内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院民事判决书（2021）内09民终144号上诉人（原审原告）：呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司。法定代表人：王某。委托诉讼代理人：赵某，特别授权。委托诉讼代理人：胡某，北京大成（内蒙古）律师事务所律师，一般代理。被上诉人（原审被告、反诉原告）：刘某，现住呼和浩特市。委托诉讼代理人：李某、高某，内蒙古秤元律师事务所律师，一般代理。上诉人呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司因与被上诉人刘某装饰装修施工合同纠纷一案，不服丰镇市人民法院（2019）内0981民初1349号民事判决，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上诉人呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司的委托诉讼代理人赵某、胡某与被上诉人刘某及其委托诉讼代理人李某、高某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原审认定，2017年11月1日，原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）与被告刘某（反诉原告）签订了《九田家果木烤肉店室内装饰装修施工合同》、《羊鲜森铜锅涮店室内装饰装修施工合同》。两份合同均为格式合同，约定合同签订2日内，甲方支付总价款的45%，乳胶漆进场前，甲方支付总价款的30%，设备进场安装完成后，甲方支付总价款的20%。装修质保金5%，保修期过后2个月内，甲方支付结清。本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《室内装饰装修工程施工质量行业规范》为质量评定验收标准。由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按工程价的1‰支付违约金。逾期三天后，现场停止施工。由于乙方原因造成逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方3000元。《九田家果木烤肉店室内装饰装修施工合同》约定总价款812250元，工程期限55天，从2017年11月2日开工，2017年12月26日竣工。施工内容包括地面、墙体、天棚、门窗、家具、卫生间、厨房、水电气工建改造。灯具、窗帘及机电设备调试安装到位，保洁后离场。加火焰灯箱、六开门冷冻柜、凉水系统，施工方式为包工包料。被告刘某（反诉原告）提交的合同另添加“除收银系统、餐具外，乙方全包。”合同还对工程要求做了详细约定。被告刘某（反诉原告）在甲方代表处签字，原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）在乙方处签章。《羊鲜森铜锅涮店室内装饰装修施工合同》约定总价款369000元，为工程期限45天，从2017年11月2日开工，至2017年12月16日竣工。施工内容包括地面、墙体、天棚、门窗、家具、卫生间、厨房、水电气工建改造。灯具、窗帘及机电设备调试安装到位，保洁后离场。除收银系统、餐具外，乙方全包。施工方式为包工包料。合同还对工程要求做了详细约定。被告刘某（反诉原告）在甲方代表处签字，原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）在乙方处签章。合同签订后，原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）组织人员进场施工，在施工过程中因变更增加施工费用61280元。工程于2018年1月16日竣工。另原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）在施工过程中存在质量问题，原审法院依法委托内蒙古鼎佳价格评估有限责任公司对丰镇市九田家羊鲜森饭店装饰装修工程维修部分进行价格评估，2020年9月28日，内蒙古鼎佳价格评估有限责任公司作出内鼎佳（价）字第050号《关于丰镇市九田家、羊鲜森饭店装饰装修工程维修部分的价格评估报告》，结论为，丰镇市九田家、羊鲜森装饰装修工程水系漏水项目、桌面打孔错误项目、门头灯阴影项目更换等的总费用为人民币47665元。中央空调项目无法使用的原因无法确定、厨房油水分离器安装无图纸及资料、桌面全部非老榆木并开裂变形、补油等更换要求，因无法确定老榆木材质与开裂原因，无法鉴定。被告刘某（反诉原告）于2017年11月3日支付工程款450000元，2017年11月21日支付工程款80000元，2017年12月5日支付工程款100000元，2017年12月11日支付工程款250000元，2018年3月3日支付工程款90000元，共计支付原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）970000元。被告刘某（反诉原告）代购材料80000元。原审认为，原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）与被告刘某（反诉原告）签订了《九田家果木烤肉店室内装饰装修施工合同》、《羊鲜森铜锅涮店室内装饰装修施工合同》合法有效，双方当事人理应按照合同约定履行义务。原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）要求被告刘某（反诉原告）支付剩余工程款并承担逾期付款违约金的诉讼请求应予支持。合同约定逾期付款按照每日1‰支付违约金，原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）在起诉时要求按照年利率24%计算逾期付款违约金，经过释明，被告刘某（反诉原告）认可，因此对原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）要求按照年利率24%计算逾期付款违约金的诉讼请求予以支持。另原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）在施工过程中存在质量问题，被告刘某（反诉原告）一直要求解决，原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）主张已过质保期的抗辩不能成立。原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）逾期交工，应承担逾期交工违约金。因此被告刘某（反诉原告）要求原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）承担逾期交工违约金及承担因施工质量不合格造成维修费用47665元的反诉诉讼请求应予支持。逾期交工违约金应按原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）认可的两个项目逾期交工累计44天计算。庭审中，原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）认为每日3000元的违约金约定过高，要求调整，但原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）在微信聊天中认可违约金132000元，且并未提供相应证据证明，因此不予调整。依据合同约定施工方式为包工包料，因此被告刘某（反诉原告）要求原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）承担代购材料80000元的反诉诉讼请求应予支持。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条之规定，判决如为：一、被告刘某（反诉原告）在判决生效后十日内支付原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）工程款271530元；二、原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）在判决生效后十日内支付被告刘某（反诉原告）逾期交工违约金132000元；三、原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）在判决生效后十日内支付被告刘某（反诉原告）维修费用47665元；四、原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）在判决生效后十日内支付被告刘某（反诉原告）代购材料费用80000元；五、上述第一、二、三、四项折抵后，被告刘某（反诉原告）在判决生效后十日内支付原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）工程款12865元；六、被告刘某（反诉原告）在判决生效后十日内支付原告呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司（反诉被告）逾期付款违约金18371元（逾期付款违约金按照约定付款分段计算截止2019年3月15日，并应按照12865元按照年利率从2019年3月16日继续计算至给付之日止）。一审宣判后，呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司不服，向本院提出上诉，主要理由为原判忽视被上诉人违约在先的事实，进而错误的认定违约责任，且认定违约金数额超过法律规定；原审法院未依据合同实质内容准确认定包工包料所涵盖的项目，进而错误的支持了被上诉人要求支付材料代购款的诉请；原审法院忽略被上诉人擅自使用未经质量验收工程的事实，错误的引用了鉴定结果。被上诉人刘某以同意原审判决做了答辩。经审理查明，原判认定事实属实。本院认为，上诉人与被上诉人之间的装饰装修施工合同，合法有效，上诉人要求被上诉人支付剩余工程款的诉请，原审法院已依法予以支持。上诉人对逾期交工的事实认可，应依法承担逾期交工的违约责任。原审对违约金数额的认定既有合同约定，又有双方微信聊天的认可，对此本院予以支持。被上诉人代购材料款已实际发生，质量问题经鉴定确认的维修费用，原审法院从应付工程款中扣除并无不当。故对上诉人的上诉理由本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费7089元由上诉人呼和浩特市鸿鑫时代装饰工程有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 张文东审判员 郝春雷审判员 尹志明二〇二一年三月二十五日书记员 郑 伟