四川省南充市嘉陵区人民法院 民 事 判 决 书 (2021)川1304民初838号 原告:南充市高坪区德美牙科诊所，住所地四川省南充市高坪区阳春路**（阳春山水人家）******。 经营者：阳霞。 委托诉讼代理人：刘伟荣，南充市高坪区江东法律服务所法律工作者。 被告：南充锐帆广告装饰有限公司，，住所地四川省南充市嘉陵区兴盛街** 法定代表人：黄强。 原告南充市高坪区德美牙科诊所（以下简称“德美牙科诊所”）与被告南充锐帆广告装饰有限公司（以下简称“锐帆广告公司”）承揽合同纠纷一案，本院于2021年2月3日立案受理后，本案依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告德美牙科诊所的经营者阳霞及其委托诉讼代理人刘伟荣，被告锐帆广告公司的法定代表人黄强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告德美牙科诊所向本院提出诉讼请求:1.解除原被告签订的《圣艾口腔广告招牌制作安装合同书》；2.判令被告退还原告已支付的工程款36,000.00元，并承担资金占用利息（利息按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；3、请求被告支付原告因违约产生的各项损失共计：违约金27,000.00元，广告租赁费11,250.00元；4.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2020年4月18日，原被告签订《圣艾口腔广告招牌制作安装合同书》，合同约定，自该合同签订甲方预付工程款之日起15天能完工。原告于2020年4月20日便向被告支付预付款36,000.00元，现原被告约定的安装时间15天早已过去，被告仍未进场安装，经原告多次催促，被告拒不履行合同义务，并以各种借口推脱搪塞，原告多次催促，被告仍不拒绝合同义务，而且多次以欺骗的手段，承诺在几天内安装完成，现在距离合同约定时间过去8个月，被告仍然未履行合同，由于被告的行为导致了原告租赁的招牌位置长时间空置，影响了原告的营业和经营，浪费了广告招牌租赁费，原告的门店位于五星花园商圈，现在因为无招牌，已经濒临倒闭。被告的行为严重违约，请求法院依法裁判。 被告锐帆广告公司辩称，1.不同意解除合同;2.不存在15天内没有做好广告牌，原告自己说的要等高坪店的广告牌做好看效果，广告牌是做好的，只是没有挂上去，广告招牌按照原告的要求设计的，没有挂上去是因为不符合规定，城管不批准挂上去，原告是知晓的。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2020年4月18日，原告德美牙科诊所与被告锐帆广告公司签订《圣艾口腔广告招牌制作安装合同书》约定：甲方德美牙科诊所，乙方锐帆广告公司，甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他相关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，现就圣艾口腔广告招牌的制作安装达成如下协议：一、广告牌制作2.材质：底板材质为方管（方筒规格5*5公分）+镀锌方管+招牌四周钛金边包边。发光字均为不锈钢侧面冲孔发光字。二、广告牌安装安装地点：南充市顺庆区五星花园新世纪商场旁世纪名店街外墙美化。三、工程造价及支付方式1.广告招牌制作、安装费（即合同总价款）：共计人民币90,000.00元(大写玖万圆整)（不含发票）。2.支付方式：合同签订时甲方将预付40%的工程款，即36,000.00元（大写叁万陆仟圆整）。制作安装完成后，经甲方验收合格，甲方将第二次付给乙方40%的工程款，即36,000.00(大写：叁万陆仟圆整)。剩余的20%工程款，即18,000.00元（大写：壹万捌仟圆整）将于两月后全部付清。五、双方权利、义务1.乙方负责办理广告招牌设置，安装所必须的报批手续及相关费用。2.甲方有权对乙方的设计提出建议和修改意见，以使乙方设计的作品更符合甲方单位文化内涵。5.乙方自合同签订之日起，乙方在规定的时间制作施工并安装完毕；六、违约责任1.本合同有效期内双方均不得随意终止合同，若甲乙双方无故单方终止合同，则违约方须广告款项的5%赔偿给守约方。十、本合同至签订之日起生效。合同还就保修期、因广告所产生的责任的承担等进行了约定。原告德美牙科诊所、被告锐帆广告公司分别在合同的尾部签章。 2020年4月20日，原告德美牙科诊所向被告锐帆广告公司转款36,000.00元。 因原被告对广告招牌的制作安装产生争议，原告德美牙科诊所起诉来院，提出上述诉讼请求。 本院认为原告德美牙科诊所和被告锐帆广告公司签订的《圣艾口腔广告招牌制作安装广告书》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、法规及禁止性规定，合法有效，双方应按合同约定履行自己的义务。被告锐帆广告公司按照合同要求设计制作并安装广告招牌，原告德美牙科诊所向其支付报酬，故本案的案由为承揽合同纠纷。本案的争议焦点在于：一、合同的解除问题；二、损失的承担问题。 一、合同的解除问题。1.关于完工时间。原告德美牙科诊所诉称，合同约定的工期为合同签订后的15日内，并提供了合同复印件与微信聊天记录。对于合同复印件，本院经审查认为，案涉合同原件与复印件均为原告德美牙科诊所提供，该案涉合同原件与复印件关于工期的约定不一致，原告德美牙科诊所亦其未提供其他的佐证资料证明完工时间，故本院对原告德美牙科诊所提供案涉合同原件予以确认，对合同复印件不予采信。案涉合同原件未载明完工日期，本院对原告德美牙科诊所的诉称案涉合同签订后15日内完工不予采信。对于微信聊天记录，原被告双方对其微信记录的真实性均无异议，原被告一直就广告制作安装进行交流，根据微信聊天记录，双方多次对完工时间进行沟通，2020年5月21日，被告锐帆广告公司法定代表人黄强称：“5天时间”能完工，2020年8月8日，被告锐帆广告公司法定代表人黄强回复称：“完全可以做哈！我答应的18号完工”。等，该微信聊天记录能够视为原被告双方对工期的补充说明。结合庭审查明，被告锐帆广告公司称案涉工程一般5天能够完工，虽然被告锐帆广告公司未说明具体完工时间，但被告锐帆广告公司应在合理的期限内制作并安装完毕。2.关于广告招牌手续报批的问题。根据《圣艾口腔广告招牌制作安装广告书》的约定，被告锐帆广告公司应该负责广告招牌设置安装所必须的报批手续及相关费用，原告德美牙科诊所也有权利对设计方案进行修改。根据《中华人民共和国民法典》第七百七十六条：“承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的，应当赔偿损失”之规定，被告锐帆广告公司辩称按照原告德美牙科诊所要求制作的广告招牌不符合相关部门的要求，无法完成报批手续导致无法安装，但被告锐帆广告公司未提供证据证明其及时将情况告知给原告德美牙科诊所，亦未提供相关部门不予批准同意安装广告招牌的证据，故本院对被告锐帆广告公司的辩称不予采信。结合以上两点，截止到开庭，被告锐帆广告公司仍未将广告招牌制作完毕并施工安装，原告德美牙科诊所请求解除与被告锐帆广告公司的合同，本院予以支持。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十六条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失”之规定，原告德美牙科诊所向被告锐帆广告公司支付了36,000.00元的预付款项，被告锐帆广告公司应予以退还。关于利息的计算，原告德美牙科诊所诉请按照全国银行间同业中心公布的贷款市场报价利率计算，符合法律规定。本院认定从起诉之日起以36,000.00元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息至款清之日为止。 二、损失的承担问题。因被告锐帆广告公司未按照约定制作安装广告招牌，造成了原告德美牙科诊所的损失，原告德美牙科诊所请求被告锐帆广告公司应按照广告款项的30%向其支付违约金。按照合同约定，合同终止，应该按照广告款项的5%支付违约金，根据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条第二款“约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少”之规定，结合庭审查明的事情、现有的证据、被告的违约情况、原告的实际损失，本院认为被告锐帆广告公司应按照已付款项的30%即36000.00*30%=10,800.00元向原告德美牙科诊所支付违约金为宜。原告德美牙科诊所诉称因被告锐帆广告公司未及时制作安装广告招牌导致其租赁广告位空置，造成了损失，应该赔偿租赁费11,250.00元。根据《最高人民法院关于适用的解释》第九十条：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证据其事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利的后果”之规定，原告德美牙科诊所出示的广告位租赁《收据》系复印件，且该收据载明租赁费用为案外人王广飞支付。原告德美牙科诊所诉称王广飞系其合伙人，但未提供证据证明，故本院对原告德美牙科诊所请求被告锐帆广告公司支付广告租赁费11,250.00元不予支持。 综上，为了结纠纷，为维护当事人合法权益，依照《中华人民共和国民法典》第五百六十三条、第五百六十六条、第五百七十七条、第五百八十五条、第七百七十条、第七百七十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、解除原告南充市高坪区德美牙科诊所与被告南充锐帆广告装饰有限公司签订《圣艾口腔广告招牌制作安装合同书》； 二、被告南充锐帆广告装饰有限公司于本判决生效之日起十日内向原告南充市高坪区德美牙科诊所退还36,000.00元并支付利息（利息计算标准：从2021年2月3日起以36,000.00元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息至款清之日为止）； 三、被告南充锐帆广告装饰有限公司于本判决生效之日起十日内向原告南充市高坪区德美牙科诊所支付损失10,800.00元； 四、驳回原告南充市高坪区德美牙科诊所的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取828.00元，由被告南充锐帆广告装饰有限公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省南充市中级人民法院。 本案判决生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  黄英鹰 二〇二一年三月二十九日 书记员  王 帆