广东省惠州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤13民终867号上诉人（原审原告）：古淑珍，女，1984年3月9日出生，汉族，户籍地广东省惠东县×××××××××，公民身份号码441××××××××××××048。委托诉讼代理人：李泽洨，广东指针律师事务所律师。上诉人（原审被告）：惠州市富森房地产有限公司，住所地惠东县×××××××××××××××××××之2-3层。法定代表人：林某1。委托诉讼代理人：李文革、姚佩丽，广东仁康律师事务所律师、实习律师。上诉人古淑珍与上诉人惠州市富森房地产有限公司因商品房预售合同纠纷一案，不服广东省惠东县人民法院（2020）粤1323民初3068号民事判决，向本院提起上诉，本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。现已审理终结。上诉人古淑珍上诉请求：一、撤销（2020）粤1323民初3068号民事判决第一判项，改判为被上诉人于本判决生效之日起10日内向上诉人支付逾期交房违约金157249.3元（从2017年4月1日计至2020年7月15日共1201天）。二、撤销（2020）粤1323民初3068号民事判决第二判项，改判为被上诉人于本判决生效之日起10日内向上诉人支付逾期办证违约金（以654660元为基数，按年利率6%从2018年4月1日计至涉案房屋不动产权证办至上诉人名下日止）。三、诉讼费由被上诉人承担。事实与理由：一、一审庭审时，被上诉人已明确表示未通知过上诉人收房，那么一审辩论终结日的2020年7月15日上诉人才知悉房屋具备交房条件，因此，一审认定自2019年5月30日办理竣工验收备案日起算90天视为被上诉人通知收房于法无据。《商品房买卖合同》第11条第（二）款明确，“……出卖人应当书面通知买受人办理交付手续”、最高院商品房解释第11条“买受人接到出卖人的书面交房通知”，因此，既然被上诉人已经明确未通知交房，那么，上诉人只有在庭审之日才知悉房屋具备交付条件。一审认定竣验备案日起算90天后的2019年8月28日视为交房日于法无据。同时，2019年8月28日至庭审日的2020年7月15日才知悉具备交房条件日的这段时间，上诉人的无房居住损失应由谁承担？作为守约方的上诉人不应为被上诉人的违约行为承担该笔损失。因此，逾期交房违约金计算终结日应计至一审庭审日2020年7月15日，而非一审认定的2019年8月28日。二、涉案合同第二十条第二款约定的逾期办证违约金从商品房交付之日往后计算360日为始算日，一审法院对“商品房交付之日”不以合同第十一条确定的2017年3月31日这一合同约定日，而是从实际交房日即一审法院认定的2019年8月28日是错误的；逾期办证违约金终止日一审判决认定计至被上诉人提交办证材料至房屋登记机构日止而非办妥房产证件至上诉人名下之日亦是错误的。理由如下。（一）无论是以合同第二十条为格式条款，对条文的解释应以有利于合同提供相对方的上诉人，还是以该条款的应有之意来看，均应以合同约定的交付时间2017年3月31日往后计算360天作为逾期办证违约金的起算点。涉案合同为格式合同，涉及的合同争议条款第十一条和第二十条的日期和期限空格处均为被上诉人通过打印的方式填上，上诉人作为众多购房者之一只能选择接受，换言之，既然格式条款第十一条约定的2017年3月31日是被上诉人自愿承诺的交房日期，作为开发商的被上诉人，在楼盘的开发、施工、销售均占据主导优势地位，亦是施工合同、商品房买卖合同的签订主体，完全是清楚涉案楼盘和房屋的竣验日期、交房时间和办证时间，同理，合同第二十条第（二）款约定的办证日，亦应当是被上诉人自愿承诺自该约定日2017年3月31日起360日内取得房屋所有权证书。从条款有无意义的角度来看，若逾期办证日按一审法院确定的以实际交房日起算360日，因该实际交房日在合同签订时双方是无法确定而使逾期办证日也是无法确定，那么该条款也就毫无意义，涉案合同文本为国家住建部、工商部等部门联合制订而适用的GF-2014-0171《商品房买卖合同示范文本》，是不可能设置无意义的条款的。（二）一审判决认定逾期办证违约金计至提交办证材料至房屋登记机构日止不符合合同第二十条第（二）款约定，是认定事实错误。上诉人已交付了相关办证费用给被上诉人代办权属证件，被上诉人理应为上诉人办理出房屋所有权证书，因此，一审判决逾期办证违约金只计至被上诉人提交办证材料至房屋登记机构于法无据，亦与涉案合同第二十条第（二）款约定不符。因此，本案逾期交房违约金应计至一审辩论终结日；对逾期办证违约金约定的商品房交付之日往后计算360日中的“商品房交付之日”，一审认定应以实际交房日而非以合同约定日是不合事实的；因上诉人已交纳办证费，被上诉人未履行办证义务，一审认定该办证违约金计算的终止日为被上诉人提交办证材料至房屋登记机构而非办妥证件至上诉人名下之日亦是错误的。请二审法改判支持上诉人请求。上诉人惠州市富森房地产有限公司答辩称：答辩人与被答辩人于2016年3月5日签订的《商品房买卖合同》（合同编号X）。答辩人已按合同约定在约定期限内，交付质量合格的房产给被答辩人居住，并在合理期限内为其办理房产证，被答辩人合同目的完全可以实现。被答辩人没有依照合同目的和诚实信用原则，接收房产，不配合办证，不能认定答辩人违约和承担违约责任。被答辩人的上诉请求应予驳回，理由如下：一、答辩人延期交房和办证给被答辩人造成的损失，应以其实际损失核算。答辩人与被答辩人签订的《商品房买卖合同》，被答辩人的合同目的就是通过这次交易，取得质量合格的商品房用于居住，并取得该商品房的产权。毫无疑问，在被答辩人提起本案的诉讼之时，被答辩人的合同目的完全能够实现。依照诚实信用原则，对其提出的所谓因答辩人违约而导致的损失，应持审慎的态度！在其合同目的可以实现的前提下，对其主张答辩人的违约行为导致的损失，应当按照《民法典》584条、585条之规定核算，而不能简单按照合同约定或者什么指导意见去核算。法律规定才是所有判决的依据。按照《民法典》584条、585条致规定，一审法院认定答辩人延期交房和办证，只能依照延期交房和办证对被答辩人实际造成的损失，来计算其损害赔偿金额。答辩人与被答辩人签订《商品房买卖合同》，不能按照合同约定依期交房和办证，答辩人所遭受的损失，实际就是在逾期期间，答辩人无偿占用了被答辩人的购房资金。因而只能计算答辩人在逾期交房期间无偿占用被答辩人购房资金的损失。按照《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条第2款的规定，资金被无偿占用的损失按年利率6%计算。被答辩人实际损失金额为：购房款×6%×逾期交房时间。至于没有及时办证，可能导致的损失，只能是导致答辩人不能及时用房产证融资。但是，双方签订的是按揭买房合同，被答辩人办理的房产证已经抵押给了银行，因而其办证后是无法再融资的。即没有及时办证不会给被答辩人造成实际损失。一审法院简单按照合同约定核算被答辩人的损失，违反了《民法典》584条、585条规定。且核算的损失金额达数十万元，相当于惠州普通工人不吃不喝连续工作三、四年的收入。我想，即使是婴孩都会清楚，逾期交房，被答辩人的实际损失绝对没有这么多。二、一审法院对法律关系界定错误。答辩人与被答辩人均为平等的民事主体。因签订了《商品房买卖合同》这一民事法律行为而产生相应的民事权利和民事义务，双方为民事法律关系。答辩人的民事义务为在约定的期限内，交付质量合格的房产给被答辩人用于居住。而被答辩人的民事权利是在约定的期限内，取得工程质量合格的房产用于居住。2017年7月答辩人交付的房产，经事后验收（2019年5月20日经验收质量合格），工程质量合格。即使当时没有及时验收，并不影响被答辩人实现可以“接收质量合格房产”这一合同目的。因而应认定答辩人在合同约定在期限内，履行了交付质量合格房产的义务。根据合同第九条约定：商品房交付时应当符合两个条件：①该商品房已取得建设工程竣工验收备案的说明文件（即经勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位五个单位联合验收的工程质量合格文件）；②该商品房已取得房屋测绘报告。答辩人建设的商品房，主体工程于2015年6月完工，于2015年6月29日办理了《房产面积测绘成果报告书》。因此第②项交付条件已具备。现在争议的是第①项交付条件。在2017年7月，答辩人交付房产之时。确实没有这个文件（上述五个单位的验收文件于2019年5月30日才完成）。没有上述五个文件不得交付，是建设行政管理规定。竣工验收备案制度是国家行政机关对建设工程质量的一种监督管理制度，竣工验收备案的申请主体是建设单位，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。建设行政主管部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。因此，答辩人由于各种不可抗力的原因未能及时取得建设工程竣工验收备案的说明文件就交付房屋的行为，如果对建设行政主管部门的管理造成了影响和损失，那答辩人可以接受其对答辩人的行政处罚，这属行政行为。虽与本案具有关联性，但不能据此认定答辩人没有交付质量合格的商品房给被答辩人。综上所述，一审法院将答辩人与被答辩人之间的民事法律关系和被答辩人与作为建设行政机关之间的行政法律关系混为一谈，是对法律关系的错误界定。三、一审法院对法律理解错误。首先，一审判决第13页第8-18行：最高院《第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要》第18条，合同没有约定违约责任或者损失数额难以确定的，参照最高院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条第2款规定处理，并据此判令答辩人没有依期为被答辩人办理房产证，应承担以购房款为基数，按年利率6%的标准计算违约金。这是对该司法解释的错误理解。司法解释是指整个《商品房买卖合同》违约承担责任的方式。如购房人不能依照合同约定时间交房，就认定逾期期间出卖方无偿占用了购房人的购房资金，并依照最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条第2款的规定，按年利率6%计算违约金。第二十九条第2款规定的意思非常明确，就是借贷双方没有约定利息的，按借款方占用贷款方资金处理，即按年利率6%计付利息。只有整个合同违约，才会出现开发商占用购房者购房资金的情形。按照一审法院的理解，商品房买卖合同，一个违约行为，就罚年息6%的违约金。那么如果开发商有多个违约行为，如没有交房罚6%；没有竣工验收罚6%；没有供水供电罚6%；没用消防罚6%；没有小区绿化罚6%；没有物业管理罚6%；没有办证罚6%…整个合同如有十项违约，每年要承担60%的违约金。不用两年，开发商就要破产了。该司法解释肯定不是这个意思，而是指整个合同违约而逾期交房，认定开发商占用购房者的逾期期间的购房资金，总共要承担年息6%的违约金。故一审法院以答辩人没有依期办证一个违约行为，就判令承担年息6%的违约金，是对该司法解释的错误理解。关于延期办证的违约责任，在双方签订的《商品房买卖合同》第二十条以及《补充协议》第二十三条中约定；在房产交付后360天内办理，不能办理的双方另行协商。这种情况，实际是对该项违约责任约定不明。依照《合同法》第113条的规定，只能依照被答辩人的实际损失计算答辩人的赔偿责任。在一审中，被答辩人并没有举证证明，其未依期办理房产证的原因，是答辩人造成的。更没有举证证明，其未依期办理房产证，造成的损害数额，因而其该项上诉请求是无法支持的。四、被答辩人的主张违背公平原则，非法利益不应得到支持。任何一个公民，在民事法律行为中，因对方的违约导致合法权益受到损害的，均可主张违约损害赔偿。但无权追求其不当得利。本案中，被答辩人完全可以在合同约定的期限接受房产（该房产经验收质量合格）用于居住，即使延期办证，也没有导致其利益损害。其合同目的完全可以全面实现。在本合同的履行中，其合法权益没有受到损害。首先，被答辩任声称自身利益受到了巨大损害要求答辩人赔偿，根据“谁主张，谁举证”的民事诉讼举证规则，被答辩人应当举证证明其受到了何种损害，损害多少。被答辩人只有在举证其具体受到的损害以及确定具体的损害数额后才能向答辩人主张损害赔偿。本案中，即使答辩人对被答辩人负有赔偿责任，那也必须依照《民法典》第584、585条的规定，按照因违约所造成的实际损失来确定损害赔偿金额。再次，违约责任中损害赔偿的目的是对因违约行为造成的损害进行的补偿，使合同的受损害方有权获得其在合同中约定的利益。现今，被答辩人已取得质量合格、手续齐备的房屋以及不动产权证，甚至由于房价上涨巨额的额外利益也取得了，合同已经全面履行完毕。但是，被答辩人在合同目的全面实现后，利用所谓的合同瑕疵和个别条约钻文字漏洞，利用法律谋求其不应得的利益，是对公平原则的严重践踏。任何人都不能从主张损害赔偿中而获利。一审法院支持其诉求，显然支持了被答辩人的不当得利。综上所述，被答辩人的上诉请求于法无据，恳请贵院依法驳回被答辩人的上诉请求，支持我方的上诉请求。上诉人惠州市富森房地产有限公司上诉请求：一、撤销惠东县人民法院作出的（2020）粤1323民初3068号民事判决；二、驳回被上诉人的全部诉讼请求；三、本案的一审、二审诉讼费由被上诉人承担。事实与理由：本案审理的是上诉人与被上诉人于2016年3月5日签订的《商品房买卖合同》纠纷。上诉人已按合同约定在约定期限内，交付质量合格的房产给被上诉人居住，并在合理期限内为其办理房产证，被上诉人合同目的完全可以实现。被上诉人没有依照合同目的和诚实信用原则，接收房产，不配合办证，不能认定上诉人违约和承担违约责任。一、一审法院对合同的条款理解错误。双方签订的《商品房买卖合同》，上诉人的第一个合同义务，就是在约定的期限内，交付质量合格的房产给被上诉人用于居住，那么上诉人是否履行了合同约定的该项义务？依照《商品房买卖合同》第十一条以及《补充协议》（附件十一）第四、第二十三条规定，上诉人交付房商品房的时间是2017年3月31日。延期90天，不视为违约，即可以宽限至2017年6月30日。2017年7月开始有用户申请装修居住，2017年7月至12月共有138户申请装修居住。这说明上诉人于2017年7月，已向购房者交付商品房，也就是说上诉人基本按照合同约定的时间交付商品房。现在争议的焦点是，上诉人交付的商品房是否符合合同约定的条件。交付的条件在合同的第九、第十条约定：1、按照合同第十条约定，交付房产之时，应具备供水、排水、供电、燃气、电话通信、有线电视、宽带网络等设施；以及完成小区绿化、非市政道路、规划的车位车库、物业管理等配套设施。经过一审法院调查确认，上诉人最迟于2017年7月交付商品房之时，完成了上述设施的建设，双方对此均无异议。2、双方争议的焦点是，上诉人交付的房产，是否符合合同第九条约定的交付条件。合同第九条约定:商品房交付时应当符合两个条件:①该商品房已取得建设工程竣工验收备案的说明文件；②该商品房已取得房屋测绘报告。上诉人建设的商品房，主体工程于2015年6月完工，于2015年6月29日办理了《房产面积测绘成果报告书》。因此第②项交付条件已具备。现在争议的是第①项交付条件（即经勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位五个单位联合验收的工程质量合格文件），是否具备？在2017年7月，上诉人交付房产之时。确实没有这个文件（上述五个单位的验收文件于2019年5月30日才完成）。那么是否认定上诉人违约，该条款真实的意思是什么呢？依照《合同法》第125条之规定，合同条款的理解有争议的，应当依照合同使用的词句，合同的有关条款，合同的目，交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。被上诉人签订本合同的目的，是要取得质量合格的商品房用于居住，并取得该房产的权属证明。双方并不是买卖什么验收文件。该条款的真实意思，是约定上诉人交付给被上诉人居住的房产，应该是工程质量合格的房产。即具备竣工验收备案条件的房产。2017年7月上诉人交付的房产，经事后验收（2019年5月20日经验收质量合格），工程质量合格。即使当时没有及时验收，并不影响被上诉人实现可以“接收质量合格房产”这一合同目的。因而应认定，上诉人在合同约定在期限内，履行了交付质量合格房产的义务。其交付的房产符合合同第九条的约定。一审法院认定，上诉人违反合同第九条约定，没有在合同约定的期限内，交付质量合格的房产，并承担相应的违约责任是错误的。取得工程质量验收文件，该条款的本意是约定交付房产，应达到工程质量合格的标准。是否取得验收文件，不是合同目的。房产质量是否合格，才是合同目的。双方订立合同并非买卖竣工验收文件。2017年7月，上诉人具备交付条件的商品房，工程质量是否合格是客观存在的。对该工程质量的检测，无论是在交付前完成，还是交付后完成，都不能改变上诉人交付的房产工程质量。即使是交付后才验收合格，也应确认上诉人当时交付的商品房质量是合格的这一客观事实。交付工程质量合格的房产，才是条款约定交付条件的真实意思表示。就像一个人买了一批家私，即使这批家私的合格证是在交付10天后才提供，或者是在交付后才检测合格，都应认定其当时交付的是合格的家私。不能说这批家私交付之时是不合格的，在10天以后收到合格证才是合格的。综上，上诉人按照合同约定的时间、交付条件向被上诉人交付了质量合格的商品房，不存在违约。二、一审法院对法律理解错误。一审判决第12页第6-12行：最高院《第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要》第18条，合同没有约定违约责任或者损失数额难以确定的，参照最高院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条第2款规定处理，并据此判令上诉人没有依期为被上诉人办理房产证，应承担以购房款为基数，按年利率6％的标准计算违约金。这是对该司法解释的错误理解。这个司法解释是指整个《商品房买卖合同》违约，双方对违约责任没有约定或约定不明的处理方式。如购房人不能实现合同目的，就认定出卖方占用了购房人的购房资金，并依照最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条第2款的规定，按年利率6％计算违约金。第二十九条第2款规定的意思非常明确，就是借贷双方没有约定利息的，按借款方占用贷款方资金处理，即按年利率6％计付利息。只有整个合同违约，才会出现开发商占用购房者购房资金的情形。按照一审法院的理解，商品房买卖合同，一个违约行为，就罚年息6％的违约金。那么如果开发商有多个违约行为，如没有交房罚6％；没有竣工验收罚6％；没有供水供电罚6％；没用消防罚6％；没有小区绿化罚6％；没有物业管理罚6％；没有办证罚6％…整个合同如有十项违约，每年要承担60％的违约金。不用两年，开发商就要破产了。该司法解释肯定不是这个意思，而是指整个合同违约，认定开发商占用购房者的购房资金，总共要承担年息6％的违约金。事实上，双方在《商品房买卖合同》（该合同是由住建部和国家工商局提供的格式合同）第十二条第1项规定:卖方违约导致合同解除，其承担的最大责任也是:退购房款并承担年利率5.5％的利息，及1％的违约金。这个约定与上述的司法解释是相吻合的。即该司法解释是指整个合同违约，要承担年利率6％的违约金。而不是一项违约，要承担年利率6％的违约金。一审法院以上诉人没有依期办证一个违约行为，就判令承担年息6％的违约金，是对该司法解释的错误理解。关于延期办证的违约责任，在双方签订的《商品房买卖合同》第二十条以及《补充协议》第二十三条中约定；在房产交付后360天内办理，不能办理的双方另行协商。这种情况，实际是对该项违约责任约定不明。依照《合同法》第113条的规定。只能依照被上诉人的实际损失计算上诉人的赔偿责任。在一审中，被上诉人并没有举证证明，其未依期办理房产证的原因，是上诉人造成的。更没有举证证明，其未依期办理房产证，造成的损害数额，因而其该项诉讼请求是无法支持的。事实上，上诉人开发的房产，90％的业主均已办理了房产证。被上诉人未办理的原因是因其不配合导致的。另外，房产证的作用，主要是证明房产的权属和用于商业融资。由于被上诉人的房产已用于抵押贷款，不能再进行商业融资。因而，延期办证，并没有造成其实际损失，其该项诉讼请求应予驳回。三、被上诉人主张的并非合法权益，而是不当得利，法庭不能支持其非法诉求。任何一个公民，在民事法律行为中，因对方的违法导致合法权益受到损害的，均可主张违约损害赔偿。但无权追求非法利益。本案中，被上诉人完全可以在合同约定的期限接受房产（该房产经验收质量合格）用于居住，即使延期办证，也没有导致其利益损害。其合同目的完全可以全面实现。在本合同的履行中，其合法权益没有受到损害。如果其认为在这次交易中，利益受到损害，那么最公平的办法就是取消这次交易，即解除本合同。上诉人愿意按合同第十二条处理，即退回购房款，并按年利率5.5％计息，承担1％的违约金。这是对双方合法权益最公平的保护。但是被上诉人明确拒绝了这个公平的处理方式。这说明其并非出于保护自己的合法权利，而是想利用所谓的合同瑕疵谋求非法利益。特别是，被上诉人在这次交易中，由于房价上涨而取得了巨额的额外利益。其诉讼并非源于其在合同履行中的利益受损，而是为了谋求非法利益，违反了民事行为的诚实信用原则，一审法院支持其诉求，显然造成了被上诉人的不当得利。请求二审法院查明以上事实，依法驳回被上诉人的诉讼请求。上诉人古淑珍答辩称：一、被答辩人逾期交房的违约事实。被答辩人直到2019年5月30日才办理了竣工验收备案，离合同约定的应于2017年3月31日前交付达到上述条件的房屋迟延了２年多的时间，该逾期交房行为显属违约，且一审庭审时，被答辩人已明确表示竣工验收前还是竣工验收后均未通知过上诉人收房，即被答辩人违反合同第十一条第一款第二项约定的书面通知义务。因此，一审对被答辩人存在逾期交房的违约事实的认定是正确的，请二审院对该认定予以维持。至于被答辩人述称根据合同补充协议延期90天不视为违约于法无据，因该条款为格式条款，不合理地减轻了被答辩人的责任而无效，一审未予以采纳是正确的。二、被答辩人逾期办证的违约事实。首先，答辩人已在交纳首期购房款的同时段向被答辩人缴交了办证费委托被答辩人办理房屋证件，现被答辩人办证不能显属违约；其二，（2018）粤13民终3515号及一审庭审已查明系因被答辩人自身原因（或欠付工程款或验收不能）才导致办证不能，实际上，被答辩人直到2019年9月4日才取得了办证必须的《房产面积测绘成果（实测）报告书》，因此答辩人至今仍未取得不动产证件的损失应当由被答辩人承担，实际上，作为建设单位的被答辩人，案涉房屋实测报告书的未取得显属被答辩人的原因导致，即被答辩人的违约行为导致办证不能。对被答辩人抗辩因第三人原因造成，民法典第593条明确规定当事人向对方承担违约责任后可向第三人追偿。其三，因合同条款第二十条及补充协议第二十三条为格式条款，在该条款设定减免被答辩人责任而无效的情况下，最高院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释第十四条第二款已明确“合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。”、广东省高院关于审理房屋买卖合同纠纷案件的指引第三十四条、第三十八条亦有相关规定，可见，无须答辩人举证，被答辩人的违约责任已有法律的明确规定，被答辩人依据合同条款第二十条及补充协议第二十三条约定认为对该项违约责任约定不明，并以答辩人需举证证明未办理房产证的原因及损失为由上诉要求撤销一审判决不应得到支持，因此，一审认定被答辩人存在违约行为，按年利率6%的标准计算违约金是正确的，请二审院对一审院的上述认定予以维持。综上，被答辩人存在逾期交房和逾期办证这两个违约事实有已生效的类案判决认定和一审证据印证，其诉称不存在上述两个违约事实，无须承担违约责任而要求撤销一审判决不应得到支持。请二审院明察后予以驳回。古淑珍向一审法院起诉请求:1.判令被告向原告支付逾期交付惠东县平山黄排井下山地段富森花园X房屋违约金（以总房价654660元按日万分之二计从2017年4月1日起至实际交付房屋日止，至起诉日已达10万元）。2.判令被告向原告赔偿逾期办理房屋证件违约金（以总房价654660元按年利率6%计从2018年4月1日起到办妥房屋证件日止，至起诉日已达7万元）。3.本案诉讼费由被告承担。一审法院认定事实：被告富森公司成立于2005年4月6日的有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：房地产开发、物业管理。2015年6月29日，惠东县平山黄排井下山地段富森花园5栋取得房产面积测绘成果（预算）报告书。2016年3月5日，原告古淑珍（买受人）与被告富森公司（出卖人）签订《商品房买卖合同（预售）》（编号为X）及附件，约定：原告购买被告位于惠东县平山黄排井下山地段富森花园X的房产一套，预测建筑面积为139.86平方米，单价为每平方米4680.82元，总房款为654660元。合同第九条约定：该商品房在交付时应当符合下列两项条件：1、该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2、该商品房已取得房屋测绘报告；该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量证书》。合同第十一条约定：（一）出卖人应当在2017年3月31日前向买受人交付该商品房。（二）该商品房达到第九条、第十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前10日（不少于10日）将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。合同第十二条约定：除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照下列第1种方式处理：1.按逾期时间，分别处理【（1）和（2）不作累加】。（1）逾期在180日之内，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。（2）逾期超过180日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照5.5%计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之二的违约金。第十三条约定：该商品房交付时，出卖人应当向买受人出示房屋测绘报告，并向买受人提供该商品房的面积实测数据（以下简称实测面积）……。第二十条约定：双方同意共同向房屋登记机构申请办理该商品房的房屋所有权转移登记。因出卖人的原因，买受人未能在该商品房交付之日起360日内取得该商品房的房屋所有权证书的，双方同意在补充协议中另行协商。2016年3月23日，该《商品房买卖合同（预售）》在惠东县房产管理局办理了房屋预售登记备案。合同附件十一的《补充协议》第一条约定：买受人应保证在《商品房买卖合同》上所写的姓名、身份证号、联系地址、电话等真实、准确，购房合同及补充协议所表述的通知方式为电话、手机短信、报章（惠州日报）公告或书面通知，并在出卖人通知发出（任一形式）后三日即视为买受人知悉，双方确认不以书面形式作为唯一通知方式；买受人所列地址如有变更，应于变更之日起七日内以书面形式向出卖人提供变更后之联系地址，否则，买受人原列地址即为联系地址。第四条约定：出卖人交付商品房的日期为2017年3月31日，除出卖人推迟交房日期外，届时出卖人无须另行通知买受人收楼。买受人应于上述交房日期内主动前往惠东县平山黄排井下山地段富森花园与出卖人办理该商品房的交付手续。由于买受人的原因未能在上述日期内办理交付手续的，视作为出卖人已按时交付。……第二十三条约定：对本合同第十一条的交付期限中第4种交付条件。由于交楼可能会受到一些不确定的因素影响，买受人同意当出卖人延迟交付商品房不超过90天的，不视为出卖人违约。第二十四条约定：如因出卖人责任，不能在该商品房交付使用后360日内为买受人办妥房地产权证的，买受人与出卖人双方协商。原告古淑珍依约向被告富森公司付清了购房款。2015年10月28日，被告富森公司向原告古淑珍出具《收款收据》，载明收到古淑珍维修基金8392元、办证费1445元，共计9837元。2019年5月20日，涉案工程经勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位共同验收。2019年5月30日，惠东县住房和城乡规划建设局备案意见：位于惠东县平山黄排井下山地段惠东县××壹号X栋及地下室工程的竣工验收备案文件齐全，对照该工程质量监督机构提出《工程质量监督报告》，根据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，经核查，予以竣工验收备案。2019年9月4日，惠东县平山黄排井下山地段富森花园X栋取得房产面积测绘成果（实测）报告书。2020年5月13日，原告古淑珍向本院提起诉讼，提出上述诉讼请求。庭审中，被告称延期交房的主要原因是原被告签订合同时未考虑到政府要求企业在交楼前应当把市政工程建设先做好，2017年之前只要项目经过规划验收就可交楼，之后边办证、边装修、边搞市政；被告自认从未通知原告收房。另查，被告富森公司与案外人张尚志、陈凤妮商品房预售合同纠纷一案，惠州市中级人民法院于2018年9月13日作出的（2018）粤13民终3515号民事判决书中查明：“2018年3月23日，惠东县住房和城乡规划建设局在惠东县人民政府网络问政中答复：1、该项目已完成了基础、主体部分工程的分部验收，但仍未组织建筑节能分部验收；2、建设单位正在组织办理规划、消防、人防等专项验收手续；3、我局暂未发现该项目有质量、违规问题。由于该项目未完善相关验收手续，所以不具备竣工验收备案条件。我局将继续催促开发商组织竣工验收，并积极跟进验收进展情况”。诉讼期间，原告于2020年9月4日向本院申请财产保全，本院作出（2020）粤1323民初3068号民事裁定书，查封被告名下位于惠东县平山黄排井下山地段富森花园X房产，以10万元为限。一审法院认为,被告富森公司具备房地产开发资质，取得房屋预售许可证明，原告古淑珍与被告富森公司签订的《商品房买卖合同（预售）》及相关附件，系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，该合同合法有效，本院予以确认，双方均应依约履行。《商品房买卖合同（预售）》签订后，原告依约向被告支付全部购房款，被告未按合同约定的时间于2017年3月31日前将经建设、监理、施工、勘察、设计五个单位验收合格的商品房交付原告使用，构成违约。被告辩称根据补充协议第二十三条“……买受人同意当出卖人延迟交付不超过90天的，不视为出卖人违约”的约定，原告给予被告90天的交房宽限期，交房时间应调整为2017年6月29日。对此本院认为，从该约定的文意可知，出卖人延迟交付超过90天，视为违约，被告延迟交付已远超90天，应承担违约责任，被告的该项辩称无法律依据，本院不予采信。被告又辩称逾期交楼的主要原因是原、被告签订合同时没有考虑到政府要求企业在交楼前应当把市政工程建设做好，2017年1月1日前市政基础建设是交楼以后逐步完善的。对此本院认为，首先，被告未提交证据证明政策的变更，应承担举证不能的法律后果；其次，被告未提交证据证明除市政基础设施建设未完工外，涉案房屋在2017年4月1日前已经符合交楼条件，事实上根据（2018）粤13民终3515号民事判决书中查明的事实，被告的该项抗辩无事实依据，本院不予采信。关于涉案房屋何时具备交付条件的问题。合同约定商品房交付应取得建设工程竣工验收备案证明文件和房屋测绘报告。原被告对涉案房屋于2019年5月30日办理竣工验收备案均无异议，但对房屋测绘报告指的是房产面积测绘成果（预算）报告书还是（实测）存在争议。对此本院认为，商品房实测面积的确定主要与办理房屋权属登记相关联，并不影响房屋质量及对房屋的安全使用，至于可能发生的实测面积与预测面积的差异或实测面积测绘报告迟延出具致逾期办证，原告可依据法律规定和合同约定另行主张权利，收楼行为对其行使该项权利并无阻碍，涉案房屋于2019年5月30日具备交房条件。关于逾期交房违约金的问题。涉案房屋具备交房条件后，被告应依约书面通知原告收房，被告自认从未履行通知义务，原告认为被告履行通知义务即一审开庭之日才交房。对此本院认为，原告古淑珍起诉前涉案房屋已具备交房条件，原告对房屋状况亦有注意义务，其明知被告存在逾期交房的违约行为，选择继续履行，等待被告履约，也不应超过交易惯例上的合理时间，本院酌情认定从2019年5月30日往后计算90天，即2019年8月28日视为被告履行了通知收房的义务，且原告应当知道自己可以收房。则2017年4月1日至2019年8月28日共计879天，被告存在未依约交房的违约行为，依据合同第十二条，其应当承担违约金（以房款654660元为基数，按日向买受人支付全部房价款万分之二的违约金，计算879天），故被告应向原告支付逾期交房违约金为654660元×0.02%×879天＝115089元。关于逾期办证违约金的问题。附件十一《补充协议》第二十四条约定被告富森公司应在涉案商品房交付使用后360天内办妥房地产权证，原、被告对“交付使用”有不同的理解，原告认为是合同约定的交付时间，被告认为是事实交付房屋的时间。对此本院认为，涉案房屋于2019年8月28日交付，被告在此日往后计算360天内即2020年8月22日前未提交办证材料至房屋登记机构，已构成违约，应当承担违约责任。《房屋买卖合同（预售）》及附件未约定违约责任的计算方式，根据最高人民法院于2016年11月21日下发了《第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要》，该纪要第18条规定：“合同没有约定违约责任或者损失数额难以确定的，可参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条第二款规定处理。”由于双方均未举证证明开发商的违约造成买受人的实际损失，参照有关规定，以原告已购房款为基数，按年利率6%的标准计算违约金。故逾期办证的违约金以654660元为基数，按年利率6%从2020年8月23日计至被告提交办证材料至房屋登记机构。综上，当事人的诉辩意见，有理部分予以支持，无理部分予以驳回。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告惠州市富森房地产有限公司于本判决生效之日起10日内向原告古淑珍支付逾期交房违约金115089元。二、被告惠州市富森房地产有限公司于本判决生效之日起10日内向原告古淑珍支付逾期办证违约金（以654660元为基数，按年利率6%从2020年8月23日计至被告提交办证材料至房屋登记机构）。三、驳回原告古淑珍的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3700元，保全费1020元，共计4720元（原告古淑珍已预交），由原告古淑珍负担720元，被告惠州市富森房地产有限公司负担4000元。本案二审期间，当事人均没有提交新证据。一审认定事实基本属实，本院予以确认。本院认为，本案系商品房预售合同纠纷，根据双方当事人的上诉和答辩意见，本案二审的争议焦点为：逾期交房和逾期办证的违约金计算问题。对此分析如下：第一，关于逾期交房的问题，根据双方签订的《商品房买卖合同》第九条的约定，涉案房屋的交付需达到取得工程竣工验收备案证明文件及房屋测绘报告；同时，合同第十一条约定，涉案房屋达到交付条件后，出卖人应书面通知买受人办理交付手续，本案中，作为出卖人的惠州市富森房地产有限公司在房屋符合交付条件后，未通知买受人收楼，未能尽到谨慎注意义务以避免损失的扩大，应承担逾期交房的违约责任，一审法院同时认定买受人对房屋状况亦有注意义务，故将逾期交房违约金计算至房屋具备交付条件后90天，是基于对双方权利义务的综合考量，本院予以确认。第二、对于逾期办证的问题，商品房交付与办理权属登记证书是相继的关系，故应以认定涉案房屋的交付时间点为基准来计算出卖人协助办理涉案房屋权属登记证书的期限乃至逾期办证的违约金，因双方签订的《商品房买卖合同》未对逾期办证违约金计算方式做出明确约定，一审法院按年利率6%计算适当，本院予以确认。综上，上诉人古淑珍、惠州市富森房地产有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审受理费用6474元，由上诉人古淑珍负担2774元，由上诉人惠州市富森房地产有限公司负担3700元。本判决为终审判决。审 判 长  周 娟审 判 员  于海砚审 判 员  胡 江二〇二一年三月一日法官助理  林 琳书 记 员  黄 慧