湖南省临湘市人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0682民初1051号原告：湖南兴和建设工程有限公司。住所地：岳阳市城陵矶新港区云港路创业孵化基地2号楼508、509室。法定代表人：李爱军，经理。委托诉讼代理人：曹景毅，湖南岳州律师事务所律师。两原告委托诉讼代理人：高婷，湖南岳州律师事务所律师。被告：临湘市永生房地产开发有限公司,住所地：临湘市云湖街道飞跃社区石塘组（三湾工业园入口处）。法定代表人：王生亚，公司董事长。诉讼代表人：湖南思阳律师事务所，系临湘市永生房地产开发有限公司破产管理人。委托诉讼代理人：杨诗旷，临湘市永生房地产开发有限公司破产管理人工作人员。委托诉讼代理人：郭凤志，临湘市永生房地产开发有限公司破产管理人工作人员。原告湖南兴和建设工程有限公司（以下简称兴和公司）与被告临湘市永生房地产开发有限公司（以下简称永生公司)破产债权确认纠纷一案，本院于2020年5月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告兴和公司法定代表人李爱军及委托诉讼代理人曹景毅、高婷，被告永生公司的法定代表人王生亚及破产管理人的委托诉讼代理人杨诗旷、郭凤志到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.确认被告应向原告支付工程款3304193.66元及利息596967.65元（以应付工程款为基数，按月利率2%，自2018年7月1日起计算至2019年1月25日止）；2.确认被告应向原告支付停工直接损失共计2848320元；3.确认被告应向原告支付塔吊租赁费用529000元及利息95572.66元（以应付塔吊租赁费为基数，按月利率2%，自2018年7月1日起计算至2019年1月25日止）；4.确认被告应向原告支付停工间接损失20万元；5.确认原告对上述款项享有优先受偿权。事实和理由：2018年6月27日，原告与被告签订《湖南省建设工程施工合同》，约定由原告承包建设临湘市天湖湾壹号住宅小区工程。2018年6月29日，原告安排施工队伍进场施工。合同履行过程中，被告因公司运营问题，要求原告停工，原告于2018年7月1日停工。根据合同约定，项目工程款应当按照工程进度按月支付，被告未按照合同约定向原告支付工程款等费用。2019年1月25日，被告经临湘市人民法院裁定进入破产清算程序。原告提供的证据有：中标通知书；《湖南省建设工程施工合同》、工程项目施工合同备案表；关于临湘市天湖湾壹号住宅小区工程施工费用的说明；关于临湘市天湖湾壹号住宅小区工程招标、报建压证、人工费用的说明；兴和公司支出明细表与利息计算表；单位工程量清单与造价表，人工、材料、机械用量汇总与单价表，签证单，发货单，采购单；关于取回塔吊的报告；关于请求退回关于临湘市天湖湾壹号住宅小区工程证件的报告；（2019）湘0682破1号民事裁定书。被告辩称，1、永生公司不是本案适格的被告。《合作开发合同》及《合作开发合同补充协议（一）》约定的合同标的均为合作开发麒麟山庄房地产项目。该项目产生的收益全部归陈水平所有。岳阳市中级人民法院（2018）湘06民终3140号民事判决已发生法律效力，陈水平与孙琼芳转让王生亚、陈辉所持有永生公司股权的行为无效。陈水平以永生公司名义与原告签订的建筑施工合同自然无效。建设工程合同项下的权利义务应由陈水平享有和承担。2、涉案建筑施工合同属无效合同，且原告应当承担合同无效的全部过错责任。麒麟山庄房地产项目没有取得建设工程规划许可证，所签施工合同无效。3、原告的损失存在诸多虚假或虚高情形。基础工程大部分是以前的施工队伍施工，原告的损失充其量几万元而已。4、本案存在鉴定材料未质证、鉴定项目重复计算、鉴定结论不真实客观情形。被告提供的证据有：《合作开发合同》、《合作开发合同补充协议（一）》；（2018）湘0682民初435号民事判决；（2018）湘06民终3140号民事判决；陈水平的债权申报登记表、债权申报证据清单及所附材料。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方进行了质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。经审理查明，2018年6月27日，原告与被告签订《湖南省建设工程施工合同》，约定由原告承包建设临湘市天湖湾壹号住宅小区工程。2018年6月29日，原告安排施工队伍进场施工。合同履行过程中，被告因公司运营问题，要求原告停工，原告于2018年7月1日停工。2019年1月25日，被告经临湘市人民法院裁定进入破产清算程序。本案在审理过程中，经原告申请，本院委托湖南天翔工程项目管理有限公司对涉案工程进行鉴定，相关损失均只计算至被告宣告破产清算之日（2019年1月25日）止，鉴定意见为，原告建安工程造价946113.77元，塔吊租赁费及塔吊司操人员工资346782.31元，原场地土石方、原基坑土石方1368644.95元，押证人员某用833000元，应付费用227912元，门卫看守工资21000元、费用9140元，合计3752593.03元。本院认为，本案争议的焦点是：1.原、被告签订的《湖南省建设工程施工合同》是否有效。2.原告主张的债权是否享有优先受偿权。关于焦点一，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二条规定：当事人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续为由，请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持，但发包人在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的除外。发包人能够办理审批手续而未办理，并以未办理审批手续为由请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院不予支持。涉案临湘市天湖湾壹号住宅小区工程至今没有取得建设工程规划许可证，因此，原、被告双方签订的《湖南省建设工程施工合同》应当认定无效。被告作为发包人，对涉案工程应当办理好建设工程规划许可等审批手续，但被告怠于办理，致使双方签订的建设工程施工合同无效，导致合同无效的过错在被告。现损失大小无法确定，原告参照合同约定计算工程价款的诉求本院予以支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。本案中，被告对原告的建安工程造价946113.77元，场地、基坑土石方1368644.95元，共计2314758.72元应当按照中国人民银行同期同类贷款利率计算向原告支付利息。关于焦点二，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十条规定：未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。原告请求对其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的诉求符合法律规定，本院予以支持。关于被告提出其主体资格不适格，建设工程合同项下的权利义务应由陈水平享有和承担的意见，王生亚、陈辉与孙琼芳、陈水平、邓农确认股权转让无效纠纷一案，岳阳市中级人民法院作出（2018）湘06民终3140号民事判决与本案没有关联，陈水平作为被告公司负责人以被告名义与原告签订《湖南省建设工程施工合同》，其法律责任依法应当由被告承担，陈水平作为法定代表人其个人不应对合同承担民事责任。至于陈水平个人是否存在越权行为或侵权行为，属于另一个法律关系，不属本案审理范围，因此，本院对被告的辩解不予采信。关于被告提出鉴定材料未质证、鉴定项目重复计算、鉴定结论不真实客观的意见，原告提供鉴定材料后，本院均及时通知被告应当提交质证意见，但被告在规定时间内未提出质证意见；被告亦未提供相应的证据证实那些鉴定项目存在重复计算的情形；被告未提供充分的证据证实鉴定结论存在不真实客观的情形，因此，本院对被告的此辩解意见不予采信。关于原告提出的第四项诉讼请求，因原告未提供相应的证据予以证实，因此，本院对原告的此项诉求不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十七条、第一百零七条的规定，判决如下：一、确认被告临湘市永生房地产开发有限公司应偿还原告湖南兴和建设工程有限公司工程款人民币3752593.03元及利息，利息以2314758.72元工程款为基数自2018年7月1日起按中国人民银行同期贷款利率计算至2019年1月25日止；二、对第一项应付款项，原告湖南兴和建设工程有限公司在其承建工程部分折价或者拍卖的价款范围内享有优先受偿权；三、驳回原告湖南兴和建设工程有限公司其他诉讼请求。案件受理费250元，鉴定费5万元，由被告临湘市永生房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。审判员  任刚德二〇二一年三月一日法官助理刘欣书记员余弛附法律条文：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二条当事人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续为由，请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持，但发包人在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的除外。发包人能够办理审批手续而未办理，并以未办理审批手续为由请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院不予支持。第三条建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。损失大小无法确定，一方当事人请求参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的，人民法院可以结合双方过错程度、过错与损失之间的因果关系等因素作出裁判。第二十条未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。