广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0112民初10637号原告：广州奥昱威电梯设备有限公司，住所地广州市增城区新塘镇港口大道321号A幢800房，统一社会信用代码91440101MA59F83W9K。法定代表人：王浏阳，总经理。委托代理人：雷应熹，广东红棉律师事务所律师。被告：深圳市美联富士电梯有限公司，住所地深圳市坪山区坪山街道招商花园14栋S1404，统一社会信用代码91440300567052223T。法定代表人：刘学华。原告广州奥昱威电梯设备有限公司与被告深圳市美联富士电梯有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年8月28日以简易程序立案后，因被告提起管辖权异议，无法在三个月内审结，故裁定转为适用普通程序进行审理。根据《广州法院关于扩大独任制适用范围实施细则》的有关规定由审判员温江涛独任审理。本案于2021年1月26日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人雷应熹到庭参加诉讼，被告经本院依法传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付电梯安装工程款25000元、维保费8000元；2.判令被告按照25000元为本金，自2017年8月15日起至实际清偿之日，按照年利率24%向原告支付违约金（暂计至起诉之日为17000元），电梯维保费自2017年8月15日至2019年8月15日按照年利率24%计算的违约金为1260元，以及以8000元为本金，自2019年5月16日起至实际清偿之日按照年利率24%向原告支付违约金（暂计至起诉之日为1920元）；3.判令被告承担本案一切诉讼费。事实和理由：原被告于2017年6月1日签订编号为FUJI-201700613A的《电梯设备安装合同》（以下简称《安装合同》），约定被告委托原告安装1台电梯设备。合同签订后，原告于6月10日进场施工并于7月8日完成电梯安装。在业主方完成电梯土建装饰工程后，广州特种机电设备检测研究院于8月5日对涉案电梯验收合格。8月15日电梯移交业主。原告依约履行合同义务但被告拖欠原告工程款和维护款，经原告多次催讨仍拒绝支付。为维护原告合法权益，特向法院提起诉讼，望判如所请。被告书面答辩称：1.原告一直未向被告提交《工程进度确认单》、《检验报告》、《电梯使用标志》、《电梯移交确认书》等资料，剩余工程款未达到《安装合同》约定的付款条件。2.《安装合同》约定项目应于2017年6月5日开工，安装完工时间不得迟于2017年7月5日。原告直至2017年7月底才完工，共计延期26天，依照合同约定应当扣除26000元。扣除后被告仅欠原告7000元维保费。3.原告一直未向被告提交经客户确认的《电梯例行保养单》、《季度检查单》、《半年检修单》，剩余维保费未达到《安装合同》约定的付款条件。4.由于原告主张的款项未达到支付条件，故被告不应承担违约金。即使认为被告应承担违约金，亦应当按最新银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，原告主张的违约金利率过高。本院经审理认定事实如下：原告（乙方）和被告（甲方）于2017年6月1日签订《安装合同》，合同约定甲方委托乙方安装1台电梯设备，安装地点为广州市轨道交通21号镇龙车辆段项目部工地现场。电梯安装费为25000元，其中：进场款为5000元，进度款为7500元，厂检款为7500元，结算款为5000元。进场款的付款条件为：1.施工计划表；2.提供现场照片；3.经客户签订确认的《工程进度确认单》；4.甲方项目负责人复查确认；开工告知单。进度款的付款条件为：1.现场施工照片；2.经客户签订确认的《工程进度确认单》；3.甲方项目负责人复查确认。厂检款的付款条件为：1.现场施工照片；2.经客户签订确认的《工程进度确认单》；3.经确认的《厂检合格单》；4.甲方项目负责人复查确认。结算款的付款条件为：1.配合甲方完成验收工作（整改、配合）；2.检验报告、电梯使用标志；3.《电梯移交确认书》。1台电梯2年维保费共计为8000元，每年分4个季度付款，每个季度付1000元。付款条件为：1.先维保后付费；2.按季度支付；3.需客户确认每月两次的签字例行保养单；4.需客户确认签名每月季度检查单。第一年第二季度及第四季度还需提交客户确认签字每半年一次的检修单，第一年第三季度还需提交客户确认签字每月季度维保单。双方初步拟定于2017年开始施工安装，安装完工时间不迟于2017年，如因乙方问题导致延迟完工，每天扣除安装费1000元。在乙方守约的情况下，甲方延期付款的，每延迟一天，甲方应向乙方支付逾期应付款千分之一的违约金，并据实赔偿乙方所受的损失。涉案电梯于2017年8月15日完工并交付深圳中铁二局工程有限公司使用。在2017年9月至2019年7月期间，原告有对涉案电梯进行维护保养。在庭审过程中，原告承认未向被告提交书面的《工程进度确认单》，《电梯例行保养单》、《季度检查单》、《半年检修单》已制作一式两份，分别由业主方和原告保管。本案审理过程中，被告向本院提出管辖权异议，本院于2020年9月15日裁定驳回被告的管辖权异议。被告不服，向广州市中级人民法院（以下简称广州中院）提起上诉，广州中院于11月30日裁定驳回上诉，维持原裁定。以上事实，有《安装合同》、电梯竣工使用移交单、电梯维护保养记录及庭审笔录等证据佐证，本院予以采信。被告提交了一份编号同样为FUJI-201700613A的《电梯设备安装合同》，该合同第3.1条约定：“甲乙双方初步拟定于2017年6月5日开始施工安装。工程安装时间应满足工程进度需要和甲方要求，安装完工时间不迟于2017年7月5日。”其余条款与原告提交的《安装合同》一致，拟证明原告存在延迟完工的情况。本院认为，被告未提交该合同的原件供本院核对并进行质证，故对于该合同的真实性不予确认，对其证明内容不予采信。本院认为，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款规定：“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但法律、司法解释另有规定的除外。”本案法律事实发生在2021年1月1日以前，故本案应当适用当时法律、司法解释进行裁判。原告提交的《安装合同》是原被告双方真实意思表示，除违约金利率约定过高应予调整外，其余条款不违反我国法律法规强制性规定，合法有效，双方应依约履行合同项下义务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”根据《安装合同》约定，原告向被告提交《工程进度确认单》、季度检查单等材料，系被告支付电梯安装工程款、维保款的付款条件之一。由于原告缺乏证据证明已向被告提交前述材料，本院认定，原告存在瑕疵履行的事实。鉴于涉案电梯已于2017年8月15日完工并交付使用超过三年以上，在2017年9月至2019年7月期间，原告亦依约为涉案电梯提供了维修保养服务，即，原告已依照《安装合同》履行合同主要义务，原告在履行合同过程中存在未向被告提交确认单、检查单等瑕疵，并未影响合同目的的实现。综上理由，本院认为，被告应当向原告支付剩余工程款和维保费，原告起诉请求被告支付电梯安装工程款25000元、维保费7333元，本院予以支持。原告未提交证据证明其在2019年8月至9月期间有对涉案电梯进行维修保养，故应扣除该季度应支付的维保费667元（1000元/季度÷3个月×2个月）。被告抗辩称原告存在延期完工的情况，应扣除相应工程款。本院认为，被告提交的《电梯设备安装合同》真实性存疑，除该合同外，被告未提交其他证据证明原告存在延期完工的情况，故本院对其抗辩意见，不予采纳。关于原告主张的违约金诉求。如前所述，由于原告存在未向被告提交确认单、检查单等材料的违约事实，双方在安装合同约定的付款条件未成就，被告据此迟延支付工程款、维保费，有合同佐证，故对于原告主张起诉之日前的违约金，本院不予支持。在收到本案应诉材料并确定管辖后，被告应当尽快向原告支付安装工程款和维保费。结合本案确认管辖的时间并给予被告一定履行时间后，本院确定，被告应于2020年12月15日前向被告支付前述款项。对于原告主张被告应自2020年12月16日起至实际清偿之日止支付违约金，本院予以支持。《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第二十九条规定：“当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’”《安装合同》约定如被告逾期付款，每逾期一天则应向原告支付逾期应付款千分之一的违约金，违约金利率折合年利率为36.5%，现原告主张按照年利率24%计算违约金，符合前述法律规定，本院予以支持。被告逾期应付款金额为32333元（25000元+7333元），故违约金应以32333元为本金计算。被告抗辩称违约金利率过高，应当按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（以下简称LPR）计算违约金。本院认为，本案为承揽合同纠纷，应适用《合同法》及其相关司法解释进行裁判，被告主张按照LPR计算违约金，与《安装合同》约定不符，亦无法律依据，故本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第二十九条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告深圳市美联富士电梯有限公司应当在本判决生效之日起三日内支付原告广州奥昱威电梯设备有限公司电梯安装工程款25000元、维保费7333元及违约金（违约金计算方法：以32333元为本金，按年利率24%，自2020年12月16日起计算至实际清偿电梯安装工程款和维保费之日止）。二、驳回原告广州奥昱威电梯设备有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1130元，由原告广州奥昱威电梯设备有限公司负担441元，被告深圳市美联富士电梯有限公司负担689元。原告已预缴565元，本院退回124元，被告应在本判决生效之日起三日内向本院缴纳689元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审判员  温江涛二〇二一年三月五日法官助理马兴昊书记员禤培欣