文书内容重庆市江津区人民法院民 事 判 决 书(2020)渝0116民初15784号原告：邱东露，女，汉族，1989年3月29日出生，住重庆市江津区。被告：桂天银，男，汉族，1982年1月30日出生，住重庆市江津区。原告邱东露与被告桂天银合同纠纷一案，本院于2020年12月31日立案后，本院依法适用简易程序于2021年1月27日公开开庭进行了审理。原告邱东露、被告桂天银到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告邱东露向本院提出诉讼请求：1、判决被告支付原告工程承包资料款、延期资料款、违约金共计56000元；2、诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年8月28日，原、被告双方自愿协商发包、承包重庆市江津区2018年新增1000亿斤粮食生产能力田间工程股权化改革试点项且的施工资料整理、编制等工作。原告按被告承包工程内容按质按量全面完成，同时被告已支付承包资料款30000元。按合同约定，工程在2019年3月5日还未完工的，被告按6000元/月另支付原告延期资料款，还应付违约金5000元。结果工程直至2019年6月20日才完工，实际延期达三个月十五天，延期应付款为21000元（3.5×6000元/月），以及尚欠合同承包款30000元和违约金5000元，共计56000元。原告经多次追收未果，诉至贵院请求维护支持诉讼请求。被告桂天银辩称，被告挂靠重庆光迅实业有限公司和原告达成案涉协议书属实，合同约定包干60000元，已经付了30000元和还欠30000元是事实，但是中途还支付给原告一些材料费等款项；还有一些该原告去办理的签字盖章手续原告也一次没有去过都是我方在办理，应扣除15000元，故只应支付原告方15000元；并没有存在工程延期，是因为原告的资料不同步缴纳给我方导致验收审计全部滞后，直到去年12月底原告才将资料移交给我们；和甲方签订合同是2019年3月5日完工，与原告未约定期限，我方不存在违约行为也不承担延期费用，原告没有尽到配合义务，应承担违约金5000元。本院经审理认定事实如下：2018年8月28日，原告邱东露、被告桂天银签订了《施工资料档案承包协议书》，审理中双方均认可作为合同主体，其中原告为乙方、被告为甲方。协议书载明经甲乙双方协商，甲方将重庆市江津区2018年新增1000亿斤粮食生产能力田间工程股权化改革试点项目中由重庆环鼎农业专业合作社承建的施工资料承包给乙方负责编制、整理，移交。协议约定：一、承包范围1、本协议包含农业生产设施用房589.1㎡，田块归并130亩……的施工资料的编制、填写、收集、交档以及经济签证资料、结算、竣工图工作(其中产生的归档整理费、档案馆保管费、试验检测费用及工作所需的招待费均由甲方承担，不包含在本合同乙方承包范围)。2、乙方负责项目所有材料及试件的送检及委托单的填写，送检人员及运输车辆由乙方自行负责。3、甲乙双方责任:(1)、所有试件由甲方制作，乙方负责送检包含送检车辆及人员。(2)、本工程资料档案整理份数不少于3份并满足档案移交。(3)、乙方资料必须同现场施工进度同步，图纸会审、验收会议等职能部门要求参加的会议乙方负责人必须到会，并整理会议后的会议纪要。(4)、档案装订由乙方负责。(5)、甲方应积极配合乙方做好各方的沟通协调工作，如因甲方未及时提供数据及送检材料原因造成资料未及时完善，影响施工进度，造成的后果由甲方自行承担。(6)、负责整理及准备验收会召开前的自评报告、验收必备的资料、文件。二、标准1、保证工程资料和工程进度同步，且齐全。2、符合当地资料检查、管理部门的验收要求。3、按规定按时进行送样送检，并跟踪检测结果是否合格，出现问题第一时间向甲方反应，积极配合甲方协调处理。三、承包价款及支付方式:1、本合同按承包单价60000.00元(陆万元整)进行结算。2、工程延期:若本工程超出施工合同工期，甲方需在合同价外按每一自然月计算薪酬(每月10日前)向乙方支付6000元工程超期工资(不足1个月按1个月算)。3、付款方式:按工程进度分四次付款。工程完成30%付10000元，完成60%付20000元，甲方全部工作内容施工完毕付20000元，剩余10000元在档案资料移交后支付完毕。(3)、以上付款节点甲方若未及时向乙方支付合同款项，乙方书面通知甲方后10日内若甲方还是未支付，乙方有权在不通知甲方情况下暂停工作，造成的后果由甲方自行承担。(4)、以上合同价款及工资均不含税。四、双方义务:乙方必须及时准确的编写资料，甲方应及时给乙方提供一切现场的相关的变更及其他相关资料数据，甲方的施工人员应积极配合、及时准确的向乙方提供施工现场的资料数据及影像资料，如因甲方未及时提供或提供的资料数据及影像资料不全，造成的后果由甲方自行承担。五、违约责任:任何一方违约，均应支付给对方5000元的违约金。本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，本合同双方签字后生效，具同等法律效益。甲乙双方发生争议时，应本着友好协商解决，协商不成的，可向甲方工程所在在地人民法院起诉。原告、被告分别在合同尾部乙方、甲方处签名按印。截止起诉前被告已支付原告承包资料款30000元。另查明，协议书中的重庆市江津区2018年新增1000亿斤粮食生产能力田间工程股权化改革试点项目开工日期为2018年8月6日，中间两次申请延期，竣工日期由2019年3月5日顺延至2019年6月23日，《工程竣工报告书》显示实际完工日期（竣工日期）为2019年6月20日。本院认为，当事人双方应当按照合同约定全面履行自己的义务。本案中，原告邱东露与被告桂天银所签订的《施工资料档案承包协议书》，不违反法律的强制性规定，合同成立有效，双方均认可系案涉协议书主体，故应当按照协议约定履行各自义务。协议书约定承包单价为60000元，双方对于已经支付30000元予以认可，本院予以确认。对于剩余30000元，被告桂天银予以认可，但辩称“中途还支付给原告一些材料费等款项、原告没有尽到配合义务等，应扣除15000元”。对此，协议书第一条第1款约定“其中产生的归档整理费、档案馆保管费、试验检测费用及工作所需的招待费均由甲方承担，不包含在本合同乙方承包范围”，被告并未提交证据予以证明还支付或存在其他费用，故对被告辩称的应扣除15000元，本院不予采纳。至于约定的工作施工完毕、档案资料移交，协议书中所涉及的工程项目现竣工已久，且被告未举证证明原告尚存在未移交档案资料的情况，故对于原告主张被告支付工程资料款30000元的请求，本院予以支持。对于原告主张的延期资料款，即合同第三条第2款约定的“若本工程超出施工合同工期，甲方需在合同价外按每一自然月计算薪酬(每月10日前)向乙方支付6000元工程超期工资(不足1个月按1个月算)”。原告举示的工程延期申请审批表、工程竣工报告书可证明工程项目原定于2019年3月5日竣工，实际完工日期为2019年6月20日。被告辩称“原告的资料不同步缴纳导致验收审计全部滞后，直到去年12月底原告才将资料移交给我们原告没有尽到配合义务，应承担违约金5000元”，但提交的“证明”未有负责人员签字且未有其他证据证明，不足以达到证明目的，应承担举证不利的责任。现有证据可以证明所涉工程项目延期系其他原因导致，故被告应当按照合同约定支付超期工资（薪酬）。原告自愿按三个月十五天主张21000元，符合双方合同约定，本院予以支持。同时，原告主动撤回违约金5000元的诉讼请求，系其真实意思表示，本院予以准许。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：被告桂天银在本判决生效后十日内支付原告邱东露尚欠承包资料款30000元、超期薪酬21000元，共计51000元。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费收取为600元（已减半），由被告桂天银负担538元，原告桂天银负担62元。被告桂天银应负担的部分，经原告邱东露同意由被告在履行上述给付义务时一并支付给原告。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。审判员  马亚超二〇二一年三月三十日书记员  兰前庆