广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书(2015)穗中法民五终字第2046号上诉人（原审被告）：广州市宏峰房地产开发有限公司，住所地广州市花都区。法定代表人：王瑞松，该司总经理。委托代理人：钟健，广东合慧益律师事务所律师。委托代理人：杜冠鹏，广东合慧益律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：李亮星，住广州市天河区。被上诉人（原审原告）：潘静霞，住广东省兴宁市。委托代理人：刘洋，广东广信君达律师事务所律师。委托代理人：孙玉琼，广东广信君达律师事务所实习律师。上诉人广州市宏峰房地产开发有限公司（以下简称宏峰公司）因商品房预售合同纠纷一案，不服广州市花都区人民法院（2014）穗花法民三初字第1620号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。原审法院经审理查明：宏峰公司是涉案位于广州市花都区新华街镜湖大道2号云某花园的开发商，在与李亮星、潘静霞签订合同之前已经取得了广州市国土资源和房屋管理局核发的《商品房预售许可证》，预售涉案房屋。2013年8月24日，李亮星、潘静霞（买方、乙方）与宏峰公司（卖方、甲方）签订《广州市商品房买卖合同（预售）》及附件一至七，合同约定：乙方向甲方购买涉案房屋，总房价款为1222673元。第十二条交房条件：该商品房项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件。第十三条房屋交付：甲方应当在2014年3月31日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用。甲方向乙方交付房屋时，应当向乙方发出收楼通知书，甲方委托物业服务企业或其他中介机构办理交楼手续的，物业服务企业或其他中介机构应当向乙方出示甲方出具的授权委托书。因不可抗力等原因，房屋需延期交付使用的，甲方应当及时书面告知乙方……第十四条延期交房的违约责任：甲方如未能按本合同规定的期限交房，按下列第2种方式处理：2.若实际交房时间超过合同约定时间3个月以上视为逾期交房。从约定交房日起3个月结束的次日起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付房价款0.02%的违约金，合同继续履行。实际交房时间超过合同约定交房期限6个月以上的，乙方有权单方面解除合同并要求甲方退还已支付的房款及利息。第十五条，房屋交付时的有关资料：甲乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料：（一）规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》。（二）建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》。（三）消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证。（四）供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料……第十九条，规划、设计的变更：该商品房预售后，甲方未经乙方同意不得擅自变更该商品房项目的规划、设计；确需变更规划、设计的，甲方应书面取得乙方同意并报规划管理部门审核批准。甲方擅自改变该商品房项目规划、设计的，乙方可要求解除买卖合同……乙方要求继续履行合同的，合同继续履行。因甲方擅自改变规划、设计，造成乙方利益损害的，乙方可要求甲方给予赔偿。此外，合同及合同附件一至附件六还对房屋交付时的验收、风险责任转移、规划、涉及的变更、权利瑕疵担保、甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任、关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺、工程质量保修等进行了约定。合同附件七：本合同补充协议约定：第六条房屋交付：1.甲、乙双方同意买卖合同第十三条第二款“因不可抗力等原因”包括但不限于：（1）遭遇不可抗力，且甲方在发生之日起90日内告知乙方的。（2）政府部门延迟有关文件的批准或其他政府行为，包括但不限于政府部门对房屋竣工验收及市政配套设施之延误；市政规划改变、政府行为（包括政府部门未能按时批出批文或批文互相矛盾、改变原规划的、进行市政施工建设等影响到甲方工程建设的行为）、公共垄断、突发性社会时间等原因及甲方不可避免或者克服的异常地质状况。此外，合同附件七还对双方其他权利义务关系进行了约定。合同签订后，李亮星、潘静霞向某甲公司支付了涉案房屋的全部购房款1222673元。宏峰公司于2013年9月7日向某乙星、潘静霞开具了372673元的购房发票，于2014年7月16日向某乙星、潘静霞开具了850000元的购房发票。2013年11月29日、2013年12月27日，宏峰公司先后向广州市规划局花都分局、广州市规划局申请调整涉案房屋所在云某花园D区（即4区）的建设工程规划，广州市规划局于2014年4月22日复函同意宏峰公司调整规划，要求“调整后小区中建筑面积应符合规划要求，并应在规划验收时核准建筑面积”。2014年6月20日，宏峰公司通过邮政本埠给据信函向某乙星、潘静霞邮寄了《告知函》，告知李亮星、潘静霞因涉案房屋所在的云某花园D区调整原规划，需要延迟交楼。宏峰公司没有按合同约定于2014年3月31日前向某乙星、潘静霞交付涉案房屋，也没有在合同约定的宽限期3个月内向某乙星、潘静霞交付涉案房屋。宏峰公司称现涉案房屋已取得《管道燃气竣工报告及及竣工验收签证书》、《建设工程竣工验收消防备案表》、《客户受电工程竣工检验意见书》、《广州市花都区房屋建筑工程环保验收申报表》、《市政配套设施竣工验收证明书》、《人防工程专项竣工验收备案意见书》等房屋竣工验收资料，已具备使用条件，只是由于涉案房屋所在的小区进行原规划调整，致《建设工程规划验收合格证》需要延迟办理。李亮星、潘静霞认为涉案房屋尚未取得《建设工程规划验收合格证》、《建设工程竣工验收报告》、通邮、通水的永久性使用证明文件及环保部门出具的认可文件，未达到合同约定的交房条件，因此至今未办理收楼手续，故以宏峰公司逾期交楼为由具状起诉至原审法院，请求判令：1.撤销双方签订的《商品房买卖合同》附件七第三、六、七、八、九条；变更《商品房买卖合同》第十四条第二款为：（1）逾期不超过90日的，甲方应按合同第十三条约定的交房日期次日起至实际交付之日止，每日按总房款的0.05%为标准向乙方支付违约金。（2）逾期超过90日的，乙方应有权单方解除合同。在此种情况下，乙方应当在解除权形成之日起的60日内向甲方发出书面解除合同的通知，否则视为乙方放弃解除合同的权利；乙方不解除合同的，甲方应按合同第十三条约定的交房日期次日起至实际交付之日止，每日按总房款的0.05%为标准向乙方支付违约金；2.宏峰公司向某乙星、潘静霞支付延期交楼违约金（从2014年3月31日起至宏峰公司取得涉案房屋质量、竣工、规划、消防、环保、人防、电梯、永久供气、永久用水、永久用电、通邮、工程竣工验收备案、基础设备及公共配套建筑验收合格文件后某星、潘静霞实际收楼之日止的延期交楼违约金，每日按已付房款1222673元的万分之五计算，违约金总额以总房款为限），暂计至2014年7月31日的违约金为74583元。3.诉讼费用由宏峰公司承担。原审法院认为：李亮星、潘静霞与宏峰公司签订的《广州市商品房买卖合同（预售）》（以下简称：合同）及附件，是双方当事人的真实意思表示，其内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方均具有约束力，双方应依约履行合同义务。李亮星、潘静霞与宏峰公司双方签订的合同是广州市政府为了规范市场，统一起草、印制，要求在商品房买卖交易中统一采用的合同，该合同文本由政府向某甲公司出售，由宏峰公司向某乙星、潘静霞出示，双方协商后按要求填写，合同签订过程能够较好地平衡发展商和业主的利益，合同没有具体反映某一发展商或某一业主的意志，政府是合同条款的提供人，不存在“提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利”等问题，且上述合同第十四条第二款及附件七第三、六、七、八、九条的内容均已在合同中展示给宏峰公司，宏峰公司享有是否缔结合同的自由，合同签订过程是双方真实意思的表示，在订立合同时并未显失公平。因此，上述合同条款只是标准条款，并非格式条款。李亮星、潘静霞以合同第十四条第二款及附件七第三、六、七、八、九条为格式条款且在合同订立时显失公平为由，要求变更合同第十四条第二款、撤销合同附件七第三、六、七、八、九条的诉讼请求，理据不足，原审法院不予支持。李亮星、潘静霞按合同约定向某甲公司支付了全部购房款，履行了合同的义务，宏峰公司未在2014年3月31日前及宽限期3个月内取得《建设工程规划验收合格证》，涉案房屋不符合交付条件，宏峰公司未按合同约定向某乙星、潘静霞交付涉案房屋，构成违约，应按合同约定承担违约责任。故李亮星、潘静霞要求宏峰公司从约定交房日起3个月结束的次日即2014年7月1日起至实际交付涉案房屋之日止，以总房款1222673元为基数按每日0.02%的标准计付违约金的诉讼请求，理据充分，原审法院予以支持。李亮星、潘静霞要求超出该标准计付违约金的诉讼请求部分，不符合法律规定和合同约定，原审法院不予支持。宏峰公司认为其改变涉案房屋所在小区的原规划，符合双方签订的合同附件七第六条第一款第二项规定的情形，属于双方合同第十三条第二款规定的“因不可抗力等原因”导致涉案房屋延期交付，宏峰公司不需要承担违约责任。原审法院认为，合同附件七第六条第一款第二项规定的“改变原规划”系因政府行为导致需要改变原规划才属于双方合同第十三条第二款规定的“因不可抗力等原因”，宏峰公司主动向规划管理部门申请改变原规划并非政府行为，按照双方合同第十九条的约定，宏峰公司变更商品房项目的规划、设计应书面征得李亮星、潘静霞同意并报规划管理部门审核批准，因此，其擅自变更规划导致涉案房屋未达到交付条件而逾期交房，应当承担相应的违约责任。故宏峰公司的上述抗辩意见，理据不足，原审法院不予采纳。合同约定若实际交房时间超过合同约定时间3个月以上视为逾期交房，从约定交房日起3个月结束的次日起至实际交付之日止，宏峰公司按日向某乙星、潘静霞支付房价款的0.02%作为违约金，该约定是双方当事人的真实意思表示，且约定的违约金标准亦属于合理范围。因此，李亮星、潘静霞要求宏峰公司支付合同约定的3个月宽限期期间的违约金，不符合法律规定和合同约定，原审法院不予支持。宏峰公司要求按照涉案房屋所处位置的租金标准酌情调整计算，没有事实和法律依据，原审法院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，原审判决如下：一、宏峰公司向某乙星、潘静霞支付迟延交楼违约金，违约金的计算方法：以已付购房款1222673元为本金，按每日万分之二的标准，从2014年7月1日起，计至涉案房屋取得建设工程规划验收合格证等相关资料并符合合同约定的交付条件，宏峰公司将涉案房屋交付给李亮星、潘静霞之日止。本判决生效前的违约金在本判决生效之日起十日内支付，以后部分在每月10日前逐月支付，违约金总额以不超过总房款1222673元为限；二、驳回李亮星、潘静霞的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费832元，由李亮星、潘静霞负担416元，宏峰公司负担416元。判后，上诉人宏峰公司不服原审判决，向本院提起上诉称：1、虽然双方在合同中明确约定了交楼时间，但也约定了在特殊情况下我司迟延交楼而不承担违约责任。本案中，我司按照相关行政部门的意思对原规划进行变更，该变更经过公示，被上诉人没有提出异议，而且该变更没有损害被上诉人的利益，反而使得整个小区的居住环境得到进一步改善，受益的是广大的业主。故一审法院认为我司擅自变更规划导致涉案房屋未达到交付条件而逾期交房错误。根据双方《补充协议》第六条的约定，出现以下情况时我司书面通知被上诉人延期交付而不承担违约责任：“政府部门延迟有关文件的批准或其他政府行为，包括但不限于政府部门对房屋竣工验收及市政配套设施建设之延误；市政规划改变、政府行为(包括政府部门未能按时批出批文或批文相互矛盾、改变原规划的、进行市政施工建设等影响到甲方工程建设的行为……”，本案中，除了涉案房屋原规划的改变外，政府对房屋竣工验收的迟延也是涉案房屋尚未取得竣工验收备案的原因，故我司不应承担迟延交楼的违约责任；2、办理竣工验收手续只是对房屋使用安全条件的形式上的认可，整个楼盘大部分业主已经入住装修，房屋早已具备交付条件。且我司在2015年1月8已完成竣工验收备案，并就此书面行告知业主，即使法院判令我司应承担违约责任，违约金也应计至2015年1月8日；3、原审法院认定的违约金过高，应予调整为参照同时间同地段房屋租金。且根据合同附件7第3条第6款约定，违约金总额不应超过总房款的5%。4、被上诉人逾期支付购房尾款，我司有权有收齐房款前拒交楼。综上，原审法院判决错误，我司为此上诉请求：1、撤销原审判决第一项，驳回被上诉人的全部诉讼请求；2、本案全部诉讼费用由被上诉人承担。被上诉人李亮星、潘静霞答辩同意原审判决，不同意宏峰公司的上诉请求，并当庭口头答辩如下：关于上诉人所说有业主入住，那些业主是不知道上诉人没有通过验收的，收楼的业主都后悔。关于规划变更问题，在合同约定要通知业主经过规划局同意，本案中看不出有通知，而且属于上诉人单方面变更规划。关于小学问题，上诉人提交证据是否采纳由法院认定，关于小学的收楼时间已经调整在收楼前完全可以通过验收，教育局给了充分时间给上诉人调整，直到2014年6月上诉人才通知教育局，因此责任在上诉人。延迟付款问题，一审已经核实业主没有延迟交款，只是开发商没有给发票，签订合同后发票是补的，收楼前业主已经交款。上诉人以租金计算是不对的，我方购买房屋的所有权，包括租赁及抵押等权利。关于违约金上限问题，合同补充协议是上诉人单方约定的格式条款，没有对被上诉人进行提示并且条款充满了非公平的条款，关于延迟交楼把万分之五改为万分之二，而且有约定宽松期。上诉人未通过永水及通邮。根据合同约定没有达到其他交楼条件，上诉人违约责任严重，一审判决认定事实清楚，适应法律正确，请求二审法院驳回上诉人的上诉请求，维持原判。本院经审理，确认原审查明事实。上诉人宏峰公司二审期间，向本院提交下列材料拟作二审新证据使用：1、广州市花都区教育局“关于云某小学规划调整的意见”；2、广州市花都区教育局“复函”；3、竣工验收备案表。拟证实其是按有关部门要求进行规划变更，但经核实，第1、2项材料均非原审判决后发生，且并不影响原审对上诉人延迟交楼抗辩的认定，第3项同样不影响原审对迟延交楼事实的认定。故此，上述材料均不作二审新证据使用。本院认为，双方当事人签订的《广州市商品房买卖合同（预售）》及附件，意思表示真实，合法有效，双方均应切实履行。双方二审争议的焦点主要在于违约责任认定问题。上诉人宏峰公司认为涉案房屋未能按期交付是因规划变更，符合双方签订的合同附件七第六条第一款第二项规定的情形，属于双方合同第十三条第二款规定的“因不可抗力等原因”导致涉案房屋延期交付，上诉人不需要承担违约责任。但经审核，双方合同第十九条第一款约定“该商品房预售后，甲方（宏峰公司）未经乙方（李亮星、潘静霞）同意不得擅自变更该商品房的规划、设计；确需变更规划、设计的，甲方应书面征得乙方同意并报规划管理部门审核批准”。现上诉人宏峰公司无充分证据证实该变更书面征得合同对方的同意，故此该规划变更不属于逾期交楼的免责抗辩，原审法院认定并无不当，本院亦予以维持。至于上诉人认为涉案房屋现已具备交楼条件，但双方合同约定交楼义务的履行包括出示证照文件的具体的履行行为，故此，交楼义务的履行应按双方合同约定，在上诉人未切实履行的情况下，原审判决对于延迟交楼法律责任的认定并无不当，应予维持。最后，上诉人二审中提出补充协议第三条第六款已经约定违约金以总房款的5%封顶，要求二审改判。经审核，该约定归属于在“第三条迟延付款、合同解除”中，适用范围明确，并非对迟延交楼责任的明确约定，在此情况下，作为补充条款不宜作超出双方合同的扩充解释。故此，上诉人该部分上诉理由，本院亦不予采纳。综上，原审认定事实清楚，适用法律正确，处理上并无不当，应予维持。上诉人宏峰公司的上诉理据不足，本院依法予以驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下:驳回上诉，维持原判。二审案件受理费832元，由上诉人广州市宏峰房地产开发有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 长  韩志军审 判 员  郭东升代理审判员  刘 卉二〇一五年九月十七日书 记 员  党春婷