文书内容云南省安宁市人民法院民 事 判 决 书（2021）云0181民初43号原告：周玲，女，1989年11月20日生，彝族，云南省楚雄市人，住云南省楚雄彝族自治州姚安县。委托诉讼代理人：周云锋，云南同邦律师事务所律师，特别授权代理。被告：云南千百炼装饰工程有限公司。住所地：云南省昆明市盘龙区环城东路18号昆明南方大酒店管理有限公司七层03、04号。法定代表人：王广民。被告：王广民，男，1976年11月30日出生，汉族，住云南省昆明市盘龙区。原告周玲与被告云南千百炼装饰工程有限公司（以下简称“千百炼公司”）、王广民装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月10日作出（2020）云0181民初2093号民事裁定移送盘龙区人民法院审理，盘龙区人民法院报请昆明市中级人民法院指定管辖，昆明市中级人民法院作出（2020）云01民辖121号裁定本案由云南省安宁市人民法院审理。本院于2021年1月7日立案，依法适用简易程序，于2021年2月3日公开开庭进行了审理，原告周玲的委托诉讼代理人周云锋到庭参加了诉讼，被告千百炼公司、王广民经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告周玲诉称：原、被告于2020年4月11日签订了家庭装饰装修工程施工合同，合同约定原告将其位于安宁市万辉星城蓝山郡17-1803的住房交由被告装修，合同约定的工程造价为126000元，合同工期90日。合同签订后，原告按照合同第十一条工程款支付的约定，分次向被告支付工程款81900元及38390.9元，共计120290.9元。被告在收到工程款项后，现已处于失联状态，原告经投诉及报警后也未联系上被告，且被告目前在国家企业信用信息公示系统上已被列入经营异常名录。现原告位于安宁市万辉星城蓝山郡17-1803的住房仍属于毛坯房状态，与交付装修前没什么区别。根据合同第十二条违约责任的约定：“合同一方因其违约造成合同无法履行的，违约方应向守约方支付工程造价30%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿”。原、被告所签订的合同现已无法履行，根据合同约定，被告除应承担工程造价30%的违约金37800元外，还应承担因此造成的损失即律师代理费用6000元。被告千百炼公司的注册资本为600万元人民币，该公司三个自然人股东的认缴资本及认缴日期分别为：王广民认缴资本272万元，认缴日期2022年12月4日；刘梦洁认缴资本165万元，认缴日期2022年12月4日；史何惠子认缴资本163万元，认缴日期2022年12月4日。根据《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十三条第二款的规定：“公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予以支持”。综上所述，现因被告原因合同已无法履行。请求法院依法判令：一、解除原、被告所签订的装饰装修工程合同；二、被告千百炼公司退回原告缴纳的全部工程款项120290.9元，并承担合同违约金37800元及律师代理费6000元，共计人民币164090.9元；三、被告王广民对被告千百炼公司的退还工程款及赔偿违约金等承担连带责任；四、诉讼费由被告承担。被告千百炼公司、王广民未到庭亦未答辩。本案经审理查明事实：2020年4月11日，原告（甲方）与被告千百炼公司（乙方）签订《家庭装饰装修工程施工合同》约定：乙方为甲方装修安宁市万辉星城蓝山郡17-1803的住房，工期90日，工程造价126000元（此工程总造价为暂定造价，若要变更施工内容、变更材料、工程造价按实结算）。付款方式：            第一次              合同签订之日              65%              81900元                  第二次              隐蔽工程验收后3日内              30%＋水电、防水及增项费用              37800元                  第三次              竣工验收合格后4日内              5%              6300元      其他约定条款：（1）此合同为施工合同，所有施工项目与图纸和预算表为准，一切口头承诺无效；（2）预算价158225.04元，合同价126000元，折扣率79.60%。预算表显示：整装标配合价124576.46元=139800元+（实际外框面积－100）*798元+（实际房屋个数－3）*7060元+（实际卫生间个数－1）*8999元，装修分项内容中明确了各部分预算数量，其中部分装修内容有单价，大部分装修内容单价栏注明为标配。原告周玲以现金和刷卡两种付款方式，于2018年12月8日支付（装修定金）5000元、2020年4月11日支付（施工首期款）66900元，共计71900元。原告周玲主张另有38390.90元装修款系转账给张广莲（平安银行1148），该款项系支付给被告千百炼公司的装修中期款。原告周玲未按本院指定期间提交补强证据证实该38390.90元装修款系被告千百炼公司收取的装修费用。另有周丽、张宜春交付给被告千百炼公司的装修定金各5000元（共计10000元），原告周玲主张三方已协商债权转移，故该10000元视为原告周玲的已付装修款，原告周玲未按本院指定期间提交补强证据证实该10000元债权、债务转让的法律关系存在并已发生法律效力。经现场查勘，案涉房屋内已完工装修项目为：隐蔽工程（厨卫防水、电路改造）、客餐厅地板砖铺贴、墙面涂刷墙固及腻子粉（三个阳台除外）、墙体拆除后墙面修补工程、厨房墙地砖铺贴、卫生间墙地砖铺贴及蹲坑安装。对照预算表未完工装修项目主要为：三间卧室木地板安装、室内门安装、插座面板安装、厨房整体橱柜制作安装、卫生间洁具及五金配件安装、厨卫铝扣板集成吊顶。对照预算表未完工装饰项目主要为：灯具安装、定制家具（鞋柜、储物柜、定制衣柜）、赠送电器（油烟机、燃气灶、电热水器、电视、冰箱、洗衣机、微波炉、电饭锅、豆浆机）、成品家具（沙发、茶几、电视柜、鞋柜、餐桌、餐椅、床和床头柜、立柜、装饰柜）。另查明，被告千百炼公司的注册资本为600万元人民币，该公司三个自然人股东的认缴日期为2022年12月4日，认缴资本分别为：王广民认缴资本272万元；刘梦洁认缴资本165万元；史何惠子认缴资本163万元。认定上述事实，除原告的当庭陈述外，还有原告提供的证据：1.原告身份证复印件；2.被告营业执照、被告身份证复印件；3.房屋装修合同；4.被告向原告出具的收款收据；5.被告经营异常名录单；6.原告房屋现状照片；7.万辉星城蓝山郡17-1803预算表复印件；8.房屋装修图纸复印件；9.律师费发票，被告未在举证期限内向法庭提交证据。被告未到庭应诉，未发表质证意见，视为对其质证权利的放弃。本院对上述证据审核后予以确认并在卷佐证。本院认为，原告周玲与被告千百炼公司签订的《家庭装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，未发现显失公平的条款，内容合法有效，双方应按合同约定履行各自的合同义务。根据《中华人民共和国合同法》第二百五十一条：“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同”，原告周玲将房屋交被告千百炼公司进行装修，系定作人；被告千百炼公司按定作人指示完成工作，交付工作成果，获取对应报酬，双方之间的法律关系为承揽关系。关于原告主张解除合同的诉讼请求，《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务……”本案中，被告已停工不再装修，合同已无法履行，故原告主张解除合同，于法有据，本院予以支持。关于原告主张退还装修工程款120290.9元的诉讼请求，《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”，本案中，原被告双方未经过结算，原告周玲主张“住房仍属于毛坯房状态，与交付装修前没有区别”与现场踏勘的事实情况不符，被告千百炼公司已按合同约定完成大部分装修施工工作，且依据履行情况和合同性质，已完工部分具有实用价值，被告千百炼公司可以获得对应的报酬。因原告周玲未举证证实已完工部分的装修对价，依据预算表仍不能计算出已完工部分的装修对价，本院在举证责任分配环节已将该举证责任分配给周玲，周玲不同意鉴定的，对该已经履行的装修对价应由原告周玲承担举证不能的责任。本院从避免诉累的角度出发，酌情裁量，认定已装修部分对价为71900元。原告周玲主张另有10000元装修款系债权转让、38390.90元装修款系转账给张广莲，原告周玲提交的证据不能形成证据锁链，不能证实上述48390.90元也系原告周玲支付给被告千百炼公司的装修款，依据《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，由负有举证证明责任的当事人周玲承担不利的后果。故原告主张退还装修工程款120290.9元的诉讼请求，无事实依据，本院不予支持。关于原告主张被告支付违约金37800元的诉讼请求，该举证义务为原告举证内容，因合同约定，原告周玲与被告千百炼公司双方互负义务，即原告周玲有按期付款的义务、被告千百炼公司有按期完成承揽工作的义务，依据《中华人民共和国合同法》第一百二十条：“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任”。现原告周玲未举证证实其按约给付工程进度款，装修停工的过错在被告千百炼公司，故对原告的该项诉讼请求，本院不予支持。关于原告主张被告王广民对被告千百炼公司的退还工程款及赔偿违约金承担连带责任的诉讼请求，依据《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十三条第二款的规定：“公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予以支持”，被告王广民认缴出资的时间已经过企业信息平台的公示，认缴日期为2022年12月4日，该时间现未届满，依据《中华人民共和国公司法》第二十六条的规定，原告的该项主张无事实依据，且因前两项诉讼请求没有支持，故本院对该项诉讼请求，亦不予支持。原告已提供证据证实律师代理费6000元已经实际发生，本院结合相关收费规定、本市生活水平，本案案情支持6000元。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第二百五十一条，《中华人民共和国公司法》第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第九十一条之规定，缺席判决如下：一、解除原告周玲与被告云南千百炼装饰工程有限公司于2020年4月11日签订的《家庭装饰装修工程施工合同》；二、被告云南千百炼装饰工程有限公司于判决生效之日起15日内支付原告周玲律师代理费6000元；三、驳回原告周玲的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3582元，减半收取1791元，由云南千百炼装饰工程有限公司负担（并入第二款执行）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。双方当事人均服判或逾期不上诉的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定的履行期限届满后，法律规定的期限内，向本院申请强制执行，申请强制执行的期限为二年。审判员  冯琳琳二〇二一年三月四日书记员  刘亚君