文书内容重庆市江津区人民法院民 事 判 决 书(2020)渝0116民初8423号原告：胡正伟，男，1971年12月25日出生，汉族，住重庆南岸区。委托诉讼代理人：王建军、曾伟，重庆法缘律师事务所律师。被告：重庆豪美实业(集团)有限公司，住所地重庆市渝北区回兴街道宝桐一路167号机加厂房幢第1层，统一社会信用代码91500112709417057D。法定代表人:王小均，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：刘海崴，北京德恒（重庆）律师事务所律师。原告胡正伟诉被告重庆豪美实业(集团)有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月8日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人王建军、曾伟，被告委托诉讼代理人刘海崴到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。胡正伟向本院提出诉讼请求：1、判决被告给付原告工程款1948648元、停工期间的钢管租金损失1061747元、停工期间的塔式起重机租金损失510000元，共计3520395元；2、本案诉讼费、保全费、保全担保费由被告承担。事实和理由：2016年4月8日，原、被告签订了《建筑工程劳务及周转材料承包合同》(以下简称合同)一份。合同约定被告将位于江津区德感工业园区内的“勤辉福喜(重庆)食品有限公司新建厂房工程”的1、2、3、4、5、6号楼工程劳务及周转材料发包给原告，建筑面积约7万平方米。《合同》同时约定了工程价款按以下方式计算，承台、地梁及以上的承包单价为综合单价为435元/㎡，单项工程的承包单价为主体框架330元/㎡、土建砖砌墙55元/㎡、土建室内外抹灰50元/㎡。此外，《合同》还约定了被告按以下方式支付工程款，每三栋厂房框架结构封顶后，被告支付完成部分工程款的80%;每三栋厂房室内砖砌墙完成后，被告支付完工部分单项价款的80%;每三栋厂房室内外抹灰完成后，被告支付完工部分单项价款的80%;工程验收合格后10内容，被告支付至总价款的95%，余下5%在两个月内支付4%，剩下的1%作为质保金一年付清。最后《合同》对原被告的责任及义务等做了相应的规定。《合同》签订后，原告依约入场施工。2016年11月，因建设单位勤辉福喜(重庆)食品有限公司资金困难，案涉工程项目被迫停工。2017年7月21日，被告以《勤辉福喜新建厂房项目财务统计表》的形式对原告的工程款和部分建筑机具闲置费用进行了确认，其中工程款为11713135元。因涉案工程停工造成原告租用的钢管、塔吊闲置，2018年3月13日，建设单位、被告及案外人重庆市德感工业园区建设有限公司三方之间共同签订了《钢管、扣件、顶托、套筒、塔吊等建筑设备拆除协议》，该协议就有关原告租用的建筑设备在停工期间的损失结算标准、结算期间等作出了明确约定;同年4月25日，建设单位、被告、原告三方之间共同签署了《塔吊、钢管、扣件、顶托、套筒出场汇总》，确定了原告租用的建筑设备的数量。此后，德感工业园区管委会代为支付了部分工程款，现被告尚欠原告工程款1948648元、停工期间的钢管租金损失1061747元、停工期间的塔吊租金损失510000元未付。据此，原告特诉至人民法院，请求依法判决。重庆豪美实业(集团)有限公司辩称，1、原告请求被告支付工程款、钢管租金、起重机租金无事实和法律依据，根据原告举示的证据，原告已向勤辉公司申报本案的诉争债权，管理人也予以登记，原告起诉要求被告支付相应款项，属于重复主张，不应得到支持；2、即便法院认定有权起诉，原告请求被告支付工程款无事实和法律依据，理由是承包合同上重庆豪美实业集团有限公司项目部章系张应全、伍春发私刻，被告并未授权二人刻制项目部印章，故承包合同为张、伍二人与原告签订，应认定为个人行为，被告对此不知情；3、原告请求被告支付钢管租金及起重机租金无法律事实和法律依据，被告仅对钢管和起重机数量进行确认，原告举示的拟证明单价的合同并非被告真实印章（说明下，原告举示钢管租赁合同上面无被告印章，起重机合同上的印章非被告真实印章），故单价并无事实依据，同时原被告并未就前述租金进行结算，因此原告诉请租金请求无依据。本院审理认定事实如下：2016年3月，勤辉福喜(重庆)食品有限公司与重庆豪美实业(集团)有限公司签订《勤辉福喜(重庆)食品有限公司新建厂房工程建设工程施工合同》，约定勤辉福喜(重庆)食品有限公司将位于江津区德感工业园区内的“勤辉福喜(重庆)食品有限公司新建厂房工程”的1、2、3、4、5、6号楼工程承包给被告重庆豪美实业(集团)有限公司承建，勤辉福喜(重庆)食品有限公司在合同的发包方处签章，重庆豪美实业(集团)有限公司在该合同的承包人处签章，张应全在承包人的委托代理人处签名。2016年4月8日，《建筑工程劳务及周转材料承包合同》载明，合同抬头发包方（甲方）为重庆豪美实业(集团)有限公司，承包方（乙方）为胡正伟，约定：甲方将勤辉福喜(重庆)食品有限公司新建厂房项目的1、2、3、4、5、6号楼的工程劳务及周转材料承包给乙方施工，施工范围包括甲方提供的设计施工图所示的承台、地梁及以上的工作内容(其中不包括:水、电、消防、防雷、弱电智能系统，道路管网、室内外水沟、防水、内外涂料、内外保温、室内吊顶、烟道安装、耐磨楼地面、室内外地砖和墙砖粘贴及其他装饰。地面及屋面泡沬混凝土、门、窗和栏杆制作、室内天棚抹灰、基础土石方挖运回填及地面以下片石、碎石层以及临时设施和临时道路硬化等工作)。合同第三条承包单价约定：承包方式:承台、地梁及以上按建筑面积计算，人工、周辅材综合单价为435元/㎡(肆佰叁拾伍元整)不含税，其中包含周转材料、施工现场内一级电箱后的配电箱、电线及照明灯具和施工现场内主水管后的施工用水材料(水电费由甲方负责)、塔吊(塔吊基础、钢筋制作绑扎、砼浇筑、土石方除外)、钢管扣件、拉杆、PVC管(拉杆用)、模板木方、安全网、竹条、扎丝、焊条、焊剂、(钢筋直螺纹连接套筒除外)、钉子、元丝、钢筋制作绑扎、模板制作安装拆除商品砼浇筑养护、砖砌体(砖、水泥、下车及石灰精除外)室内外抹灰(室内天棚不抹灰)、室内找平、散水、地面及屋面工作内容以及各道工序的所需的机具设施，均在乙方承包范围内。合同第四条单项工程价款分配按建筑面积计算约定：1、主体框架:330元/㎡；2、土建部分:砖砌体:55元/㎡；3、土建部分:室内外抹灰:50元/㎡。合同第五条工程结算及支付方式约定：乙方自行垫资每三栋厂房框架结构封顶后，甲方支付乙方所完框架部分单项价格80%的工程进度款；2、乙方每三栋厂房室内砖砌体完工后，甲方支付乙方所完成工程单项价款80%的工程进度款；3、乙方每三栋室内外抹灰完工后，甲方支付乙方所完工程单项价款80%的工程进度款；4、整个工程完工验收合格后，十日内甲方向乙方支付总价款的95%，余下5%在工程验收两个月内支付4%，余下1%质保金在一年内付清。合同第九条约定：1、因发包人原因造成承包方人员停工、机械设备停滞的时间一次超过3天，每月累计超过6天，则由甲方负责支付综合损失费用，按乙方实际损失支付。合同还对其他事项进行了约定。重庆豪美实业(集团)有限公司勤辉福喜(重庆)食品公司新建厂区工程项目部在甲方处签章，张应全、伍春发在甲方责任人处签名，胡正伟在合同乙方处签名。2016年5月25日，胡正伟与重庆市金兔建筑设备租赁有限公司签订《建筑设备租赁合同》，合同抬头出租方（甲方）重庆市金兔建筑设备租赁有限公司，承租方（乙方）重庆豪美实业(集团)有限公司。合同约定乙方因建筑施工需要租用甲方的建筑机械和周转工具。合同第一条费用计算标准（一）乙方向甲方租赁下列物资，租赁物资名称、规格、数量、计费标准等如下：            材料名称              规格              数量              租金（不含税价）              维护费              赔偿费              备注                  钢管              米                            0.005元/米/天                                                            扣件              套                            0.002元/套/天              0.06元/套                                              顶托              套                            0.007元/套/天              0.08                                              套筒              支                            0.007元/支/天                                                重庆市金兔建筑设备租赁有限公司在合同出租方处签章，胡正伟在担保方的负责人处签名。2016年6月1日，出租方重庆明程建筑设备租赁有限公司（甲方）与承租方重庆豪美实业(集团)有限公司（乙方）签订《塔式起重机租赁合同》，乙方向甲方租用塔机规格、型号、数量、租金及费用如下表：            名称              型号              数量（台）              日租（元）乙方含税              月租（元）乙方含税              标塔进出场及安拆费（每台）              地脚螺栓费（元）              备注                  塔机              Q2Z63塔              6                            每台每月7500元              每台一年15000元                            每台按起用时      合同第二条结算方式及付款办法:1、塔机标塔安装完毕（或者加高标准节、增加附墙装置完毕），甲乙双方组织有关人员进行自检验收合格验收，乙方不得擅自启用塔机，填写安装验收合格单（或开工报告）开始计算租金，未经双方自检合格验收，乙方不得擅自启用塔机，否则出现一切安全事故由乙方全部负责；2、塔机经市特检中心检测后满一年，由施工单位申请复检，费用由施工单位自行承担；3、租金一律按日历天数计算，不因假日、停工、停电、停水等原因而扣减甲方租金。租金每月月底对帐，次月20日前付清上月租金，如不按期支付，甲方有权停机，并且租金照算，同时甲方向乙方每天加收03％的违约金，租金未付清，塔机不拆除，但租金照算，最后一次的租金在办理完退场手续后15天内一次性支付完毕，款清出场；4、塔机进出场费付款时间:塔机标塔安装完毕，乙方一次支付进出场费；5、甲方凭对帐单和收据向乙方收取租金。合同还对其他事项进行了约定。重庆明程建筑设备租赁有限公司、重庆豪美实业(集团)有限公司分别在合同甲乙方处签章、胡正伟在乙方委托代理人处签名。合同签订后，胡正伟便进场施工。施工期间，被告支付原告工程款650000元。2016年12月，因勤辉福喜(重庆)食品有限公司资金困难，案涉项目停止施工。2019年7月15日，重庆市第五中级人民法院（2019）渝05破申57号民事裁定书裁定受理勤辉福喜(重庆)食品公司破产。2017年7月21日，重庆豪美实业(集团)有限公司向江津区德感工业园区管委会报送《勤辉福喜新建厂房项目财务统计表》，载明：            序号              项目              姓名              劳务（万元）              材料（万元）              备注                  7              厂房劳务              胡正伟              1171.3135                                              8              厂房劳务钢管塔吊闲置费              胡正伟              33.9475                            此闲置费按50%计取                  合计              1205.261万元                  注：该财务统计表金额以实际票据及供货方、设备租赁方共同确认签字为准。      重庆豪美实业(集团)有限公司在该财务统计表上签章。2017年江津区德感工业园区管委会介入通过重庆市德感工业园区建设有限公司代被告支付原告工程款9114487元（7430487元+1684000元）。2018年3月13日，勤辉福喜(重庆)食品公司（甲方）、重庆豪美实业(集团)有限公司（乙方）、重庆市德感工业园区建设有限公司（丙方）签订《钢管、扣件、顶托、套筒、塔吊等建筑设备拆除协议》，载明：经甲、乙、丙三方协商一致，就乙方在重庆市江津区德感工业园新建厂房项目租赁的钢管、扣件、顶托、套筒、塔吊等建筑设备拆除等达成如下协议:1、甲方在重庆市江津区德感工业园新建厂房项目因资金困难，导致项目在2016年12月停工；2、对于乙方租赁的钢管、扣件、顶托、套筒、塔吊等建筑设备停工损失按照劳务方胡正伟、胡荣与租赁单位签订的租赁合同进行结算，进入工程造价结算；3、结算时间为2016年12月1日至2018年4月30日；4、结算量由甲、乙双方现场确认，丙方进行监督；5、结算时间范围内，乙方雇佣的值班人员为2人，工资为每人每月4000元，共计人工费用136000元，该费用进入工程造价结算；6、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由法定代表人或委托代理人签字后生效。三方均在该拆除协议上签章、签字。2018年4月25日，勤辉福喜(重庆)食品公司与重庆豪美实业(集团)有限公司签订《塔吊、钢管、扣件、顶托、套筒出场汇总》，载明：由重庆豪美实业(集团)有限公司承建的勤辉福喜(重庆)食品公司新建厂房工程，本工程劳务班组（胡正伟）租赁的塔吊、钢管、扣件、顶托、套筒现拆除、出场的数量为：1、塔吊4台；2、钢管：250986米；3、扣件132612个；4、顶托、套筒39133个。双方在该表的确认单位处签章，胡正伟在劳务班组负责人处签名。2018年5月，上述设备全部撤场。本院认为，原告系自然人，不具备承建劳务工程资质，其签订的《建筑工程劳务及周转材料承包合同》，违反法律、行政法规的效力性、强制性规定，该合同无效。一、责任主体勤辉福喜(重庆)食品有限公司与重庆豪美实业(集团)有限公司签订《勤辉福喜(重庆)食品有限公司新建厂房工程建设工程施工合同》中，张应全在承包人重庆豪美实业(集团)有限公司的委托代理人处签名，在《建筑工程劳务及周转材料承包合同》中，重庆豪美实业(集团)有限公司勤辉福喜(重庆)食品公司新建厂区工程项目部在甲方处签章，张应全在甲方责任人处签名，被告在《勤辉福喜新建厂房项目财务统计表》、《钢管、扣件、顶托、套筒、塔吊等建筑设备拆除协议》、《塔吊、钢管、扣件、顶托、套筒出场汇总》上签章，也表示认可原告的施工行为。故重庆豪美实业(集团)有限公司应是合同的责任主体。二、工程款重庆豪美实业(集团)有限公司向江津区德感工业园区管委会报送《勤辉福喜新建厂房项目财务统计表》中，确认应付原告厂房劳务费用11713135元，扣除江津区德感工业园区管委会介入通过重庆市德感工业园区建设有限公司代被告支付原告工程款9114487元，以及被告支付的650000元，尚欠1948648元未支付。故原告要求被告支付尚欠工程款1948648元的主张，符合法律规定，本院予以支持。三、停工期间设备租赁损失虽然案涉工程停工原因是勤辉福喜(重庆)食品有限公司资金短缺且破产造成，但勤辉福喜(重庆)食品公司、重庆豪美实业(集团)有限公司、重庆市德感工业园区建设有限公司签订《钢管、扣件、顶托、套筒、塔吊等建筑设备拆除协议》约定“2、对于乙方租赁的钢管、扣件、顶托、套筒、塔吊等建筑设备停工损失按照劳务方胡正伟、胡荣与租赁单位签订的租赁合同进行结算，进入工程造价结算”，勤辉福喜(重庆)食品有限公司已将该设备停工期间的租赁损失作为工程款予以结算给被告，且按胡正伟、胡荣与租赁单位签订的租赁合同进行结算。按《建筑工程劳务及周转材料承包合同》（抬头名称写明发包方为重庆豪美实业(集团)有限公司）第九条“1、因发包人原因造成承包方人员停工、机械设备停滞的时间一次超过3天，每月累计超过6天，则由甲方负责支付综合损失费用，按乙方实际损失支付”约定，重庆豪美实业(集团)有限公司应当支付原告停工期间设备租赁损失。至于停工时间，勤辉福喜(重庆)食品有限公司与重庆豪美实业(集团)有限公司在签订的《钢管、扣件、顶托、套筒、塔吊等建筑设备拆除协议》确认为2016年12月1日至2018年4月30日，原告主张按515天计算，本院予以确认。《塔吊、钢管、扣件、顶托、套筒出场汇总》确认塔吊4台、钢管250986米、扣件132612个、顶托、套筒39133个。故钢管的租金646288.95元【0.005元/米/天×515天（2016年12月1日到2018年4月30日）×250986米】、扣件租金136590.36元【0.002元/套/天×515天（2016年12月1日到2018年4月30日）×132612个】、顶托租金141074.47元【0.007元/套/天×515天（2016年12月1日到2018年4月30日）×39133套】、塔式起重机租金510000元【7500元/月×17月（2016年12月1日到2018年4月30日）×4台】。上述损失共计1433953.78元。四、值班人员费用136000元，因勤辉福喜(重庆)食品公司、重庆豪美实业(集团)有限公司、重庆市德感工业园区建设有限公司签订的《钢管、扣件、顶托、套筒、塔吊等建筑设备拆除协议》“结算时间范围内，乙方雇佣的值班人员为2人，工资为每人每月4000元，共计人工费用136000元，该费用进入工程造价结算”约定是重庆豪美实业(集团)有限公司雇请人员，而原告认为是其雇请的人员，因其未向本院提交相关依据，且被告也不认可。故该项主张，本院不予支持，原告有证据后，可另行解决。被告辩解理由不成立，本院不予采信。为了保护当事人的合法权利，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、被告重庆豪美实业(集团)有限公司在判决生效后十日内给付原告胡正伟劳务工程款1948648元；二、被告重庆豪美实业(集团)有限公司在判决生效后十日内给付原告胡正伟设备租赁损失1433953.78元；三、驳回原告胡正伟的其他诉讼请求。如果被告重庆豪美实业(集团)有限公司未按判决指定期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费34964元，保全费用5000元，由被告重庆豪美实业(集团)有限公司负担负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。审 判 长  熊肖敏人民陪审员  李 英人民陪审员  黄云利二〇二一年三月三十日书 记 员  胡 茜