安徽省六安市金安区人民法院民 事 判 决 书（2021）皖1502民初989号原告：周云峰，男，1972年2月26日生，汉族，住六安市霍山县。委托诉讼代理人：刘学良，安徽大别山律师事务所律师。被告：安徽虹杉酒店管理有限公司，住所地六安市金安区南屏苑小区1号、4号楼115-123、215-223铺，统一社会信用代码91341500MA2W147W24。法定代表人：周文森，该公司经理。委托诉讼代理人：高珠玲，安徽皋陶律师事务所律师。原告周云峰与被告安徽虹杉酒店管理有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年2月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告周云峰及其特别授权委托诉讼代理人刘学良、被告公司法定代表人周文森及其特别授权委托诉讼代理人高珠玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。周云峰向本院提出诉讼请求：1．请求判令被告向原告支付工程款67750元并承担从2020年8月26日（现变更为从2020年9月26日）起按银行拆借利率计算的逾期利息至款清止；2．被告承担诉讼费。事实与理由：原告从事工程装修工作。2020年7月10日原被告双方经协商签订了一份《装修合同》，合同就工程地点、项目、承包方式、工程价款以及支付方式等内容进行了约定。合同签订后由于被告未按合同约定提供施工条件及支付工程款，导致原告不能按时施工以及工期多次顺延。2020年8月26日水电完工，按合同约定被告还应付工程款78000元，但经多次催要被告仍不予支付。期间因被告股东之间存在分歧导致原告无法施工，经双方协商达成口头协议，双方解除合同，原告不再继续施工，经原告核算已完工程款为99750元，被告已付32000元，下欠67750元至今分文未付。安徽虹杉酒店管理有限公司辩称，1．本司没有拖欠任何工程款，周云峰违约在先，且因其违约行为导致本司后期不断返工，延误开业时间、多支付房租租金。双方签订的《装修合同》就工程地点、项目、承包方式、工程价款以及支付方式等内容进行了约定。但周云峰未能按约提供合理的设计图，且未及时安排工人进场施工。2020年9月24日周云峰便退出施工现场，本司重新找来施工团队进行施工、补救。2．周云峰提供虚假证据，进行虚假诉讼。其提供的证据目录中第5、6项属于瓦工，周云峰称支付工人工资38840元，实际上当时只支付了21782元。其提供的证据目录中第18项水电工有23个工作日，花费11500元，实际上只有13个工作日，实际支付6500元。3．周云峰严重违约，不能按照合同约定履行实际施工，导致本司后期不断返工、重新找设计、施工团队，比原定合同22万元多支付了237233元。4．周云峰根本没有能力承接该项目，导致延期误工，使得本司不仅错过最佳开业黄金时间，且多支付房租和物业费合计101000元。综上所述，周云峰违约在先，且导致本司损失惨重。请求驳回周云峰诉讼请求。本院经审理认定事实如下：原告周云峰从事工程装修，被告安徽虹杉酒店管理有限公司经营足疗会所。2020年7月10日，双方签订《装修合同》，就工程地点、承包方式、工程期限、合同价款及支付方式等进行了约定。合同签订后原告提供设计图并安排工人进行施工，因被告支付32000元后再未按约支付工程款，原告于2020年9月26日停止施工。后经原告催要，被告仍拒不支付所欠工程款，原告于2021年2月2日向本院提起诉讼。本院认为，原、被告签订的《装修合同》系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反国家法律和行政法规的强制性规定，应属有效，对双方当事人均具有法律约束力。双方应当按照约定全面履行自己的义务。关于原告施工进度问题，据微信聊天记录显示，可以认定墙体部分已经完工，且被告方负责人未提出异议。原告主张已完工水电部分，虽然聊天记录显示原告通知被告方准备水电装修材料，并提供了相应材料清单，但并不能据此认定水电部分已经完成，且被告于2020年9月21日另行委托崔正祥进行水电、瓦工的施工，足以证明原告所施工的水电部分并未通过被告方的验收。故原告主张施工到水电部分完工，缺乏有效证据，与事实不符，不予支持。关于工程款的认定问题，原告提供的工程造价单上并未署名由何人出具，也未加盖公章，且被告提供的证据证明，其中部分项目工资存在造假。《装修合同》第十款约定：“合同签订后，发包方按约定直接向承包方支付工程款的10%预付款；墙体砌墙完成发包方按约定直接向承包方支付工程款的20%进度款”，工程款应按合同约定进行结算。故原告主张按照工程造价单来结算工程款，于法有悖，不予支持。综上所述，原告周云峰要求被告安徽虹杉酒店管理有限公司支付工程款34000元（220000×30%-32000）及利息的诉请，予以支持。依照《中华人民共和国民法典》第七条、第五百零九条、第五百七十七条、第五百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告安徽虹杉酒店管理有限公司于本判决生效之日起十日内支付给原告周云峰工程款34000元及利息（以34000元为基数，从2020年9月26日起按银行拆借利率计算的逾期利息至款清息止）；二、驳回原告周云峰的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。款项汇至本院，账号：20×××55；开户行：六安农村商业银行股份有限公司皋城路分理处；收款单位：六安市金安区人民法院。案件受理费1550元，减半收取775元，由被告安徽虹杉酒店管理有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省六安市中级人民法院。审判员  杨效成二〇二一年三月十七日书记员  李伟龙附：本案相关法律条文《中华人民共和国民法典》第七条民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。附：证据目录清单原告向本院提交证据1．原告身份证，证明原告身份情况及主体适格；证据2．被告企业基本信息，证明被告企业基本情况及主体适格；证据3．装修合同，证明原被告双方于2020年7月10日签订了一份《装修合同》，且就工程地点、项目、承包方式、工程价款以及支付方式等内容进行了约定；证据4．原告与被告法定代表人的微信聊天记录，证明合同签订后原告按被告要求设计图纸并得到被告认可，砌墙完成通知开始准备做水电以及水电材料清单和水电点位图纸，2020年8月16日至9月25日原告一直在做水电、砌床和卫生间挂网粉刷等工作，水电基本完成，下专修吊顶材料单，装修样板间效果图以及样板间吊顶龙骨安装完成，因被告未按合同约定支付劳务费导致停工，被告构成违约双方已解除合同，被告通过微信支付30000元，共计支付32000元；证据5．工程造价单，证明原告已完工程总价款为99750元。被告向本院提交证据1．装修合同一份（原告已经提供），证明根据合同第三条第二款约定由承包方即原告免费提供设计图，但原告根本没有设计图，后来由被答辩人另找设计公司设计图纸；证据2．返工后施工团队证明3份，证明返工后木工由吴文明承接，花去费用90278元，返工后油漆工由朱周承接，花去费用56100元，返工后瓦工、水电工由崔正祥承接，花去费用255855元；证据3．《室内装饰委托设计合同》一份，证明本司另行委托安徽省飞鹿装饰设计有限公司设计，花去费用55000元；证据4．《国资运营公司房屋租赁合同》一份，物业费缴费凭据，证明本司自2020年5月9日起租赁南屏苑1、4栋商铺，合同第三条第一款约定第一年房租为576000元，即每月48000元，物业费每年30000元；证据5．证明一份、聊天记录和截图一份，证明原告的实际施工人水电工只有13个工作日，实际工资6500元；原告的实际瓦工施工人实际只支付21782元。原告提供的证据为虚假证据；证据6．报警记录，证明原告不支付工人工资，且每天只安排1-2个工人施工，导致后期延误工期，给本司造成巨大损失；证据7．视频资料，证明原告因设计错误导致施工错误，被告后期需要大量返工。