湖北省蕲春县人民法院民 事 判 决 书（2021）鄂1126民初323号原告：管潮阳，男，1992年12月2日出生，汉族，住湖北省蕲春县。原告：叶桃花，女，1993年2月3日出生，汉族，住湖北省蕲春县。共同委托诉讼代理人：胡清，湖北邦法律师事务所律师。共同委托诉讼代理人：余海文，湖北邦法律师事务所律师。被告：湖北至尊房地产开发有限公司。住所地：蕲春经济开发区。法定代表人：郑绍权，该公司总经理。委托诉讼代理人：朱建文，湖北衡权律师事务所律师。原告管潮阳、叶桃花诉被告湖北至尊房地产开发有限公司（以下简称至尊房地产公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2021年1月9日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告管潮阳、叶桃花共同委托诉讼代理人余海文，被告至尊房地产公司法定代表人郑绍权及其委托诉讼代理人朱建文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。管潮阳、叶桃花向本院提出诉讼请求：1.判令被告按照合同约定履行交房义务；2.判令被告支付逾期交房和交房不符合合同第九条约定违约金17569.90元（2019年12月30日起至2020年6月30日止按日万分之二计算，后期顺延）；3.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年10月6日，原、被告签订《商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的至尊领秀庄园G1单元8层02号房，总价款488055元，交房时间为2019年12月30日前，逾期交付按已付房款万分之二的违约金。合同签订后，原告支付首付款188055元，余下300000元按揭支付，但被告至今未向原告交付房屋。原告多次交涉未果，故提起诉讼。至尊房地产公司辩称，未按合同约定交房是事实。消防部门职能交接耽误了两三个月时间，还有新冠××疫情影响，也是无法克服的客观原因，计算违约金应当扣减两个不可抗力原因所影响的交房时间至2020年6月19日。2019年12月31日，被告已将涉案房屋钥匙交给了湖北鸿旭物业服务有限公司。2020年6月19日，涉案房屋综合验收、备案登记全部办理完毕后，被告已将相关验收备案文件在群里公示，视同已经交房。当事人围绕诉讼请求和争议焦点依法向本院提交了证据，本院依法组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，原告提交的《商品房买卖合同》及付款凭证，经审查，具有真实性、合法性和关联性，对其主张的事实具有证明力，本院予以确认并在卷佐证；对当事人有异议的证据，被告提交的移交单、告知函、微信群聊天记录、竣工验收备案表、入住手续书、《物业管理服务协议》等，具有真实性、合法性和关联性，本院结合双方的陈述综合分析认定相关事实。根据当事人陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年10月6日，原告管潮阳、叶桃花与被告至尊房地产公司签订《商品房买卖合同》及附件补充协议，约定原告购买被告开发的蕲春县漕河镇李时珍大道东侧至尊·领秀庄园G1-1-802号房屋，预测建筑面积108.51㎡；首付188055元，余款300000元按揭支付；交房条件为：该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件和房屋测绘报告；交房时间为2019年12月30日，达到交房条件后，出卖人应当在交付日期届满前30日（不少于10日）将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。交房时，出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担。逾期交房在90日内，自约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人向买受人按日计算已付全部房价款万分之二的违约金；超过90日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人向买受人按日计算已付全部房价款万分之二的违约金。合同还约定了其他事项。合同签订后，原告按约定支付了首付款188055元，余款300000元办理了按揭手续。2019年12月30日，被告未按约定时间交付房屋。2019年12月31日，被告向湖北鸿旭物业服务有限公司移交蕲春至尊·领秀庄园G1、G2楼钥匙。2020年1月2日，原告领取钥匙并办理入住手续。2020年5月8日，被告向湖北鸿旭物业服务有限公司出具《告知函》，告知：被告开发的至尊·领秀庄园Y1-Y12、G1-G2#住宅楼已于2020年5月8日经验收合格，符合交房标准，通知业主收房。2020年5月21日至6月7日，湖北鸿旭物业服务有限公司在领秀庄园左邻右舍、至尊领秀庄园G栋高层微信群发布房屋验收合格信息及《建筑工程质量监督报告》。2020年6月1日，蕲春县房地产测绘队出具至尊·领秀庄园G1#、G2#房屋《不动产测量技术报告书》。2020年6月16日，蕲春县建设工程质量与安全监督站签收被告提交的至尊·领秀庄园G1#、G2#房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表。2020年6月19日，蕲春县住房和城乡建设局备案登记被告提交的至尊·领秀庄园G1#、G2#房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表。2020年8月3日，湖北鸿旭物业服务有限公司在领秀庄园左邻右舍、至尊领秀庄园G栋高层微信群发布房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表。其后，双方对交房违约问题协商未果，原告遂提起诉讼。2020年1月24日，湖北省辖区因突发新冠××疫情，启动一级响应，2020年5月2日转为二级响应。本院认为，本案为商品房销售合同纠纷。涉案《商品房销售合同》及附件补充协议是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规禁止性规定，合法有效，本院予以确认。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。被告未按约定时间履行交房义务构成违约，依法应承担违约责任。被告辩称消防部门职能交接期间不能进行消防验收，应顺延交房时间，但未举证证实其主张，且其陈述消防部门职能交接影响期间为2019年4月至10月，在2019年12月30日前足以完成消防验收，本院对其该项抗辩意见不予采纳。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2003〕7号）第十一条第一款规定，对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。本案中，被告的房产于2020年6月19日才达到合同约定的交房条件，此前原告可根据合同约定拒绝收房，但原告于2020年1月2日办理了入住手续并领取了房屋钥匙，此时被告已将对涉案房屋的占有转移给原告占有，可视为房屋于2020年1月2日已交付原告使用。原告主张自2019年12月30日起计算逾期交房违约金，不符合双方的合同约定，逾期交房期间应为2019年12月31日至2020年1月1日，共2天。原告主张被告支付交房不符合合同第九条约定条件违约金，因该条未约定违约金的负担和计算方式，结合涉案房屋受新冠××疫情防控影响才于2020年5月15日取得《建筑工程质量监督报告》、2020年6月1日取得《不动产测量技术报告书》以及2020年6月16日被告提交了竣工验收备案文件的事实，被告因此违约，其行为显著轻微且非恶意，亦未造成原告实际损失，对原告的该项主张不予支持。综上，被告应向原告支付违约金195.22元（488055×0.0002×2）。经调解，双方当事人未达成一致意见。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2003〕7号）第十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条、第一百四十二条规定，判决如下：一、湖北至尊房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付管潮阳、叶桃花逾期交房违约金195.22元；二、驳回管潮阳、叶桃花的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费240元，减半收取计120元，由被告湖北至尊房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省黄冈市中级人民法院。审 判 长  王建能人民陪审员  方漕张人民陪审员  游 兵二〇二一年三月三十日书 记 员  蔡晓洁