四川省成都市锦江区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0104民初11823号 原告：李波，男，1988年3月10日出生，汉族，住新疆呼图壁县。 委托诉讼代理人：周厚丽，女，汉族，住贵州省贵阳市乌当区，系李波之妻。 被告：唐誉航，男，1994年2月20日出生，汉族，住新疆伊宁县。 被告：庹辉，男，1994年6月2日出生，汉族，住四川省蓬安县。 被告：伊宁市谷辰空间设计装饰有限公司，住所地：新疆伊犁州伊宁市经济合作区重庆北路**中亚之门****商铺。 法定代表人：唐誉航，伊宁市谷辰空间设计装饰有限公司总经理。 原告李波与被告唐誉航、庹辉、伊宁市谷辰空间设计装饰有限公司（以下简称谷辰空间公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月14日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年11月12日公开开庭进行了审理。原告李波的委托诉讼代理人周厚丽，被告唐誉航、庹辉，被告谷辰空间公司的法定代表人唐誉航到庭参加诉讼。双方庭外和解期间未能达成一致。本案现已审理终结。 李波向本院提出诉讼请求：1、判令唐誉航、庹辉、谷辰空间公司退还按合同约定已支付的装修款37000元，以及未按照合同约定履行应赔偿合同造价的30%的违约金11700元，并支付因唐誉航、庹辉、谷辰空间公司前期做的工程不合格造成李波后期返工拆除修补所支付的费用13600元，以上共计62300元；2、诉讼费由唐誉航、庹辉、谷辰空间公司承担。事实与理由：李波于2020年6月30日与唐誉航、庹辉以及谷辰空间公司签订房屋施工合同，并且李波已按照合同约定以微信转账方式向庹辉转了施工款，但唐誉航、庹辉、谷辰空间公司却没有按照约定将房屋装修交付。按照合同约定唐誉航、庹辉、谷辰空间公司应用李波支付的施工款购买房屋装修材料以及家具家电等，但截至合同约定的房屋装修完成验收时间，李波去验收房屋时发现房屋内一片狼藉，唐誉航、庹辉、谷辰空间公司只将房屋进行了简单粉刷、吊顶，砌了一个卫生间，地砖只，地砖只铺了原房屋的三分之一为了诈骗施工进度的剩余款项，并且唐誉航、庹辉、谷辰空间公司砌的卫生间由于其施工不合格导致水管爆裂，墙内浸水已导致原施工房屋隔壁邻居的墙面被毁，故要求唐誉航、庹辉、谷辰空间公司拆除已损坏的墙并支付一切修补费用。因唐誉航、庹辉、谷辰空间公司对房屋的水电改造都未达标，继而产生重新补修改造的费用均应由唐誉航、庹辉、谷辰空间公司承担，其施工期间在李波毫不知情的情况下私自带走施工房屋钥匙一把，李波曾多次与唐誉航、庹辉、谷辰空间公司联系要求其尽快将房屋装修交付，唐誉航、庹辉、谷辰空间公司却以各种理由推脱延迟交付，甚至最后李波联系不上任何一方。因唐誉航、庹辉、谷辰空间公司未按合同约定履行，并多次拖延时间给李波造成了严重经济损失，唐誉航、庹辉、谷辰空间公司的行为已构成违约。唐誉航、庹辉、谷辰空间公司的装修存在一些质量问题，李波后期进行了一些拆除，产生了相关费用，且工期延误了1个多月，李波才找了案外人进行施工。为维护李波的合法权益，特诉至法院。 唐誉航、谷辰空间公司共同辩称：李波要求退还已支付的装修款37000元，没有合同依据。合同并没有约定违约了需要全部退还装修款，而且唐誉航、庹辉、谷辰空间公司也施工了部分工程。违约责任不完全在于唐誉航、谷辰空间公司，当时停工时就说了因为内部的问题，导致工程款不能按时拨款，所以无法继续进行施工。案涉房屋漏水是因马桶质量不达标，马桶坐垫是坏的，与施工没有关系。水管在改造时是埋入墙壁的，唐誉航、谷辰空间公司也做了检查，都是合格的。李波陈述地砖只铺了三分之一，是因为之前李波说换成木地板，故就没有再贴砖了，后来经李波夫妻商量，说又换成地砖，但当时因为已经粉刷完毕，就只有等了。后来因为其他一些原因，才没有接李波的电话。施工停工是因为谷辰空间公司内部合伙人的原因，第二个原因是因为李波在2020年8月5日威胁唐誉航，所以唐誉航不敢再接听电话，第三个原因是因为2020年8月25日已经有其他施工方进场装修了。施工工期原定于2020年7月23日交房，期间因为停水停电耽误了工期5天，如果要承担违约责任，也应当是2020年7月30日至8月5日逾期造成的违约金，该部分违约金按合同约定的每日千分之五计算，2020年8月5日李波已明确让我们不做了。 庹辉辩称，案涉合同是谷辰空间公司签订的，其只是案涉工程的介绍人，李波的主张不合理。案涉工程的所有款项庹辉都已经转给了唐誉航，唐誉航没有按期完工，与庹辉没有关系。 本院经审理认定事实如下：谷辰空间公司于2018年4月20日注册成立，系自然人独资的有限责任公司，法定代表人、股东为唐誉航，经营范围包括室内外装饰装潢的设计与施工等。 2020年6月30日，发包方李波（甲方）与承包方庹辉、唐誉航、谷辰空间公司（乙方）签订一份《施工合同》，约定：装修工程地点为时光绘3栋405号公寓（锦江区三色路269号），工程施工范围以清单报价为准，工程造价39000元，工程总施工期为20天，自2020年7月2日开工至2020年7月22日，2020年7月23日竣工验收；庹辉为乙方驻工地代表，负责合同履行；合同签订后1日内，甲方支付给乙方不少于合同总价30%工程款即11700元；施工进行至水电完成前，甲方支付给乙方不少于合同总价40%工程款即15600元；施工进行至贴砖前，甲方支付给乙方合同总价20%工程款即7800元；工程竣工验收完毕后3天内，甲方支付给乙方不少于合同总价10%工程款即3900元；如甲方拖欠工程款，应向乙方支付合同总价日千分之五的违约金；如乙方拖延工期，应向甲方支付装修金额日千分之五的违约金；合同甲、乙双方签字认可后，任何一方不得以任何理由单方面终止合同，否则违约方应向守约方支付合同总价30%的违约金。庹辉在上述合同的尾页处签署了“乙方2020年6月30日向甲方收取第一笔预付款30%即11700元”。同日，谷辰空间公司向李波出具了“收到装修第一次进度款11700元”的收据。 房屋装修期间，李波又通过微信分四次向庹辉转账了装修款8900元、7800元、1500元、6700元。 2020年7月6日，唐誉航向庹辉出具一份《收条》，内容为：今收到时光绘公寓装修进度款12600元，项目总承包价21000元，已收款项承包方应施工内容为卫生间建墙、抹灰、水电路改造、墙地砖铺贴结束、卫生间集成吊顶实装。2020年7月3日、7月19日，庹辉分别向唐誉航微信转账3000元、1000元。 李波与唐誉航、庹辉多次通过微信沟通装修事宜和工程进度，此后因双方对一些装修事宜发生争议，唐誉航、庹辉也表示内部款项存在一些纠纷，2020年8月5日李波在微信群中告知唐誉航和庹辉不用再来干活了，已付的钱要求退还，并发送了一些威胁之类的言语，此后案涉工程未再施工。 2020年9月14日，李波（甲方）与案外人（乙方）就案涉房屋另行签订一份《房屋装修合同》，合同约定：案涉房屋属于翻新补漏项目，原来基础项目是上一家施工所致，问题较多，为了节省经费，在不进行大面积翻新前提下，只做局部处理，原水路如出现问题，与乙方无关；乙方负责室内的瓷砖补漏、防水处理等基础项目，客厅、卧室找平后，铺贴强化木地板，墙体打腻子，刷立邦漆两次。卫生间的补漏和瓷砖恢复，瓷砖铺贴，负责卫生间的浴霸、浴室柜等基本配置，定制安装浴室门。进门左侧处，定制整体橱柜，安装台下盆。进门右侧定制配套鞋柜，并配置灯带反光槽；施工期限2020年9月14日至2020年10月12日，总价32235.6元。庭审中，李波陈述：现案涉房屋已全部重新装修完毕。 关于案涉合同的签订情况。2020年6月，庹辉与李波多次沟通案涉房屋的装修事宜，庹辉于2020年6月29日将谷辰空间公司工商信息和营业执照拍照发送给李波。李波陈述：施工合同原来是以庹辉和唐誉航的名义签订，二人说是一个公司的合伙人，工程是由庹辉介绍给唐誉航的，但是李波要求必须要有公司，所以唐誉航就加盖了谷辰空间公司的公章，唐誉航、庹辉就以谷辰空间公司的名义签订了该合同。唐誉航和谷辰空间公司陈述：合同签订时加盖了谷辰空间公司的公章，唐誉航与庹辉都在合同上签字，都属于合同主体之一，谷辰空间公司之前是作为挂靠进行装修施工；唐誉航与李波系合伙共同承包案涉工程，庹辉并非工程介绍人。庹辉陈述：合同是由谷辰空间公司签订，其与唐誉航并非合伙关系，其作为谷辰空间公司的员工以及介绍人，不应当承担责任。 关于案涉工程施工情况。庭审中，唐誉航和谷辰空间公司陈述：案涉工程已经完成的部分有水电项目、砌墙、卫生间防水、厨房卫生间贴砖、木工吊顶、墙面腻子粉刷第一遍，没有完成的硬装工程包括墙面二次腻子、鞋柜、橱柜、客厅地板或地砖、地脚线、地脚线座面板，软装家具家电是由庹辉负责采购，庹辉采购的软装有浴霸，但浴霸被唐誉航弄坏了，大概200元，还有一个马桶；已完成的工程造价成本为17500元，如果按照装修公司的毛利硬装即已完成的造价是22750元。李波陈述：对唐誉航和谷辰空间公司陈述的施工范围没有异议，已经完成的施工范围包括入门地砖铺设、卫生间砌墙（一面）、刮了一道腻子、卫生间墙砖、吊顶；对唐誉航和谷辰空间公司陈述的工程造价22750元不予认可，案涉工程只完成了李波付款三分之一的工程量，工程应据实结算后将剩余工程款退还给李波。庹辉陈述：其只是一个介绍人，从来没有去工地看过，不清楚工程装修的具体情况；其对唐誉航、谷辰空间公司、李波陈述的已施工部分无异议，对于已施工部分的造价不清楚。 审理中，各方当事人表示无法对案涉工程已完成部分协商办理结算，各方均未在本院规定的期限内提交案涉工程的清单报价或预算书，也未提交鉴定申请书。 以上事实有当事人提交的身份信息、《施工合同》、转款凭证、收据、微信聊天记录、照片、视频、《房屋装修合同》、收条等证据以及各方当事人的陈述在案为证。庹辉提交的唐誉航出具的《欠条》与本案无关，本院不予采信。 本院认为，根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款规定，本案的法律事实发生于民法典施行前，故适用当时的法律、司法解释的规定。 李波与庹辉、唐誉航、谷辰空间公司签订的《施工合同》系当事人的真实意思表示，合同内容未违反法律禁止性规定，应属合法有效。虽然庹辉、唐誉航均在该合同的“乙方”处签字，但根据各方当事人之间的微信聊天记录和当庭陈述，李波认可的装修主体为谷辰空间公司，庹辉负责合同的前期洽谈、软装的采购，系合同约定的驻工地代表，唐誉航系谷辰空间公司的法定代表人，负责具体装修事宜，故案涉《施工合同》的乙方即承包方应为谷辰空间公司，唐誉航、庹辉分别作为公司的法定代表人、工程现场代表在该合同上签字，庹辉作为签约代表、合同约定的驻工地代表，其收取李波的装修款系职务行为。综上，案涉《施工合同》的相对方应为发包人李波、承包人谷辰空间公司，李波依据该合同要求唐誉航、庹辉承担相应责任的诉讼请求，无事实和法律依据，本院不予支持。 《施工合同》签订后，李波按约向谷辰空间公司支付了装修款，而谷辰空间公司未按约定期限装修完毕。工程延期后，李波于2020年8月5日向唐誉航和庹辉微信告知“不用再来干活了，已付的钱要求退还”，具有解除《施工合同》的意思表示，此后谷辰空间公司也未再进场施工，根据谷辰空间公司的庭审陈述，谷辰空间公司对不再继续履行合同也未提出异议，且案涉房屋现已由案外人装修完毕，双方之间的《施工合同》已无法继续履行，故双方之间的《施工合同》事实上已解除。 根据本案查明的事实，庹辉代表谷辰空间公司已收取李波装修款36600元。关于庹辉是否实际向唐誉航或谷辰空间公司支付了36600元，以及唐誉航与庹辉之间是否系合伙承包工程，双方之间的款项如何分配的问题，不在本案审理范围，各方可另行主张权利。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”的规定，合同解除后，谷辰空间公司应向李波返还未装修部分的工程款。本案中，双方未就已施工部分工程价款的结算达成一致，也未在本院规定的期限内申请工程造价的鉴定，且案涉房屋现已由案外人装修完毕，不具备鉴定的基础。根据双方庭审陈述一致的事实，李波和谷辰空间公司对已施工的部分范围予以认可，但双方均未提交《施工合同》所附的清单报价或预算书，也未举证证明其各自陈述的工程造价金额，双方均应承担举证不能的法律后果。鉴于谷辰空间公司已施工了部分工程的事实，根据公平原则和诚实信用原则，本院酌情认定案涉工程已施工部分的工程造价为20000元。本案中，李波已支付装修款36600元，故谷辰空间公司应返还李波装修款16600元。对李波多主张的返还装修款，本院不予支持。 本案中，李波未提交有效证据证明谷辰空间公司已施工部分存在质量问题，给其造成了相应损失，且李波以尚未完工交付的工程主张存在质量问题，其要求谷辰空间公司赔偿后期委托案外人返工拆除修补所产生的费用13600元，无事实依据，本院不予支持。 关于违约金。本案中，谷辰空间公司未按约定期限竣工交付，已构成违约，应承担相应的违约责任。谷辰空间公司辩称工期存在一定延误系因内部问题，其抗辩理由本院不予采纳。《施工合同》约定，“如乙方拖延工期，应向甲方支付金额日千分之五的违约金；合同甲、乙双方签字认可后，任何一方不得以任何理由单方面终止合同，否则违约方应向守约方支付合同总价30%的违约金”。李波主张谷辰空间公司按合同总价的30%支付违约金，该违约金标准约定过高，谷辰空间公司对违约责任的抗辩，实则对违约金进行了抗辩。依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款和第二款的规定，鉴于合同履行情况、违约程度等因素，结合李波存在返还款项的利息损失和工期延误的损失，根据公平原则和诚实信用原则，本院酌情认定谷辰空间公司支付李波违约金5000元。对李波多主张的违约金，本院不予支持。 据此，依据《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第九十四条第（四）项、第九十六条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告伊宁市谷辰空间设计装饰有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告李波返还装修款16600元； 二、被告伊宁市谷辰空间设计装饰有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告李波支付违约金5000元； 三、驳回原告李波的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1358元，减半收取679元，由原告李波负担444元，由被告伊宁市谷辰空间设计装饰有限公司负担235元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 本案判决书生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  何理 二〇二一年三月十五日 书记员  刘茜