浙江省金华市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）浙07民终4500号上诉人（原审被告）：金华市宏鑫置业有限公司，住所地：金华市婺城区双溪西路235号9楼，统一社会信用代码：913307017679787414。法定代表人：李喜友，执行董事。委托诉讼代理人：李**,浙江泽鉴律师事务所律师。委托诉讼代理人：李鑫,浙江泽鉴律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：吴庆华，男，1966年3月9日出生，汉族，住金华市婺城区。上诉人金华市宏鑫置业有限公司（以下简称宏鑫置业）因与被上诉人吴庆华商品房预售合同纠纷一案，不服浙江省金华市婺城区人民法院（2020）浙0702民初3861号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年10月28日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人宏鑫置业的委托诉讼代理人李鑫、被上诉人吴庆华到庭参加诉讼。本院现已审理终结。宏鑫置业上诉请求：一、撤销金华市婺城区人民法院（2020）浙0702民初3861号民事判决，依法改判或发回重审；二、由被上诉人承担本案一审、二审诉讼费用。事实与理由：一、《商品房买卖合同》第十一条约定：经规划设计单位同意、规划行政主管部门批准的规划设计变更，导致下列情形之一的，出卖人应当书面通知买受人（1）该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向变化…买受人有权在通知到达之日内作出是否退房的书面答复，未按期作出书面答复的，视同接受变更…买受人不退房的，双方应当在通知到达之日起15日内另行签订补充协议。涉案商品房的空间尺寸的规划设计发生变更，且被上诉人没有要求退房，因此，双方应当另行签订补充协议。双方应当对空间尺寸变更后对价值的影响、对交付时间的影响、对办证的影响等与空间尺寸变化有关的事项进行协商并签订补充协议。因空间尺寸的规划变更而造成的客观上的逾期交付，在双方未达成补充协议之前不能认定为违约行为。二、房屋逾期的唯一原因是超高导致，这一情形被上诉人知晓并默认，由被上诉人签名出具的《关于尽快处理“宏鑫佳苑”房屋超高问题的报告》中，被上诉人对于因小区楼层超高10厘米导致不能如期交房，对于超高、日照影响问题，一致意见为对本小区内部的影响，全体购房户默认，由此可知对于超高问题对于小区内部的影响默认不追究，结合《商品房买卖合同》第十一条约定，业主对于这个问题进行默认，由自己进行承担，之后再让上诉人承担违约责任，既不符合合同约定，也不符合法律规定的公平原则。三、双方如不能达成补充协议，应当根据合同法及公平原则进行处理。实际交付的商品房层高从2.7米增高至2.81米，增加了房屋的可利用空间。在2.8米临界位置，位差10厘米。对于房屋的吊顶装修及体感差别巨大，为此房屋价值也有较大的差别。上诉人增加层高，不仅增加了建筑成本，而且支付了近千万的赔偿款及罚款，被上诉人实际享受了层高增加的利益。如果还要上诉人向小区业主承担逾期交房、办证的违约金，显示公平。四、违约金的法律目的在于弥补守约方的损失。被上诉人享受了层高增加带来的利益，而且实际已经使用了该房屋，没有实际损失。为此，原审判决按日万分之三承担违约责任，显然标准过高，不符合损失弥补原则，请求二审法院予以调整。吴庆华辩称，1、商品房买卖合同约定是在经过主管部门批准以后的变更才需要另行签订补充协议。该条款的前置条件是经过行政主管部门批准规划后设计变更。而宏鑫置业没有经过批准，所以被上诉人没有义务与宏鑫置业另行签订补充协议。2、根据超高问题报告，被上诉人只对超高日照遇到问题的影响承担相应的不利后果，并不是对相关违约责任的主张的放弃。3、关于层高的问题，市场交易中商品房买卖不是以层高为交易条件的，只是以实际使用面积。且这10厘米基本上对交易不产生任何影响，也不能做阁楼。因此，房屋价值基本上没有影响。4、针对违约金的问题，双方在合同里面已经明确约定了违约金的计算方式。上诉人也没有证据证明被上诉人因层高增高10厘米带来加高的利益。5、质检部门定期检查时曾指出小区建筑存在许多问题，建设部门档案可查阅，三号楼和七号楼违章也是事实。设计和交付的房屋是有差异的，合同是约定2.7米，但实际交房是2.8米，但上诉人未实际告知。从2016年12月22日被上诉人付清全部房款，到2020年3月18日上诉人通知办手续，中间间隔了三年零三个月。上诉人违约，且在这三年里得到了利益。综上，一审判决按照合同以及实际情况判决，符合法律规定。吴庆华向一审法院起诉请求：1、判令被告支付原告逾期交房违约金215108元（按日万分之三自2017年12年31日起算至2020年3月18日止）；2、判令被告支付原告逾期办证违约金86966元（自2018年3月31日起按同期银行间拆借中心公布的贷款市场报价利率暂算至2020年3月23日，之后实际计算至产权证书交付之日2020年4月24日止）；3、判令被告承担诉讼费用。一审法院认定:2016年10月28日，原、被告签订《商品房买卖合同》，约定被告将宏鑫佳苑3-2-501号房屋出售给原告，房屋层高为2.7米，建筑面积87.49㎡，套内面积为73.68㎡，房屋单价为10143元/㎡，按建筑面积计算总价；出卖人应当在2017年12月31日前，将符合下列各项条件的商品房交付买受人使用，包括建设工程竣工验收合格，并取得建设工程竣工验收备案证明，取得法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件，用水、用电、用气、道路等具备商品房正常使用的基本条件；如遇遭遇不可抗力，且在出卖人在发生之日起30日内告知买受人的，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期；除约定的特殊情形外，出卖人如未按本合同规定的期限交付房屋，则按逾期时间分别处理：逾期不超过60日，自本合同第九条规定的最后期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金，合同继续履行；如逾期超过60日后，买受人有权解除合同，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金。同时约定出卖人承诺于2018年3月31日，取得规定的土地、房屋权属证书，交付买受人，买受人委托出卖人办理该商品房转移登记；出卖人不能在前款约定期限内交付权属证书，若在约定日期90日内未交付权属证书或登记证明的，按已付房价款的十万分之一承担违约责任。若在约定日期90日后仍不能交付的，则自约定日期至实际交付之日止，按日向买受人支付已交付房价款十万分之一的违约金。合同签订后，原告于2016年10月14日支付房款5万元，于同月28日交付房款237411元，后通过公积金贷款于同年12月22日交付房款60万元。2019年7月30日，金华市综合行政执法局对被告宏鑫佳苑项目未按建设工程规划许可证许可内容建设的行为，作出行政处罚决定。2020年3月13日，宏鑫佳苑项目工程通过竣工验收。同月18日，被告向原告寄送入伙通知书及交房须知，通知其于2020年3月23日办理入伙手续。2020年4月24日，本案房屋不动产权证书办理完毕。一审法院认为：原、被告签订的《商品房买卖合同》合法有效，予以确认，双方应按合同约定履行合同义务。经审理，双方对因房屋层高超过经规划审定层高，导致房屋延期交付及办证的事实均无异议，予以确认。本案中双方的争议焦点在于：其一，原告是否有权要求被告支付逾期交房交证违约金，本案中被告逾期交房交证的原因系案涉房屋超高，相关部门验收受阻造成，对该事实原告虽知情，但未与被告对交房及交证时间达成新的协议，双方对合同中交房交证时间未进行变更，被告主张的事项不属于不可抗力以及政策变化所致，被告逾期交房办证是其单方行为所致，应承担相应的违约责任。其二，违约金的起算点。根据《商品房买卖合同》第十条约定，逾期超过60日后，买受人要求继续履行合同的，违约金自合同约定最后交付期限的第二天起计算。被告辩称违约金起算时间在合同约定时间的2个月后无事实依据，本院不予采信。根据本案合同约定，由被告代办产权登记事项后在约定时间内向原告交付产权证书，对原告主张的逾期交证违约金本院依法予以调整，自逾期之日起按合同约定的日十万分之一计算违约金至实际办证之日止。综上，对原告诉请中合法合理部分，予以支持。逾期交房违约金为房价款887411元×807天（2018年1月1日至2020年3月18日）×日万分之三=214842.20元，逾期交证违约金为房价款887411元×754天（2018年4月1日至2020年4月24日）×日十万分之一=6691.08元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、被告金华市宏鑫置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告吴庆华逾期交房违约金214842.20元；二、被告金华市宏鑫置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告吴庆华逾期交证违约金6691.08元；三、驳回原告吴庆华的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费2916元（原告已预交，已减半收取），由被告金华市宏鑫置业有限公司负担2139元，由原告吴庆华负担777元。二审期间，当事人均未向法院提交新的证据。经审理，本院对一审认定事实予以确认。本院认为,本案二审争议焦点为：宏鑫置业对逾期交房是否应承担违约责任以及违约金的数额认定问题。经审查，双方对交房的逾期时间以及一审关于交证违约金的认定无异议，本院予以确认。宏鑫置业上诉提出其逾期交房的原因是涉案房屋超高，相关行政部门验收受阻造成，属不可抗力，不应承担违约责任。但宏鑫置业未经行政主管部门事前审批变更房屋层高，存在一定的过错，且不能举证证明包括吴庆华在内的全体购房户事后接受其建房层高超高并放弃追究违约责任的事实，故应认定宏鑫置业已违约，应承担相应的违约责任。关于违约金的认定，应以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况，当事人的过错程度及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚信原则予以衡量。具体到本案，宏鑫置业房屋层高超高10厘米是其逾期交房的原因，宏鑫置业在受到行政主管部门处罚并组织竣工验收后，及时进行了交房办证。而房屋层高超出10厘米增加了房屋的可利用空间，对购房户来说是有利的。一审法院虽系按照合同约定计算逾期交房违约金，但在无证据证明逾期交房给吴庆华造成具体损失的情况下，一审认定的违约金数额明显过高，本院结合合同履行情况、当事人的过错、预期利益等因素酌定宏鑫置业应承担的逾期交房违约金为107421元。原审判决不认定为瑕疵。综上，原判认定事实清楚，但实体处理欠妥。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条、《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）、（二）项规定，判决如下：一、维持浙江省金华市婺城区人民法院（2020）浙0702民初3861号第二项；二、撤销浙江省金华市婺城区人民法院（2020）浙0702民初3861号第一、三项及诉讼费负担部分；三、由金华市宏鑫置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付给吴庆华逾期交房违约金107421元；四、驳回吴庆华的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费2916元，由上诉人金华市宏鑫置业有限公司负担1458元，由被上诉人吴庆华负担1458元。二审案件受理费5832元，由上诉人金华市宏鑫置业有限公司负担2916元，由被上诉人吴庆华负担2916元。本判决为终审判决。审 判 长 陈庭会审 判 员 楼淑馨审 判 员 高 耘二〇二一年三月二十五日法官助理 胡姣君代书记员 唐晓涛8-9-