新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院民 事 判 决 书（2020）新0104民初3148号 原告（反诉被告）：新疆精诚格调数字科技有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区八道湾二区34号。法定代表人：郑勇，该公司总经理。委托诉讼代理人：连洪兵，男，该公司副经理。委托诉讼代理人：彭红辉，新疆谦之和律师事务所律师。被告（反诉原告）：新疆卓沣房地产开发有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区宁波街123号。法定代表人：王钊，该公司董事长。委托诉讼代理人：宋少锋，男，该公司员工。原告（反诉被告）新疆精诚格调数字科技有限公司（以下简称精诚格调公司）与被告（反诉原告）新疆卓沣房地产开发有限公司（以下简称卓沣房地产公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年5月20日立案后，依法适用普通程序，于2020年12月4日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）精诚格调公司的委托诉讼代理人连洪兵、彭红辉，被告（反诉原告）卓沣房地产公司的委托诉讼代理人宋少锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）精诚格调公司向本院提出本诉请求：卓沣房地产公司向精诚格调公司给付项目款188,000元、赔偿损失916.5元。事实与理由：2019年7月，卓沣房地产公司委托精诚格调公司制作“乌鲁木齐名都小区项目2019年沙盘模型”，双方于2019年8月22日补签《乌鲁木齐名都小区项目2019年沙盘模型购置合同》（编号为恒赣洪购合字19［038-40］001）。卓沣房地产公司于2019年7月2日将设计图纸交付精诚格调公司，精诚格调公司按期将模型送至卓沣房地产公司指定地点并安装完毕，经卓沣房地产公司验收后正式交付使用。精诚格调公司已履行合同义务，向卓沣房地产公司开具发票，现要求卓沣房地产公司履行付款义务。被告（反诉原告）卓沣房地产公司辩称，精诚格调公司未按期交付模型；未按约定安装区位沙盘模型、中控、数字内容制作、360°旋转装置、动态马路氛围营造五项设备，此部分价款62,400元应当扣除；精诚格调公司未提供技术资料和质量证明，模型存在严重质量瑕疵，模型未经卓沣房地产公司验收或使用。综上，精诚格调公司严重违约，故不同意其诉讼请求。被告（反诉原告）卓沣房地产公司向本院提出反诉诉讼请求：1．解除原、被告签订的《乌鲁木齐名都小区项目2019年沙盘模型购置合同》；2．精诚格调公司向卓沣房地产公司支付违约金56,400元。事实与理由：2019年8月22日，精诚格调公司与卓沣房地产公司签订《乌鲁木齐名都小区项目2019年沙盘模型购置合同》，约定精诚格调公司为卓沣房地产公司制作名都小区的沙盘模型，工期为25个日历天。经卓沣房地产公司通知，精诚格调公司于2019年7月25日开工制作。根据合同约定，精诚格调公司应于2019年8月20日前交付模型，但精诚格调公司直至2019年8月30日才交付，工期超期构成违约，影响了卓沣房地产公司的销售进度，故按照合同约定，精诚格调公司应每日按合同总价款的1%承担违约金。另，精诚格调公司制作的模型不完整，存在严重质量问题，无法使用，精诚格调公司的违约行为导致合同目的不能实现，故要求解除合同。原告（反诉被告）针对卓沣房地产公司的反诉请求辩称，1．精诚格调公司已按合同约定制作并安装模型并交付卓沣房地产公司使用，精诚格调公司已履行全部合同义务，本案不具有解除合同的法定要件，不同意解除合同；2．开工日期为2019年7月25日属实，精诚格调公司于8月20日前已经完成制作，在卓沣房地产公司未支付预付款的情况下精诚格调公司于2019年8月21日交付模型，精诚格调公司并无逾期交工的违约行为；3．卓沣房地产公司接收模型后即已投入使用，期间未提出质量异议，其在本案中提出质量问题亦未举证，精诚格调公司未违约（模型中的区位未做是应卓沣房地产公司的要求所为）。综上，请求驳回卓沣房地产公司的反诉请求。原告（反诉被告）精诚格调公司围绕诉讼请求依法提交证据如下：一、精诚格调公司与卓沣房地产公司于2019年8月22日签订的《乌鲁木齐名都小区项目2019年沙盘模型购置合同》。证明：双方合同关系已成立；合同价款188,000元；卓沣房地产公司的负责人为侯亚磊，精诚格调公司的负责人为连洪兵。卓沣房地产公司对此份书证的真实性、关联性、合法性予以确认。二、侯亚磊与连洪兵之间微信聊天记录。证明：精诚格调公司已交付模型；卓沣房地产公司已验收合格并投入使用；精诚格调公司已向卓沣房地产公司开具发票，卓沣房地产公司未按约定于8月20日前付款。卓沣房地产公司对此份书证的真实性予以确认，认可侯亚磊系其员工，但认为精诚格调公司未按期交货。三、图片。证明：卓沣房地产公司销售人员在介绍楼盘时使用了模型。卓沣房地产公司对此份书证的真实性、关联性、合法性不予确认，认为图片来源不详，不能证明系卓沣房地产公司的项目。即使是卓沣房地产公司的项目，从拍摄时间分析也可以看出精诚格调公司交付的模型未安装完整，缺少关键模块，且从图片上可以看出模型并未被展示。被告（反诉原告）卓沣房地产公司举证如下：一、《乌鲁木齐名都小区项目2019年沙盘模型购置合同》。证明：合同约定了工期、交货时间、交付标准、违约责任、违约金、逾期交货的责任；模型须按卓沣房地产公司方案要求制作；精诚格调公司需每三天向卓沣房地产公司回传模型照片等。精诚格调公司对此份书证的真实性、关联性予以确认，认为合同约定的开工日“暂定7月25日”，确切时间需依据卓沣房地产公司的通知确定，直至8月22日，卓沣房地产公司既未通知开工时间也未支付预付款。二、卢晨曦、侯亚磊与精诚格调公司项目负责人连洪兵微信聊天截图。证明：截至2019年7月23日，原、被告对模型制作标准已进行充分沟通，精诚格调公司已从卓沣房地产公司拷贝了全部资料，卓沣房地产公司通过微信向精诚格调公司发送了模型制作标准的视频和图片；2019年7月25日，精诚格调公司开始制作模型；精诚格调公司未在8月20日前交货，直至8月30日才将未完工的模型运抵卓沣房地产公司项目部，且沙盘存在质量问题。精诚格调公司对此份书证的真实性予以确认，对关联性不予认可。认为精诚格调公司在8月21日已交货，8月22日卓沣房地产公司提出需调整颜色；体块是卓沣房地产公司后期要求新增的内容；卓沣房地产公司曾提出模型有响声，但并非质量问题。此份书证与精诚格调公司的证据可以共同证明卓沣房地产公司在收到发票后拒不付款的违约行为。三、项目平面效果图、CAD图纸。证明：卓沣房地产公司工作人员与精诚格调公司负责人连洪兵交接的材料能反映出会所建筑二楼楼顶对园林园建以及花园内喷泉数量的要求。精诚格调公司对此组书证的真实性予以确认，但认为图纸无时间地点信息，不能证明与本案的关联性，亦不能证明系卓沣房地产公司工作人员向精诚格调公司交付的材料。四、沙盘模型的外观照片。证明：精诚格调公司交付的模型存在质量问题。精诚格调公司对此份书证的真实性予以确认，但认为不能证明是精诚格调公司制作的模型。即使是精诚格调公司制作的模型，亦无法判断损坏的原因是质量问题还是卓沣房地产公司未保养或不当使用所导致。五、2020年6月22日的证明及照片。证明：精诚格调公司拒绝整改不合格的模型，在卓沣房地产公司项目营销场所闹事，为了阻止卓沣房地产公司使用模型而倒扣模型，卓沣房地产公司实际使用效果平面图对项目进行展示，并未使用模型。精诚格调公司对此份书证的真实性、关联性不予确认，认为证明由卓沣房地产公司售房部单方出具，对精诚格调公司不具有证明效力。六、《乌鲁木齐市名都小区项目2019年沙盘模型购置合同解除通知函》、《乌鲁木齐市名都小区项目2019年沙盘模型购置合同》（卓沣房地产公司与案外人签订）。证明：因精诚格调公司模型质量不合格构成违约，卓沣房地产公司已提出解除合同；为避免损失扩大，卓沣房地产公司与案外人西安大峡谷视觉科技有限公司重新签订合同，约定模型制作费用为26万元，比精诚格调公司制作费用高出72,000元，此款系精诚格调公司违约行为造成卓沣房地产公司的实际损失。精诚格调公司对《乌鲁木齐市名都小区项目2019年沙盘模型购置合同解除通知函》的真实性、关联性不予确认，精诚格调公司并未收到通知函，卓沣房地产公司未举证证明其已经通知精诚格调公司，且双方的合同已履行完毕，不存在解除问题；对《乌鲁木齐市名都小区项目2019年沙盘模型购置合同》不予确认，认为与本案无关。本院经审理认定事实如下：2019年7月25日，根据卓沣房地产公司要求，精诚格调公司开始为其制作“乌鲁木齐名都小区项目2019年沙盘模型”，双方于2019年8月22日补签《乌鲁木齐名都小区项目2019年沙盘模型购置合同》（合同编号为恒赣洪购合字19［038-40］001号），卓沣房地产公司为甲方，甲方代表为侯亚磊，精诚格调公司为乙方，乙方代表为连洪兵。合同第四条第1款约定：开工日期暂定2019年7月25日。第2款约定：总工期25个日历天。合同第五条第1款约定：模型制作完毕后由乙方负责运输到甲方指定地点，乙方承担运输费用。合同第六条约定：在制作过程中，甲方在景观、建筑制作阶段进行阶段验收；在交货日前甲方进行总体验收；模型送达交货地点并安装调试完毕后，由甲方验收并签字认可。合同第七条第1款约定：本项目模型质量保证期为1年，自甲方验收合格之日起计算。第八条约定：暂定总价为188,000元，实际金额以结算为准；甲乙双方签订合同后支付合同总价款的30%预付款项；模型制作完成，甲方到乙方施工现场验收合格后，在发货前支付至合同总价款的70%；模型送达甲方现场并由乙方完成组装，经甲方验收合格后办理结算，结算完成后甲方累计支付乙方至实际结算款的95%；结算总价的5%作为质保金，质保期满后如无质量问题，无甲方代扣代付维修费用，甲方一次性无息付清；乙方在每次领取款项前，须向甲方提交符合国家财税制度的3%增值税专用发票。如乙方未及时提交发货或提交的发票不符合甲方要求，甲方有权拒付款项，且不承担逾期付款责任。在履行合同过程中，卓沣房地产公司未按合同约定在“签订合同后”支付预付款。2019年8月17日至20日，卓沣房地产公司卢晨曦通过微信多次催促精诚格调公司发货，8月20日，精诚格调公司代表连洪兵通过微信催促卓沣房地产公司代表侯亚磊按合同约定支付预付款，侯亚磊表示会敦促公司尽快付款。后在卓沣房地产公司未付款的情况下，精诚格调公司自8月20日开始发货，直至8月30日，精诚格调公司将模型交付卓沣房地产公司并安装完毕，卓沣房地产公司未向精诚格调公司出具验收证明。9月15日，卓沣房地产公司在销售楼盘时使用了模型。2019年8月27日，精诚格调公司连洪兵再次通过微信向卓沣房地产公司侯亚磊催要款项，侯亚磊于8月29日要求连洪兵开具发票，并提出发票金额为预付款56,400元、进度款75,200元。连洪兵表示同意，并在8月30日的微信中回复侯亚磊其已持发票赶到了卓沣房地产公司。另，侯亚磊于9月3日通过微信告知连洪兵沙盘中的区位暂不制作。精诚格调公司交付模型后，因卓沣房地产公司未支付款项，精诚格调公司诉至法院，卓沣房地产公司在庭审中提出模型存在质量问题，于2020年6月28日向本院提出质量鉴定申请，因新疆地区鉴定机构不具有相关的鉴定资质，本院未能在疆内选取鉴定机构。2020年11月12日，本院告知卓沣房地产公司可在国内选取具有鉴定资质的鉴定机构，由本院继续委托鉴定，卓沣房地产公司在限期内未向本院提供鉴定机构名单。另查一，模型中360旋转装置未安装，此部分价款16,400元。互动区域模型未制作，此部分价款36,400元。另查二，精诚格调公司提供证人陈小英出庭作证，证人称其于2019年8底陪同洪连生妻子任亚玲一同前往卓沣房地产公司交付了发票，发票金额130,000元。本院认为，原、被告签订的《乌鲁木齐名都小区项目2019年沙盘模型购置合同》系双方真实性意思表示，内容符合法律规定，系有效合同，双方应当全面诚信履行各自的权利义务。针对本诉。精诚格调公司按合同约定履行了制作、安装、交付产品的义务，而卓沣房地产公司也实际接收并使用了产品，应认为精诚格调公司已履行了合同义务，精诚格调公司据此主张合同对价符合法律规定，应予支持，但未制作部分应当扣除。卓沣房地产公司提出的未制作项目即360旋转装置、互动区域，这两项内容价款共计50,000万元，该价款有合同清单予以印证，与精诚格调公司开具的发票金额130,000元相互印证，本院予以认定，该款应从总价款中扣除，余款138,000元卓沣房地产公司应当支付。卓沣房地产公司未按时支付精诚格调公司款项构成违约，其应承担相应违约责任。《乌鲁木齐名都小区项目2019年沙盘模型购置合同》虽未约定逾期付款违约金的计算，但根据合同法权利义务对等原则，精诚格调公司参照银行同期贷款利息标准计算损失合理，本院予以采纳。精诚格调公司以合同总价188,000元为基础计算了一个月的利息损失916.5元低于本院可支持金额，本院以精诚格调公司主张为限予以支持。卓沣房地产公司提出模型还缺少其他未制作的项目且质量不合格，对此抗辩卓沣房地产公司在庭审中未举证证明，本院不予采纳。针对反诉。一、精诚格调公司制作、安装的主要合同义务已履行完毕，且模型已交付卓沣房地产公司，客观上不具有解除合同的必要。加之，本案中卓沣房地产公司从未支付预付款开始到发货前未支付进度款再到收货后不支付剩余款，其自始违约，其作为违约方在精诚格调公司已交付模型的情况下主张解除合同违背诚实信用原则，该主张本院不予支持。二、卓沣房地产公司违约金主张不成立。依照《乌鲁木齐名都小区项目2019年沙盘模型购置合同》第十条第2款规定：“因乙方（精诚格调公司）责任逾期交货的，每逾期一天乙方须向甲方支付合同暂定总价的1%作为违约金”，本案中，卓沣房地产公司未支付预付款违约在先，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十四条规定：“定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权，但当事人另有约定的除外”，结合本案，精诚格调公司在缺乏材料资金以及信用保证的情况下，即使延期制作或交货均是合理的先履行抗辩行为，并不构成“因乙方责任逾期交货”的违约条件，卓沣房地产公司提出的精诚格调公司逾期交货的违约行为无法律及事实依据，其违约金主张本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百五十一条、第二百六十三条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条第二款，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）新疆卓沣房地产开发有限公司给付原告（反诉被告）新疆精诚格调数字科技有限公司承揽费138,000元。二、被告（反诉原告）新疆卓沣房地产开发有限公司支付原告（反诉被告）新疆精诚格调数字科技有限公司经济损失916.5元。三、驳回被告（反诉原告）新疆卓沣房地产开发有限公司反诉请求。以上应付款项被告新疆卓沣房地产开发有限公司应于本判决生效后十日内付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉部分起诉标的额188,916.5元，支持标的额138,916.5元，占起诉标的额的74%，案件受理费4,078.33元（新疆精诚格调数字科技有限公司已预交），由原告新疆精诚格调数字科技有限公司负担26%即1,060.37元，由被告新疆卓沣房地产开发有限公司负担74%即3,017.96元。反诉部分案件受理费减半收取605元（新疆卓沣房地产开发有限公司已预交），由反诉原告新疆卓沣房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审  判  长   葛思彤人民 陪 审员   杜建佳人民 陪 审员   王 军二 〇 二 一 年 三 月 二 十 五 日书  记  员   李 丹