文书内容湖南省长沙市天心区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0103民初9113号原告：张思聪，男，1990年6月8日出生，汉族，住长沙市天心区。被告：湖南讯然装饰设计有限公司，住所地长沙市天心区和平路1号金桂小区南片71栋1单元301房。法定代表人：刘兵华，执行董事。原告张思聪诉被告湖南讯然装饰设计有限公司（以下简称“讯然公司”）装饰装修合同纠纷一案，由审判员谢利红担任审判长，与人民陪审员康金枝、龚建国组成合议庭，依法适用普通程序公开开庭进行审理。原告张思聪到庭参加诉讼，被告湖南讯然装饰设计有限公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本案依法缺席审理。现已审理终结。原告张思聪向本院提出诉讼请求：1、解除原告与被告2019年12月30日签订的《装饰装修工程合同》；2、判令被告返还原告已支付但未进行施工的装修款67103元；3、判决被告按照合同约定支付违约金79300元；庭上将该项诉请金额变更为7930元；4、判令被告赔偿因其违约给原告造成的经济损失18221元；庭上将该项诉请金额变更为17451元；5、判令被告承担本案诉讼费用。以上费用合计164624元。事实与理由：2019年12月30日，原告与被告签订了《装饰装修施工合同》，原告将位于湖南省长沙市天心区××栋××号住宅交由被告装修。合同约定工程价格为人民币130000元，工程日期125天（2019年12月30日——2020年5月5日）。被告于2020年1月3日至2020年1月16日安排施工队进场施工，并定于2020年春节后再进行施工。原告按照合同约定于2019年12月24日、12月30日分两次向被告讯然公司交付第一期工程款（占总价款35%）合计人民币45500元，2020年1月8日和3月11日分两次向被告交付了第二期工程款（占工程总价款40%）54000元，2020年5月24日再交付第三期工程款26000元（占工程总价款20%），至此，原告向被告讯然公司支付工程款合计125500元。由于新冠疫情影响，被告施工团队直至2020年3月5日复工继续进行施工。原告对此予以理解。但是，2020年6月12日，被告施工团队没有向原告作出任何解释说明的情况下停工至今。致使原告房屋装修工程不能如期完工，影响原告入住使用，被迫在外租房居住。被告行为已构成实质违约，原告为维护自身合法权益，诉至法院。被告湖南讯然装饰设计有限公司未参加诉讼，亦未向本院提供答辩意见及证据材料。经审理查明：2019年12月30日，张思聪（发包方、甲方），与讯然公司（承包方、乙方）就北辰中央公园22栋1108号住宅的装修事宜签订《装饰装修施工合同》，主要约定：“工期从2019年12月30日至2020年5月5日，共125天，工程总价款130000元，工程款分4次支付，合同签订当日甲方向乙方给付首期款35500元（减出定金10000元），水电验收时交付第二期款52000元，泥工验收时交付第三期款26000元，硬装验收时交付尾期款6500元。由于甲方未按合同约定及时送达自购的材料、支付工程款、委托他人进行交叉施工或因提供的材料不合格导致原定工期顺延，甲方应按合同款的0.5‰每天补偿给乙方，由于乙方责任不能按期施工、中途停工或因乙方原因造成工程质量存在问题而返工，影响工期，应由乙方按合同款的0.5‰每天补偿给甲方”。2019年12月24日，原告张思聪向被告讯然公司给付10000元定金，此后从2019年12月30日至2020年5月24日向讯然公司分五次共计给付123500元，按照合同约定将三期款项全数付清，被告讯然公司均出具收据确认上述事实。被告讯然公司所承包的涉案房屋装修工程系由其项目经理胡某（本案证人）负责。受新冠疫情影响，2020年3月5日被告复工继续进行施工。2020年6月，被告在未告知原告的情况下停工，由于被告方无人对接，原告遂与证人胡某（被告聘请的涉案工程项目经理）协商，后期装修工程继续由其完成，工程款由原告支付，后期装修发生工程款为68051元（原告提供的实际发生装修款71051元-超出合同约定款项3000元）。因被告未按约完成装修，原告为维护自身合法权益，诉至本院。上述事实，有《装饰装修施工合同》、收据、《讯然装饰装修预算表》、微信聊天记录、转账凭证、证人证言及当事人陈述等证据材料在卷佐证，本院予以确认。本院认为，原、被告签订的《装饰装修施工合同》，系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法、有效，当事人应当按照约定履行合同义务。关于原告主张解除双方签订的《装饰装修施工合同》，被告在原告按约支付了三期的装修款后，理应按合同约定的进度进行施工，但被告未经原告同意且无正当理由停工已构成违约，根据相关法律规定，原告有权解除合同，故本院支持原告该项主张。被告的违约行为导致原告另行支付了后期装修款，依法应当承担相应的违约责任。关于原告另行支付的后期装修款67103元的退还问题，根据证人胡某（被告聘请的涉案工程项目经理）的陈述，被告按照《装饰装修施工合同》应做而未做的预算项目，原告后期装修款为68051元，现原告仅主张被告退还装修款67103元，系其对自身权利的处分，本院予以认可。由于上述装修款包含了原告未支付的尾期款6500元，应当在退还款中予以扣除。故被告应向原告退还装修款60603元，对超出部分的诉讼请求，本院不予支持。关于原告主张的违约金7390元，虽《装饰装修施工合同》约定“由于乙方责任不能按期施工、中途停工或因乙方原因造成工程质量存在问题而返工，影响工期，应由乙方按合同款的0.5‰每天补偿给甲方”，但结合受新冠疫情影响导致被告一定时期不能开工的因素，本院酌情将违约金调整为6500元，对于超出部分的诉讼请求，本院不予支持。原告主张被告赔偿因其违约造成的经济损失17451元，由于该部分经济损失实则是涉案房屋装修期间必然产生的生活费用，即使被告复工后继续履行合同，该部分经济支出依然会产生，不能归责于被告违约导致，故本院对该项诉讼请求不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条、第五百七十七条之规定，判决如下：一、限被告湖南讯然装饰设计有限公司在本判决生效之日起十日内向原告张思聪退还装修款60603元；二、限被告湖南讯然装饰设计有限公司在本判决生效之日起十日内向原告张思聪支付违约金6500元；三、驳回原告的其他诉讼请求。本案受理费3592元，由原告张思聪承担2114元，被告湖南讯然装饰设计有限公司承担1478元。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审 判 长  谢利红人民陪审员  康金枝人民陪审员  龚建国二〇二一年三月四日法官助理肖茜匀书记员陈琼附相关法律条文：《中华人民共和国民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。