天津市东丽区人民法院民 事 判 决 书（2021）津0110民初635号原告：胡冬琴，女，1977年4月25日出生，汉族，住浙江省宁波市江北区。委托诉讼代理人：赵凯，天津吉贤律师事务所律师。被告：上海坤仕影视文化传媒有限公司（统一社会信用代码91310113MA1GLF2J79），住所地上海市宝山区沪太路6395号1-2层A区1853室。法定代表人：李坤泽,该公司董事长。委托诉讼代理人：张明阳，天津唯辩律师事务所律师。委托诉讼代理人：张昫苏，天津唯辩律师事务所律师。原告胡冬琴与被告上海坤仕影视文化传媒有限公司（以下简称“坤仕公司”）合同纠纷一案，本院于2021年1月11日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告胡冬琴的委托诉讼代理人赵凯，被告坤仕公司的委托诉讼代理人张明阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。胡冬琴向本院提出诉讼请求:1.判令坤仕公司赔偿胡冬琴的投资款50000元；2.本案诉讼费用由坤仕公司承担。事实和理由：2018年9月27日，胡冬琴与坤仕公司签订《夺宝大师》电影联合投资合同（下称“诉争合同”），就胡冬琴投资坤仕公司制片拍摄的电影《夺宝大师》项目（下称“案涉电影”）进行合作，该投资合同约定投资款50000元。根据合同第三条第1款第（7）项约定：坤仕公司保证在影片拍摄制作完成10个月内完成上映工作，若未完成此项工作坤仕公司按胡冬琴投资额赔偿。然而影片已于2019年11月份即拍摄制作完成，但至今未上映，已超过约定10个月期限。坤仕公司已明显违约，应赔偿胡冬琴投资款。故诉至贵院，望判如所请。坤仕公司辩称，《夺宝大师》电影项目真实合法存在，诉争合同合法有效。按照诉争合同及《收益回执单》约定，胡冬琴系自愿承担投资带来的风险，本案为投资合同，应损益共担。此外，电影《夺宝大师》已经拍摄完毕，但因疫情影响，但因疫情影响，天津电影局、国家电影局推迟电影审批进度，此情形属不可抗力。根据合同第3条第1款（7）约定，在影片延期上映后仍在合同约定的10个月期限内，在此期间遭遇疫情不可抗力，坤仕公司无任何违约情形。案涉电影目前已完成审批，正待上映，诉争合同主要目的仍可实现，并非履行不能。只要合同履行的基础存在，合同即应继续履行。因此，不同意胡冬琴的诉讼请求。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，本院认证意见如下：一、胡冬琴提供《夺宝大师》电影联合投资协议书、电影票房收益及版权收益回执单，拟证明双方于2018年10月18日签订诉争合同，并证明合同内容。经庭审质证，坤仕公司对该证据真实性予以认可，但认为上述回执单中亦明确了电影收益系无固定回报，故诉争合同为投资合同，应损益共担。本院对该证据依法予以采信。银行明细，拟证明胡冬琴通过转账方式向坤仕公司银行账户支付了50000元投资款。经庭审质证，坤仕公司对证据的真实性、合法性认可。本院对上述证据的真实性予以确认。二、坤仕公司提供中华人民共和国国务院新闻办公室报道及网易娱乐新闻报道截图、天津市文化广播影视局电影剧本备案回执单、场地图片，拟证明坤仕公司切实组织了《夺宝大师》的影片拍摄。经庭审质证，胡冬琴对证据的真实性、合法性认可，对关联性不认可。本院对上述证据的真实性予以确认。《夺宝大师》电影合作协议、坤仕公司工资明细表、人力资源外包服务协议、山东省增值税普通发票、团体演艺人员意外和健康保险保障单、飞机票，拟证明坤仕公司收到投资人投资款后的合同履行进度和资金投入情况。经庭审质证，胡冬琴对证据的真实性、合法性认可，对关联性不认可。本院对上述证据的真实性予以确认。江苏省增值税普通发票、北京市增值税普通发票、光盘、邮件截图、天津市电影审查委员会电影审查决定书、公映许可证，拟证明坤仕公司除“不可抗力”期间外，始终在积极履行合同义务，目前案涉电影已取得公映许可，合同仍在继续履行，诉争合同目的能够实现。经庭审质证，胡冬琴对证据的真实性、合法性认可，对关联性不认可。本院对上述证据的真实性予以确认。本院依据上述认证意见及当事人庭审陈述，确认如下事实：一、2018年9月25日，胡冬琴向坤仕公司转账5000元，2018年9月28日胡冬琴向坤仕公司转账45000元。2018年9月27日，胡冬琴作为合同乙方与作为合同甲方的坤仕公司签订《夺宝大师》电影联合投资协议一份，合同约定：1.双方确认联合投资拍摄电影《夺宝大师》投资总额为人民币50000000元整；2.乙方投资人民币50000元，（人民币大写:伍万元整）享受0.1%的同比例该电影所有，包括全国票房、电视台、海外市场、网络、音像制品发行、海报、画册、图书及一切出版物的相应收益;3.乙方签订合约1日内一次性向甲方支付投资款;4.甲方指定账户:户名:上海坤仕影视文化传媒有限公司，账号:1219××××0114，银行:招商银行上海张杨支行;5.甲方保证在影片拍摄制作完成10个月内完成上映工作，若未完成此项工作甲方按乙方投资款赔偿给乙方;6.由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生后果不能防止或避免的不可抗力，致使直接影响本合同的履行或者不能完全按照本合同约定的条件履行时，甲方不承担违约责任，但应于35天内书面通知各方并归还投资款;2018年10月10日，坤仕公司等向胡冬琴出具电影票房收益及版权收益回执单，确认胡冬琴占有《夺宝大师》0.1%的收益份额。二、坤仕公司组织拍摄电影《夺宝大师》后，将影片提交天津市电影局审核。天津市电影局于2019年11月19日对电影提出修改意见。坤仕公司于2019年12月底完成修改。2020年9月28日，天津市电影局作出电影审查决定书，告知坤仕公司，《夺宝大师》（后改名为《夺宝联盟》），经天津市电影审查委员会审查通过，请坤仕公司准备到国家电影局审核。国家电影局日前已为案涉电影颁发电审故字[2020]第435号公映许可证，但截止到本案法庭辩论终结之日，该电影仍未上映。本院认为，胡冬琴与坤仕公司间的合同约定为无名合同，该合同关系未见效力瑕疵，具有法律效力，合同双方应按合同约定履行各自合同义务。坤仕公司提交证据证明案涉电影已于2019年11月19日收到审查意见，由此可以认定案涉电影已拍摄制作完成。合同约定坤仕公司保证在影片拍摄制作完成10个月内完成上映工作，若未完成此项工作坤仕公司按投资额赔偿给胡冬琴。坤仕公司主张新冠疫情构成诉争合同第五条的“不可抗力”，应予免责。但双方在合同第五条明确约定，若发生不可抗力致使直接影响本协议的履行或者不能按约定的条件履行时，坤仕公司不承担责任，但应于35天内书面通知各方并归还投资款。因此即使坤仕公司构成不可抗力，依据该条款也应归还胡冬琴投资款。因此胡冬琴诉请要求返还投资款有事实和法律依据，予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：被告上海坤仕影视文化传媒有限公司在本判决生效之日起十日内向原告胡冬琴返还50000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取525元，由被告上海坤仕影视文化传媒有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第三中级人民法院。审判员  王艳芬二〇二一年三月五日书记员  于 璐本判决所依照的法律、法规一、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百一十七条因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。二、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。