四川省成都市锦江区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0104民初1635号 原告（反诉被告）：成都国色华彩电子科技有限公司。住所地：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号6栋5层505号。 法定代表人：周建平，成都国色华彩电子科技有限公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：孙文军，北京市中银（成都）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：北京塞维斯建设有限公司成都分公司。营业场所：四川省成都市锦江区工业园区桦彩路158号1栋1单元1层1号B366室(自编号)。 负责人：张伟，北京塞维斯建设有限公司成都分公司总经理。 委托诉讼代理人：邓涛，男，北京塞维斯建设有限公司成都分公司员工。 原告（反诉被告）成都国色华彩电子科技有限公司（以下简称国色华彩公司）与被告（反诉原告）北京塞维斯建设有限公司成都分公司（以下简称塞维斯成都分公司）承揽合同纠纷一案，本院立案受理后，塞维斯成都分公司在法定期限内提出反诉，本院经审查后与本诉合并审理，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）国色华彩公司的委托诉讼代理人孙文军、被告（反诉原告）塞维斯成都分公司的负责人张伟及委托诉讼代理人邓涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 国色华彩公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除国色华彩公司和塞维斯成都分公司于2019年10月11日签订的《材料采购供应合同》；2.判令塞维斯成都分公司赔偿因合同解除对国色华彩公司造成的损失共计人民币40,600元，其中包括：LED显示屏尾款23,255元，钢结构材料费4,255元，人工费用6,750元，杂费开支1,800元，预期可得利益损失4,540元（庭审中国色华彩公司明确计算方式为：LED显示屏尾款为LED屏幕总价46,550元减去塞维斯成都分公司已支付的17,400元；人工费用系国色华彩公司为履行合同雇佣工人产生的人工工资；杂费包括运输、加油费900元及国色华彩公司雇佣工人的食宿费用900元；预期可得利益损失系合同正常履行国色华彩公司可以获得的利润，计算方法为合同总价款58,000元减去成本53,460元）；3.判令塞维斯成都分公司承担本案全部诉讼费用。 事实和理由：2019年10月11日，国色华彩公司与塞维斯成都分公司签订了《材料采购供应合同》及《附加协议（一）》，国色华彩公司为承揽人（乙方），塞维斯成都分公司为定作人（甲方）。合同约定：1.国色华彩公司为塞维斯成都分公司位于青白江区德汇路的白俄罗斯展馆制作安装LED屏幕，收费方式为包干价，共58,000元；2.塞维斯成都分公司需在签订合同后向国色华彩公司支付30%预付款，之后国色华彩公司开始备货并进场施工钢架焊接；3.国色华彩公司的LED屏幕到现场并经塞维斯成都分公司验收合格后，塞维斯成都分公司需支付60%工程进度款（34,800元），国色华彩公司开始安装LED屏幕；4.国色华彩公司工程完工验收合格，并教会塞维斯成都分公司使用后，塞维斯成都分公司在一周内支付剩余尾款。合同签订后，塞维斯成都分公司于2019年10月18日向国色华彩公司支付预付款17,400元，国色华彩公司根据塞维斯成都分公司设计师的要求完成了备货。之后，国色华彩公司根据塞维斯成都分公司通知，于2019年11月3日将所有材料运至现场进行施工，于11月5日初步完成安装，并加电测试成功。国色华彩公司完成了钢架搭建并根据塞维斯成都分公司要求安装显示屏，达成约定的60%工程进度款支付条件，然而塞维斯成都分公司经原告再三催促，仍未付款。2019年11月8日，塞维斯成都分公司补签了材料验收单后，又以最终验收不合格为由拒绝支付工程进度款。国色华彩公司多次到施工现场与塞维斯成都分公司协商合同继续履行事宜，但是塞维斯成都分公司明确拒绝履行。根据合同约定，在LED屏幕进场验收合格后，塞维斯成都分公司应支付60%的工程进度款。塞维斯成都分公司通知国色华彩公司进场安装设施设备，也签署了材料验收单，应支付进度款，但塞维斯成都分公司现在明确表示不履行，合同目的已不能实现。塞维斯成都分公司的违约行为造成国色华彩公司材料订购费用、安装费用、时间及精力的大量损失，损害了国色华彩公司的合法权益。 塞维斯成都分公司辩称，1.2019年11月5日，塞维斯成都分公司的工作人员到项目现场发现国色华彩公司施工的框架达不到验收要求，塞维斯成都分公司向国色华彩公司告知整改的标准及时间，直至2019年11月7日，国色华彩公司仍未作整改。因2019年11月8日项目所在的展馆需进行检查以用于白俄罗斯重要领导到场开会，塞维斯成都分公司只能要求国色华彩公司先对LED显示屏安装调试，优先保障屏幕的顺利使用，再处理施工未达验收标准的问题。国色华彩公司不仅不配合，还拆除已安装好的部分设备，给塞维斯成都分公司造成严重的经济损失及恶劣的商业影响，国色华彩公司的工程质量未通过验收，未达到支付进度款的条件，其诉称塞维斯成都分公司不支付进度款不是事实；2.国色华彩公司称塞维斯成都分公司于2019年11月8日补签了材料验收单，但并非塞维斯成都分公司提交给国色华彩公司的，而系国色华彩公司以商家的权限登录系统自行打印后交由任继安签字，任继安未取得塞维斯成都分公司关于确认工程质量及验收的委托授权，其仅仅是案涉项目的施工人之一，其签字确认的材料验收单塞维斯成都分公司不予认可，且材料验收单仅为项目所需材料的验收单，并非是对整个工程质量的验收确认，国色华彩公司称已通过塞维斯成都分公司验收合格违背事实；3.塞维斯成都分公司一直配合国色华彩公司积极解决此事，是国色华彩公司对双方约定协商的时间一变再变，导致至今未解决，国色华彩公司称塞维斯成都分公司拒绝协商合同履行，与事实不符。 塞维斯成都分公司向本院提出反诉请求：1.解除塞维斯成都分公司和国色华彩公司于2019年10月11日签订的《材料采购供应合同》；2.判令国色华彩公司支付因未开具增值税专用发票所产生的违约金，按照合同总价6%计算，计3,480元；3.判令国色华彩公司支付因质量问题未按期交货的违约金，按照合同约定为合同总价款的30%,计17,400元；4.判令国色华彩公司支付因不恰当履行合同给塞维斯成都分公司造成的经济损失30,000元；5.判今国色华彩公司因履行合同过程中的不当行为给塞维斯成都分公司造成的名誉损失给予书面赔礼道歉；6.判令国色华彩公司承担本案全部诉讼费用。 事实和理由：2019年10月11日，塞维斯成都分公司与国色华彩公司签订了《材料采购供应合同》及《附加协议（一）》，塞维斯成都分公司为定作人（甲方），国色华彩公司为承揽人（乙方）。合同约定：1.国色华彩公司为塞维斯成都分公司位于青白江区德汇路的白俄罗斯展馆制作安装LED屏幕，收费方式为包干价，共58,000元；2.国色华彩公司应按塞维斯成都分公司要求组织供货，如国色华彩公司材料供应的时间、数量、质量不能满足塞维斯成都分公司要求，若国色华彩公司延期交货超过7天，塞维斯成都分公司有权解除合同，并且国色华彩公司应当按照合同总价款的30%向塞维斯成都分公司承担违约责任，给塞维斯成都分公司造成损失的，国色华彩公司还应当负责赔偿；3.国色华彩公司应向塞维斯成都分公司提供合规合法的增值税专用发票（包含税务机关代开），并按实际提供货物情况，准确填写发票项目及发票清单，因国色华彩公司未按本合同约定开具、送达增值税发票的，应按塞维斯成都分公司要求采取重新开具发票等补救措施，同时，塞维斯成都分公司有权要求国色华彩公司支付合同总价6%的违约金。合同签订后，塞维斯成都分公司于2019年10月18日向国色华彩公司支付预付款17,400元，而国色华彩公司并未按照合同约定开具相应金额的增值税专用发票。2019年11月5日，塞维斯成都分公司的工作人员到项目现场进行监督检查，发现国色华彩公司的施工有多处严重瑕疵，完全达不到验收要求，塞维斯成都分公司向国色华彩公司明确告知需要整改的标准及时间，直至2019年11月7日，塞维斯成都分公司的监理人员再次进行项目验收，以上瑕疵均未作整改。因2019年11月8日下午13:00点，项目展馆需进行检查，白俄罗斯重要领导均会到场参加，而国色华彩公司的施工始终未到验收标准，塞维斯成都分公司只能退而求其次要求国色华彩公司先对LED大屏进行安装调试，优先保障屏幕的顺利使用，而后再对其他瑕疵进行处理。但国色华彩公司不但不配合，甚至拆除已安装好的设备，给塞维斯成都分公司造成严重的经济损失以及恶劣的商业影响。 国色华彩公司辩称，1.关于增值税发票的开具问题，国色华彩公司未违约。双方签订的《材料采购供应合同》对于交付增值税发票时间的约定存在矛盾之处，属于约定不明。合同第九条第四项约定交付发票的时间为款项付清后一周内，国色华彩公司尚未收到所有款项，不存在违约的可能性。合同第九条第五项约定开具发票时间为“在甲方向乙方支付合同价款前”，与合同第九条第四项约定的内容矛盾，应属于约定不明，且“乙方应按照甲方要求及时向甲方开具”的约定表明义务履行的期限及方式具有不确定性。根据相关法律规定，对于约定不明的事项可以根据交易习惯确定，开票和付款的先后两种顺序都是常见的交易习惯，塞维斯成都分公司在国色华彩公司开具发票前，已支付了30%的预付款，其未对发票事项提出异议，也未进一步催告。涉案合同系承揽合同，只有一个批次的供货，不存在分批供货的情形，国色华彩公司在供货期开具发票即可，不存在违约情形；2.涉案项目未按期完成的原因系塞维斯成都分公司违约在先，国色华彩公司不应承担责任。国色华彩公司应塞维斯成都分公司的要求于2019年11月3日进场施工安装，说明LED屏幕验收合格，支付进度款的条件已经达成，且塞维斯成都分公司的监理任继安之后也补签了材料验收单，塞维斯成都分公司混淆了材料验收与工程验收的概念，且合同并未约定具体的验收标准，故塞维斯成都分公司拒绝付款，违约在先，塞维斯成都分公司拒绝支付进度款，国色华彩公司有权拒绝继续施工安装；3.塞维斯成都分公司主张因国色华彩公司不恰当履行合同而造成经济损失，与事实不符，亦无证据证明其经济损失。合同未约定具体交付期限，也未约定项目必须一次性安装成功，未约定不得返工。案涉合同项目当时尚未完工，并未正式交付验收，国色华彩公司应塞维斯成都分公司要求对包边瑕疵问题进行整改，国色华彩公司有权在履行期限内控制项目施工进程。合同中止的根本原因系塞维斯成都分公司拒绝支付进度款，中止履行之后，塞维斯成都分公司未要求国色华彩公司继续施工，亦未寻找其他施工单位继续施工。2020年4月21日，国色华彩公司在案涉施工现场发现物品摆放混乱，并得知部分拆除的显示屏模块仍然存放于塞维斯成都分公司的监理任继安家中，塞维斯成都分公司无继续履行合同的意愿，其主张的经济损失根本不存在。 本院经审理认定事实如下：2019年10月11日，塞维斯成都分公司（甲方、需方）与国色华彩公司（乙方、供方）签订（2019）第003-01号《材料采购供应合同》，载明：乙方按照甲方确认的采购清单（详见合同后清单），向甲方交货；乙方所供产品质量必须符合国家和行业标准或甲方封样样品标准。甲方按材料的品牌（生产厂家）、规格型号、材质证明书或封样样品等，对材料的数量进行检尺（过磅、点数）验收。乙方随货提供完整的相关质量检验资料，甲方有权按国家和行业标准甲方封样样品标准对所供产品质量进行验收。验收合格的，由甲方向乙方开具收料凭证。结算数量以甲方的收料凭证为结算依据，按实际收货数量结算。供货完毕后，甲乙双方应办理材料供货结算，否则货款不予支付。货款的支付按建设单位实际拨付工程款的比例同步支付。乙方应按照甲方要求，及时向甲方提供货物发出的出库凭证、物流信息及票据，连同增值税发票在款项付清后一周内一并交付甲方。在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具甲乙双方约定的发票种类及税率的增值税发票，因乙方开具的发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣税款等情形，则甲方可以无条件拒绝付款。本合同材料（设备）质保期为一年。质保期内发生质量问题，乙方应当在甲方规定的时间及时进行维修。若乙方材料被验收不合格，应当在甲方规定的期限内及时重新供货，若材料仍无法通过验收，则甲方有权解除本合同，并且乙方应当按照合同总价款的30%向甲方承担违约责任，给甲方造成损失的，乙方还应负责赔偿。因乙方未按本合同与约定开具、送达增值税发票的，应按甲方要求或重新开具发票等补救措施，同时甲方有权要求乙方支付合同总价6%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。上述《材料采购供应合同》后附《内弧室内P3表贴全彩LED显示屏清单》，载明模组总数量310，显示面积长6.052米，显示面积高2.02米，分辨率1984*640，屏体部分显示模组品牌彩亮、型号P3、面积12.225平方米，单价3,000元、金额36,675元；钢架及包边面积18.277平方米，单价500元，金额为9,138元；备用板4张，单价95元，金额为380元；功放音响1套，金额为1,800元；视频处理器1台，金额为1,800元；安装调试费3,667元。合计金额53,460元，税金5,346元，总计（含税）58,806元，优惠后58,000元。《内弧室内P3表贴全彩LED显示屏清单》另对驱动电源、同步发送卡、同步接收卡等设备的品牌、型号、数量进行了约定。同日，塞维斯成都分公司与国色华彩公司签订（2019）第003-01号《附加协议（一）》，约定甲方需在与乙方签订合同后支付30%预付款，乙方开始备货并进场施工钢架焊接；乙方LED屏幕到现场并经甲方验收合格后甲方需支付60%工程进度款，乙方开始安装LED屏幕；乙方工程完工验收合格并调试好教好客户使用后，剩余尾款甲方一周内支付。每笔进度款需在一天内向工程部提交付款申请，甲方按照财务付款流程，审查合格的安排付款日（每周四）支付，乙方提交申报延迟，甲方将不予结算。 2019年11月8日，任继安在经塞维斯成都分公司接单管理系统打印的材料验收单上签名，并注明材料验收完成。材料验收单上载明：订单编号ＣＧ00000××××，项目地址××路××号，验收人邓涛（项目监理工程部）-时间2019-10-12,收货人员任继安（四川恒环装饰工程有限公司），收货地址××路××号，备注签订合同支付30%计17400元、材料到现场支付60%计34800元、完工后7天支付10%计5800元,名称ＬＥＤ屏进度款。 另查明，2020年7月14日，经成都市锦江区行政审批局审查，准予塞维斯（北京）建筑装饰有限公司成都分公司名称变更为北京塞维斯建设有限公司成都分公司。 庭审中国色华彩公司和塞维斯成都分公司均主张解除《材料采购供应合同》及《附加协议（一）》。 庭审中塞维斯成都分公司陈述，国色华彩公司于2019年11月3日进场安装LED屏幕，塞维斯成都分公司认为国色华彩公司安装的LED屏幕包边工艺影响美观，不影响整个屏幕的稳定性、安全性。现LED屏幕大部分都在使用，拆除了损坏的部分。 关于国色华彩公司主张的本诉部分，本院认为，国色华彩公司和塞维斯成都分公司自愿签订了《材料采购供应合同》及《附加协议（一）》，合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，属合法有效，合同相对方应当按照约定履行合同义务。国色华彩公司陈述已按约履行合同义务，塞维斯成都分公司辩称国色华彩公司施工的框架达不到验收要求，对国色华彩公司作业的工程质量不予认可，但其提交的照片及视频证据不能直接证明其辩称意见，亦未提交其他证据证明国色华彩公司交付的LED屏幕及工程质量不符合双方合同约定，塞维斯成都分公司应自行承担举证不能的法律后果，对塞维斯成都分公司该部分辩称本院不予采信。塞维斯成都分公司自述国色华彩公司于2019年11月3日进场安装LED屏幕，后未按照约定支付合同价款，国色华彩公司遂提起本案诉讼，本院于2020年3月10日向塞维斯成都分公司送达了起诉状副本、应诉及举证通知书等诉讼文书，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十六条第一款的规定，本院确认国色华彩公司和塞维斯成都分公司签订的《材料采购供应合同》及《附加协议（一）》于2020年3月10日解除。根据合同约定，屏体部分费用36,675元、钢架及包边费用9,138元，国色华彩公司陈述塞维斯成都分公司已支付17,400元，主张塞维斯成都分公司支付剩余LED屏幕款项23,255元及钢结构费用4,255元，本院予以支持，关于国色华彩公司主张的人工工资、杂费、预期可得利益部分，未提交相应证据证明双方就上述费用达成约定，本院不予支持。 关于塞维斯成都分公司的反诉主张。根据前述评析，本案合同解除系塞维斯成都分公司违约造成，塞维斯成都分公司虽主张解除合同，但解除时间应以前述评析为准。关于塞维斯成都分公司第二项反诉请求，合同约定的“乙方应按照甲方要求，及时向甲方提供货物发出的出库凭证、物流信息及票据，连同增值税发票在款项付清后一周内一并交付甲方”及“在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具甲乙双方约定的发票种类及税率的增值税发票，因乙方开具的发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣税款等情形，则甲方可以无条件拒绝付款”内容存在矛盾，属约定不明情况，并不当然成为阻却塞维斯成都分公司鲁行支付合同价款义务的理由，且塞维斯成都分公司未提交任何证据证明国色华彩公司未开具增值税专用发票对塞维斯成都分公司造成的损失，故对于塞维斯成都分公司第二项反诉请求，本院不予支持。关于塞维斯成都分公司第三项至第五项反诉请求，均系基于国色华彩公司在履行合同过程中存在交装货物质量不合格等违约行为，但根据已查明事实，双方并未就国色华彩公司提供及安装后的LED屏幕质量及呈现效果达成明确约定，塞维斯成都分公司称国色华彩公司的施工结果不服和验收标准，未提交任何证据证明，且在后续沟通协商中，亦未向国色华彩公司明确安装标准，故对于塞维斯成都分公司该部分主张，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第四项、第九十六条第一款、第九十七条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、确认原告（反诉被告）成都国色华彩电子科技有限公司与被告（反诉原告）北京塞维斯建设有限公司成都分公司签订的《材料采购供应合同》及《附加协议（一）》于2020年3月10日解除； 二、被告（反诉原告）北京塞维斯建设有限公司成都分公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告（反诉被告）成都国色华彩电子科技有限公司支付LED屏幕款项23,255元、钢结构费用4,255元； 三、驳回原告（反诉被告）成都国色华彩电子科技有限公司的其他诉讼请求； 五、驳回被告（反诉原告）北京塞维斯建设有限公司成都分公司的全部诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费减半收取计408元，由原告（反诉被告）成都国色华彩电子科技有限公司负担130元，被告（反诉原告）北京塞维斯建设有限公司成都分公司负担278元。反诉案件受理费减半收取计536元，由被告（反诉原告）北京塞维斯建设有限公司成都分公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 本案判决书生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员 唐 璇 二〇二一年三月三十日 书记员 李冬梅