内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院民事判决书（2020）内0702民初1965号原告：王林，男，个体工商户，住内蒙古自治区呼伦贝尔市。委托诉讼代理人：左新东、孙宝翔，内蒙古盈飞律师事务所律师。被告：呼伦贝尔市家合装饰装潢设计有限公司。法定代表人：张世仲，执行董事。原告王林与被告呼伦贝尔市家合装饰装潢设计有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月6日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王林及其委托诉讼代理人左新东、孙宝翔到庭参加诉讼。被告呼伦贝尔市家合装饰装潢设计有限公司经本院公告传唤无正当理由拒不到庭，依法缺席审理。本案现已审理终结。原告王林向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告签订的装修合同；2、判令被告返还原告工程款77110元；3、判令被告支付原告违约金67200元；4、由被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2019年7月2日，原告与被告签订了望园19#2-1701家庭居室装饰装修合同、望园12-1601家庭居室装饰装修合同、望园12-1602家庭居室装饰装修合同，三份合同总价192000元，约定工程期限50天，约定无论因何原因造成合同无法履行的，违约方应向守约方支付工程造价100%的违约金，由于被告原因致使工期延误，每延误一日向原告支付T程总造价的5%，如延误超过七日，则视为违约，原告有权单方面终止合同，并要求被告承担违约责任并赔偿相应损失。合同签订后，原告依约支付工程造价的50%即96000元，被告却至一再延误工期。2019年10月30日后，被告经数次催告仍然不派工人进场施工，被告的实际行为已经表明不再履行合同义务，属于根本性违约。原告迫于无奈，另找他人继续装修工程。根据合同所附报价预算单，原告认可被告完成的工程造价约18890元。原告已支付工程款96000元，被告应返还77110元。原告与被告缔约过程中，一再强调要求被告保证工期和工程质量。原告积极履行付款义务，被告却一再拖延工期，且未按合同约定的材料和工艺标准进行施工(特别是水电施工质量存在严重问题，导致原告无法正常安装开关插座灯具等)。被告应承担相应的违约责任，依据合同约定，造成合同无法履行应支付工程总造价的100%作为违约金。造成工期延误，每延误一日应向原告支付工程总造价的5%，考虑合同实际早已不再履行，原告仅主张工期延误七日的违约责任，被告应支付工程总造价的35%作为违约金，计67200元。被告呼伦贝尔市家合装饰装潢设计有限公司无答辩意见。原告王林就其主张向本院提交了望园19#2-1701家庭居室装饰装修合同、望园12-1601家庭居室装饰装修合同、望园12-1602家庭居室装饰装修合同、2019年7月2日收条、2019年7月20日收条、望园19#2-1701房屋现场视频、通话录音、微信聊天记录、微信交易明细；原告与木工、刮大白工人、电工、经销商的微信聊天记录；日丰管销售服务单、日丰官方网站截图。被告无正当理由未到庭参加诉讼，视为放弃质证权利。本院经审查认为，因木工、刮大白工人、电工、经销商未到庭作证，本院对原告与木工、刮大白工人、电工、经销商的微信聊天记录以及日丰管销售服务单、日丰官方网站截图的真实性、关联性不予确认，对其他证据的真实性予以采信。本院认定事实如下：2019年7月2日，原告与被告签订了望园19#2-1701家庭居室装饰装修合同、望园12-1601家庭居室装饰装修合同、望园12-1602家庭居室装饰装修合同，三份合同总价款192000元，工期50天，自2019年7月1日至2019年8月20日，并约定：“合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价100%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。”“由于乙方（被告）原因致使工期延误，每延误一日向甲方（甲方）支付工程总造价的5%作为违约金。如延误超过七日，则视为乙方违约，甲方有权单方面终止合同，并要求乙方承担违约责任并赔偿相应损失。”合同签订后，原告分三次支付工程款96000元。至2019年11月22日，被告共完成19#2-1701房屋的地砖墙砖的铺贴、砌门口、包厨卫立管、防水处理、水钻开孔及拆除，原告按合同约定的装修预算计算价款为17290元。另完成12-1601号房屋和12-1602房屋的间壁墙拆除，价格合计1600元。本案审理过程中，为证明已完工工程价款，被告申请对已完工程量进行评估鉴定，被告主张另完成了以下工程：强电弱电施工、上下水改造、暖气改造、燃气改造、电盘改造、刮大白、木工完成、隔断整体拆除、门窗理石包口。原告称除门窗理石包口未作，其他项目只是完成了一部分，扣除返工费用，认可该部分已完工价款为11292.5元。因被告一直拖延施工，2019年11月22日后，原告另寻其他施工队施工，现装修工程已全部完成。本案鉴定过程中，因被告未在限定期限内缴费，鉴定机构终止鉴定。本院认为，原、被告签订的三份家庭居室装饰装修合同不违反法律法规的强制性规定，合法有效，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。被告未在约定的期限内完成装修工程，原告要求解除合同，本院予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行，超出的装修费用，被告应予返还。被告系装修施工人，对已完工程量负有举证义务，被告未能举证证明已完工程量的工程价款，本院对原告按照装修预算计算的已完工程价款予以认定。被告未按双方约定的期限完工，已构成违约，应承担违约责任。双方对违约金虽有约定，且原告只主张了部分违约金，但违约金请求仍然过高，综合本案实际情况，本院酌定违约金1万元。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）项、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告王林与被告呼伦贝尔市家合装饰装潢设计有限公司签订的望园19#2-1701家庭居室装饰装修合同、望园12-1601家庭居室装饰装修合同、望园12-1602家庭居室装饰装修合同；二、被告呼伦贝尔市家合装饰装潢设计有限公司返还原告王林装修款65817.5元，于本判决生效之日付清；三、被告呼伦贝尔市家合装饰装潢设计有限公司支付原告王林违约金1万元，于本判决生效之日付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3186.2元，减半收取1593.1元，由原告王林负担745.39元，被告呼伦贝尔市家合装饰装潢设计有限公司负担847.71元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于呼伦贝尔市中级人民法院。审判员 刘凯军二〇二一年三月十二日书记员 张 雪附：本判决所依据的法律、司法解释条文《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。《中华人民共和国合同法》第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。