湖南省长沙市望城区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）湘0112民初5457号 原告：深圳市旭升洁净技术有限公司，住所地深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道宝源华丰总部经济大厦三楼303号（办公场所）。 法定代表人：范其。 委托诉讼代理人：易爽，广东银领律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘轩，男，1994年10月20日出生，汉族，住安徽省宿州市砀山县，系该公司员工。 被告：东莞市火烈鸟装饰设计工程有限公司，住所地东莞市长安镇长盛社区长盛东路南一巷五号203室。 法定代表人：谢光强。 被告：谢光强，男，1991年10月16日出生，汉族，住江西省吉安市泰和县。 原告深圳市旭升洁净技术有限公司（以下简称深圳旭升公司）诉被告东莞市火烈鸟装饰设计工程有限公司（以下简称东莞火烈鸟公司）、谢光强建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年10月27日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告深圳旭升公司的委托诉讼代理人易爽到庭参加了诉讼，被告东莞火烈鸟公司及被告谢光强经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告深圳旭升公司向本院提出诉讼请求：1.判令两被告向原告返还预付款64000元；2.判令两被告向原告支付设备及材料款105474.62元；3.判令两被告赔偿损失613000元4.判令两被告承担诉讼费。在开庭审理中，原告深圳旭升公司诉讼请求为：1.判令被告东莞火烈鸟公司向原告返还预付款64000元；2.判令被告东莞火烈鸟公司向原告支付设备及材料款105474.62元；3.判令被告东莞火烈鸟公司赔偿损失613000元；4.判令被告谢光强对被告东莞火烈鸟公司的上述债务承担连带偿还责任；5.判令两被告承担诉讼费。事实和理由：2020年1月2日，原告与被告东莞火烈鸟公司签订《装修施工承揽合同》（合同编号：XS-SMYEQ-CGO01），约定由被告被告东莞火烈鸟公司承包原告位于湖南省长沙市望城区的湖南生命元胶原蛋白车间、特医产品车间二楼净化安装工程项目中风管安装、风管保温、结构、空调设备等施工，合同约定：开工日期为2020年1月8日，工期为90天。合同总价款为64万元（含人工、辅料、保修、维修、税金等费用），双方约定的付款条件及进度为：合同签订后由被告安排工具、人员、辅材进场，提供全体施工人员的保险后，被告东莞火烈鸟公司向原告申请付款，原告收到请款申请后5个工作日内支付合同总价的10%即6.4万元作为工程进场预付款；每月月底前被告东莞火烈鸟公司向原告报送一个月完成工作量的计价清单，项目部审核通过后原告在7日内按上月完成工程量计价款的60%支付进度工程款。《装修施工承揽合同》第十一条第6点约定，被告东莞火烈鸟公司必须在约定的施工期限内按质完成本合同项下的工程施工内容，如因延期竣工在5天之内，每日应向原告支付工程款总额的0.1%违约金，超过5天（含5天）但不足30天，每日应向原告支付工程款总额的0.3%违约金，施工延期超过30天，原告有权解除合同，被告东莞火烈鸟公司需支付合同总额的10%违约金给原告，给原告造成的其他相应损失均由东莞火烈鸟公司负责赔偿给原告。《装修施工承揽合同》第十一条第7点约定，因被告东莞火烈鸟公司违约解除合同或中途擅自退场；其未完成工程的部分所需人工费用，全部由被告东莞火烈鸟公司承担：原合同范围内由东莞火烈鸟公司采购的设备和材料，未购买的部分按原告购买价格的1.1倍支付给原告，如造成其他损失，被告东莞火烈鸟公司全额赔偿。2020年1月13日，被告东莞火烈鸟公司与原告召开项目开工前协调会，被告东莞火烈鸟公司确认并承诺：风管安排8人、结构安排2人，春节前完成2000-3000平方米风管吊装工作。截止到1月13日，风管材料已全部到达现场，根据进度计划和施工合同，施工人数明显不足。原告要求被告东莞火烈鸟公司年前完成风管吊装，被告东莞火烈鸟公司承诺加派进场施工人数，保质保量完成工程进度。2020年1月18日，原告向被告东莞火烈鸟公司支付64000元的工程进场预付款。因疫情影响，春节后不能按时复工，但疫情缓解后被告东莞火烈鸟公司仍不履行合同，原告于2020年2月27日通过邮件方式致函被告东莞火烈鸟公司要求履行合约，但被告东莞火烈鸟公司未予理会。2020年3月5日被告东莞火烈鸟公司明确表示不继续履行合同，基于被告东莞火烈鸟公司的违约行为，深圳市旭升洁净技术有限公司当日通知被告东莞火烈鸟公司解除双方的《装修施工承揽合同》。2020年3月11日，鉴于被告东莞火烈鸟公司违约导致工程项目停滞，原告为了避免损失扩大，与湖南顺仟钢铁贸易有限公司签订《购销合同》，采购镀锌板以弥补被告东莞火烈鸟公司违约导致的损失，为此花费95886.02元。后原告联系新的施工队进场施工，但被告东莞火烈鸟公司拒不办理材料、图纸对接，导致工程施工无法顺利进行，原告于2020年3月18日发邮件给被告东莞火烈鸟公司，要求被告东莞火烈鸟公司将施工材料CAD分解图及相关资料提供，以便后续对接避免损失扩大，但被告东莞火烈鸟公司不予理会。2020年9月7日，原告委托律师向被告东莞火烈鸟公司发律师函，但被退回。被告谢光强是被告东莞火烈鸟公司的唯一股东人，而被告东莞火烈鸟公司为一人有限责任公司，其应当对被告东莞火烈鸟公司的债务依法承担连带责任。特提起诉讼，请支持原告的全部诉讼请求。 被告东莞火烈鸟公司及被告谢光强未到庭参加诉讼，视为放弃答辩。 经审理查明，2020年1月2日，深圳旭升公司作为甲方（发包方）、东莞火烈鸟公司作为乙方（承包方）双方签订的《装修施工承揽合同》（合同编号：XS-SMYEQ-CGO01）约定，由东莞火烈鸟公司承包原告位于湖南省长沙市望城区的湖南生命元胶原蛋白车间、特医产品车间二楼净化安装工程所属风管安装、风管保温、结构、空调设备等施工；开工日期为2020年1月8日，工期为90天；合同工程总价款暂定为64万元（包含人工、辅料、保修、维修、税金等费用），单价固定，合同最终以实际施工结算数量结算；甲、乙双方签订合同生效后，乙方安排工具、人员、辅材进场，提供全体施工人员的保险后，乙方向甲方项目经理申请预付款，甲方收到请款申请后5个工作日内支付合同总价的10%为工程进场预付款6.4万元作；第十一条第7款约定：“因乙方违约本合同解除或乙方中途擅自退场，其未完成工程的部分所需人工费用，全部由乙方承担；原合同范围内由乙方采购的设备和材料，未购买的部分按甲方购买价格的1.1倍支付给甲方，如造成甲方其他损失，乙方全额赔偿。” 合同签订后，深圳旭升公司于2020年1月18日向东莞火烈鸟公司预付了工程款64000元，但东莞火烈鸟公司未安排人员进场施工。2020年3月5日，深圳旭升公司向东莞火烈鸟公司发送了《合同解除确认函》，终止双方签订的合同。2020年3月11日，深圳旭升公司与湖南顺仟钢铁贸易有限公司签订了《购销合同》采购镀锌板，共计95886.02元。2020年9月7日，深圳旭升公司就解除合同后的相关事宜委托律师事务所向东莞火烈鸟公司发送了律师函。 另查明，东莞市火烈鸟装饰设计工程有限公司属于自然人独资公司，股东为被告谢光强。 上述事实，有《装修施工承揽合同》、工期通知单、交通银行电子回单、复工通知函及邮件、合同解除确认函及邮件、《购销合同》、律师函及邮单、企业信用信息公示报告等证据及原告的陈述在卷佐证。 本院认为，深圳旭升公司与东莞火烈鸟公司签订的《装修施工承揽合同》系双方真实意思表示，不违反法律的强制性规定，合法有效，当事人应当按照约定履行自己的义务。因深圳旭升公司预付了工程款后，东莞火烈鸟公司未组织人员进行施工，双方已解除合同，东莞火烈鸟公司应向深圳旭升公司返还预付款，故对于原告请求判令东莞火烈鸟公司返还预付款64000元的诉讼请求，本院予以支持。关于原告要求东莞火烈鸟公司按1.1倍支付设备及材料款105474.62元的问题，经查，原告在向东莞火烈鸟公司发送合同解除函后购买了镀锌板共计95886.02元，原告要求东莞火烈鸟支付该项费用，无事实基础，本院对原告的该项诉讼请求不予支持。关于原告要求东莞火烈鸟公司赔偿损失613000元的问题，原告该诉讼主张仅以工程项目支付工程款为依据，未提供具体损失的证据，且《装修施工承揽合同》第十一条第7款的约定是指未完成工程部分的计算，应以所支付工程款对应的工程量为计算依据，东莞火烈鸟公司亦未对案涉工程进行实际施工，故原告要求东莞火烈鸟公司赔偿损失的证据不足，本院对原告的该项诉讼请求不予支持。关于原告要求被告谢光强对东莞火烈鸟公司的债务承担连带责任的问题，经查，东莞市火烈鸟装饰设计工程有限公司属于自然人独资公司，股东为被告谢光强，被告谢光强未到庭参加诉讼，视为未提供证据证明公司财产独立于其自己的财产，应对公司债务承担连带责任，故对原告请求判令被告谢光强承担连带责任的诉讼请求，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、限被告东莞市火烈鸟装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告深圳市旭升洁净技术有限公司返还预付工程款64000元； 二、被告谢光强对上述第一项债务承担连带清偿责任； 三、驳回原告深圳市旭升洁净技术有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费11624元，由原告深圳市旭升洁净技术有限公司负担10224元，被告东莞市火烈鸟装饰设计工程有限公司、谢光强负担1400元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。 审 判 长  周健成 人民陪审员  钟 佳 人民陪审员  王 龙 二〇二一年三月三日 代理书记员  陈** 附相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国公司法》 第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。