广西壮族自治区贺州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）桂11民终105号 上诉人（原审原告）：广西富川诸乐伟康饲料有限公司，住所地：富川瑶族自治县白沙镇白沙社区（水冲村古子湖）。 法定代表人：樊波，该公司总经理。 委托诉讼代理人：罗志刚，广西汇豪律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：许磊，男，1983年10月26日出生，汉族，住河北省保定市定兴县。 上诉人广西富川诸乐伟康饲料有限公司因与被上诉人许磊建设工程合同纠纷一案，不服广西壮族自治区富川瑶族自治县人民法院（2020）桂1123民初1000号民事判决，向本院提出上诉。本院于2021年1月13日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。 上诉人上诉请求：一、撤销（2020)桂1123民初1000号民事判决，判决许磊向广西富川诸乐伟康饲料有限公司给付违约金56100元。二、一审及二审受理费由被上诉人承担。上诉理由：本案案涉合同应当认定为被上诉人单方解除合同。1、被上诉人在微信聊天记录中主要表述有“做完这个蒸汽管道和气管道我就不做了，你可以合理扣钱”、“做完这两套管路就不做了”、“没有做到的回头你自己找人做一下”等，被上诉人明确表示不再继续完成后续安装工作。2、上诉人在微信聊天记录中主要表述有“许总,安装完成后，公司按照合同不会欠你一分钱，验收不合格也不扣你钱，但是必须按照合同规定进行修改好，我建议你再找几个人，早一点做，我等着验收。你在完工后，要叫我过来验收！所以你在完工前，再按合同检查一下，是 2 不是按合同规定做的”、“按照合同规定”、“你不要说走就走吧”、“你也太急了，说走就走，也不提前通知一声，你让我怎么处理”。以上双方的交谈记录，能够证明：被上诉人明确告知上诉人不再继续完成合同所约定的后续安装，告知上诉人另行找人安装，并且被上诉人也实际地单方撤离安装场地。二、被上诉人履行合同逾期后单方解除合同，给上诉人造成了损失，应按合同约定承担违约责任。被上诉人安装施工能力不足，导致安装逾期，在未经上诉人同意的情况下，单方解除合同。导致上诉人以下损失：生产设备无法按预期投入生产经营，就被上诉人未完成的安装任务，上诉人不得不付出增加的代价另找第三方入场接手安装。被上诉人应按照《饲料成套设备工程制作与安装合同》之约定，承担逾期安装的违约责任20000元及单方解除合同的违约责任36100元。请求二审法院判决支持上诉人的上诉请求。 被上诉人答辩称，与一审答辩意见一致。上诉人提供的都是旧设备，被上诉人不负责调试。 上诉人一审诉讼请求：1．判令被告支付违约金56100元；2.本案诉讼费由被告承担。增加诉讼请求：依法确认原、被告双方签订的《饲料成套设备工程制作与安装合同》已经解除。 一审法院查明事实：原、被告于2020年4月5日签订《饲料成套设备工程制作与安装合同》，合同约定：工程所有设备材料都由原告提供，被告只带部分安装工具；被告须于2020年4月5日前进场制作安装，2020年7月5日前完成安装并交付原告使用；合同价为一次性包定总价，不受任何市场、政策、法律、法规的影响而改变，总造价为361000元；被告未能在规定工期内安装调试完毕，每天向原告补偿1000元，最高不超过20000元；合同签订后，任何一方均不得单方解除本合同，否则解除方应承担违约责任，违约方应向另一方支付合同额10%的违约金；合同签订后，原告于4月5日前向被告支付工程总价的30%作为定金，工程完工结算时自动转为工程进度款，钢构安装完成后，经原告验收后5日内向被告支付工程总价的40%工程款，全部安装调试结束经双方验收合格后5个工作日内向被告支 3 付工程总价的25%，交付原告3个月后无质量问题，原告结清余款5%给被告。截至2020年8月23日原告方仅剩5%的余款（质保金）18050元未结给被告，同日被告向原告提出质保金在三个月后结清，可以扣除应扣除部分。2020年8月24日，原、被告双方确认验收问题点，并明确被告未完工部分，所需费用为4600元。被告撤场后，原告亦未要求过被告按合同约定履行未安装的部分。原告之后单方委托广西评值价格事务所有限公司就饲料成套设备工程制作与安装未完成项目确定标的价值，鉴定机构以2020年10月29日为价格认证基准日，作出的价格认证明细表合计为16800元，鉴定费用为3000元。现原告以被告单方解除合同且未能在规定工期内安装调试完毕为由起诉至人民法院要求被告承担违约责任向其支付违约金56100元。 该院认为，合同的解除有约定解除和法定解除，本案原告主张确认原、被告双方签订的《饲料成套设备安装工程制作与安装合同》已经解除，从双方的微信聊天记录及原告在被告撤场后的行为表现，原、被告双方签订的合同已于被告撤场前双方达成一致意见，该合同经双方协商一致已经解除。原告主张的违约金56100元由未能在规定工期内安装调试完毕的违约责任和单方解除合同的违约责任构成。关于未能在规定工期内安装调试完毕的违约责任的问题。根据双方签订的合同约定，被告应于2020年7月5日前完成安装，但其在撤场时仍有部分设备未安装完毕，根据双方的约定，原告主张要求被告承担未能在规定工期内安装调试完毕的违约责任，要求被告向其支付20000元的违约金，于法有理，该院予以支持。关于单方解除合同的违约责任的问题。双方签订的合同约定，任何一方均不得单方解除本合同，否则解除方应承担违约责任，违约方应向另一方支付合同额10%的违约金。从原、被告双方提供的证据综合考虑，被告在提出要撤场时，经原、被告协商，原告有派人去验收，并支付了尾款，虽然在聊天记录中有说按合同执行，但在被告跟其说剩下的安装有不明白的其会帮忙时，原告是拒绝的，且实际上原告也未再要求被告继续按合同履行安装义务。原告提供的证据不足以证实被告系单方解除合同，根 4 据《最高人民法院关于适用解释》第九十条的规定，该院对原告主张的单方解除合同的违约金361000元×10%=36100元不予支持。 综上所述，判决：被告许磊于本判决生效之日起十日内给付原告广西富川诸乐伟康饲料有限公司违约金20000元。 上诉人对一审查明“原告亦未要求过被告按合同约定履行未安装的部分”有异议，主张上诉人是要求被上诉人继续履行未安装部分。被上诉人对一审查明事实没有异议。上诉人与被上诉人均向本院提交微信聊天记录截图，本院依法组织当事人进行质证。当事人均认可微信聊天记录的真实性，对微信聊天记录，本院予以确认。 对上诉人的异议，本院认定如下：在2020年8月24日双方确认验收问题点及被上诉人未完工部分后，没有证据显示上诉人要求被上诉人继续履行未安装部分，对上诉人的异议，本院不予采信。一审查明事实有相应证据证实，本院予以确认。 本院认为，上诉人与被上诉人签订的《饲料成套设备工程制作与安装合同》为当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效，双方应当按照合同约定行使权利，履行义务。现上诉人主张被上诉人是单方解除合同，除了工期延误违约金外，还应当按照《饲料成套设备工程制作与安装合同》的约定承担单方解除合同的违约责任。本院认为，根据双方的聊天记录显示，2020年8月22日，被上诉人提出“做完这个蒸汽管道和气管道我就不做了”，作出解除合同的意思表示。上诉人答复“按照合同规定”，并未明确表示是否同意解除合同。此后上诉人提出“按照合同规定做吧”，被上诉人再次表示“不做了”。2020年8月23日，被上诉人告知上诉人尚未完工的工程人工费，上诉人通过微信以及银行向被上诉人转账75250元，称“已全部付清，你明天把没有做完的拍照一下；你确定就可 5 以了”，并未提出让被上诉人继续施工。综合以上微信聊天记录分析，可认定双方协商解除合同，一审法院驳回上诉人单方解除合同违约金的诉请并无不当，本院予以维持。 综上所述，上诉人广西富川诸乐伟康饲料有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费702元（上诉人已预交），由上诉人广西富川诸乐伟康饲料有限公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 长 黄献年 审 判 员 张依传 审 判 员 周成才 二〇二一年三月十七日 法官助理 侯美妃 书 记 员 李海燕