成工程造价出具审核报告，核定造价为1520610.75元。上述事实，由公司设立登记情况证明、建设工程施工合同、工程造价审核报告书、补充协议、工程款支付明细、付款凭证及当事人陈述等在案佐证。本院认为，原告高新建筑公司与天琴公司签订的建设工程施工合同，系当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。天琴公司已变更名称为医医纺织品公司，故应由被告医医纺织品公司承担相应民事责任。经原被告共同委托核定工程造价为1520610.75元，被告医医纺织品公司已向原告支付工程款91万元，未付工程款应为610610.75元，因被告医医纺织品公司未按合同约定付款，原告要求解除合同及支付工程款的诉求，本院予以支持。因被告医医纺织品公司未按约定支付工程款，构成违约，本院认为，违约金应以未付工程款610610.75元为基数，自2013年5月6日即最后一次付款之日起至本判决确定履行之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算。因被告医医纺织品公司为一人有限公司，依据《中华人民共和国公司法》第六十四条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”，被告童宇作为股东并未提供有效证据证明医医纺织品公司的财产独立于基本人财产，故童宇对医医纺织品公司610610.75元工程款及违约金的债务应承担连带清偿责任。原告主张的停工损失，未提交有效证据证实，本院不予支持。被告医医纺织品公司及童宇的各项辩解意见，均无事实及法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第三项、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条，《中华人民共和国公司法》第六十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、被告山东滨州医医纺织品有限公司于本判决生效后十日内支付原告滨州高新建筑工程有限公司工程款610610.75元及违约金（以610610.75元为基数，自2013年5月6日起至本判决确定履行之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；二、被告童宇对被告山东滨州医医纺织品有限公司上述债务承担连带清偿责任。三、驳回原告滨州高新建筑工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费15907元，财产保全费5000元，由原告负担5907元，被告山东滨州医医纺织品有限公司负担15000元。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省滨州市中级人民法院。审 判 长  吕 冰人民陪审员  李惠珍人民陪审员  王新民二〇一五年九月一日书 记 员  雷 珊