安徽省合肥市瑶海区人民法院 民 事 判 决 书 (2021)皖0102民初938号 原告:合肥市久环给排水燃气设备有限公司，住所地安徽省合肥市阜阳北路**，统一社会信用代码91340100149250788D。 法定代表人:常保成执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：韦喜，北京京师（合肥）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吴业全，北京京师（合肥）律师事务所律师。 被告:合肥海川石化设备有限公司，住，住所地合肥市新站区新站工业园****一社会信用代码91340100784925094N 法定代表人:钱建平，执行董事兼总经理。 原告合肥市久环给排水燃气设备有限公司（以下简称久环公司）与被告合肥海川石化设备有限公司（以下简称海川公司）定作合同纠纷一案，本院于2021年1月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告久环公司委托诉讼代理人韦喜到庭参加诉讼，被告海川公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案依法进行缺席审理，现已审理终结。 久环公司向本院提出诉讼请求：一、请求法院判令解除原、被告于2020年6月11日签订的工业买卖合同;二、判令被告返还原告货款42000元并支付利息161.7元（以42000元基数，自2020年8月16日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率暂计算至2020年9月21日，后续计算至款清时止）:三、本案诉讼费用、保全费用由被告承担。事实和理由：原、被告于2020年6月11日签订工业买卖合同，约定原告委托被告制作压力容器产品，合同总价为84000元。合同第九条约定合同签订后预付合同总价的50%，提货前付合同总价的50%。供方即被告提供13的增值税发票。第十条约定需方即原告须在合同签订后五日内向供方支付预付款，预付款到账之日起作为开工日期，合同工期60天。2020年6月16日，原告按约向被告转账支付42000元货款。但被告迟迟未交付约定产品。后经原告多次催要，被告仍未交付。原告认为，被告未予交付产品的行为已经构成严重违约。现原告为维护自身合法权益，特具状诉至贵院，望判如所请。 海川公司庭后提交答辩状称：1、原告提供的合同和付款凭证等证据是真实有效的，我方在2020年6月16日收到42000元预付款。根据合同约定预付款到账之日作为开工日期，合同工期为60天。按照60个工作日计算交货其应为2020年9月14日，因原告图纸确认签字时在6月22日，交货日应向后再延6天，为2020年9月22日。2020年9月29日，我方完成12台，微信通知对方付款，2020年10月13日我方全部完成，通知对方付款。扣除国庆假期，实际延迟10天。2、原告诉请解除合同没有合同依据和法律依据。合同产品为非标定制，属于定作合同，只能原告使用。被告虽有一定的延迟，但达不到退货的条件。3、我方对延迟完工进行了道歉，并表示以后可以免费帮忙，对方的错误保全合同延迟支付货款也给我方造成了损失。双方的责任相互免除，对方付清余款提货。 本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。久环公司与海川公司签订的《工业买卖合同》约定，久环公司委托海川公司制作40台过滤器壳体，由海川公司按久环公司确认后的图纸及有关国家标准制造生产。双方之间形成定作合同关系，本案案由应为定作合同纠纷。按照双方约定过滤器壳体单价2100元，总价84000元，久环公司在合同签订后预付合同总价50%，提货前付剩余50%。预付款到海川公司账户之日为海川公司开工日期，工期60天。久环公司于2020年6月16日汇给海川公司42000元。2020年6月22日，久环公司确认图纸。2020年8月26日，久环公司工作人员周粉兰微信询问海川公司交货时间。海川公司工作人员回复还需10天左右。2020年9月18日，周粉兰微信询问交货时间，并称“已过订货合同期了，我们也发不了货”。9月27日，周粉兰再次微信询问海川公司工作人员“30号之前能发吗”。海川公司工作人员回复正在加班加点制作。9月29日，海川公司制作完成12台，微信通知周粉兰将12台的货款支付后，先交付这12台。周粉兰回复“我们订的是40台，你40台资料好了吗，没资料我们也发不了货，你们最好找老板，我不在合肥”。海川公司工作人员当天未再回复。2020年10月13日，海川公司制作完成全部40台产品，微信通知周粉兰支付货款、发货。周粉兰未再回复。 庭审中，周粉兰出庭作证称2020年10月13日之前因海川公司未交货，久环公司遂从其他公司购买了相应的产品。 本院认为，久环公司与海川公司签订的《工业买卖合同》是双方真实意思表示，内容不违反法律、法规的强制性规定，对双方具有法律约束力。双方应当按照合同约定履行自己的义务。根据合同约定，久环公司委托海川公司制作40台过滤器壳体，由海川公司按久环公司确认后的图纸及有关国家标准制造生产，工期60天。久环公司预付款到海川公司账户之日为海川公司开工日期。2020年6月16日，久环公司依约将42000元预付款汇入海川公司账户，并于2020年6月22日确认了产品制作图纸。依据合同约定，海川公司应于收到久环公司的预付款之日起60日内，即2020年8月15日前全部完成约定产品的制作。即便按海川公司的答辩意见，从久环公司确认图纸的时间，即2020年6月22日起算，海川公司也应当于2020年8月21日前全部完成约定产品的制作。而海川公司在合同约定的履行期限届满时，并未完成约定产品的制作。经久环公司分别于2020年8月26日、9月18日、9月27日多次催告，并向海川公司表明“已过订货合同期了，我们也发不了货”。海川公司于2020年10月13日，才通知久环公司制作完成全部40台产品。至此，海川公司履行合同义务的时间已超过双方约定履行时间近一倍，明显不属于合理期限。久川公司诉请解除合同并返还已付款项，于法有据，本院予以支持。海川公司辩称合同约定的工期60日为60个工作日，缺乏依据。况且，即便按60个工作日计算，其完成产品的制作时间也超出合同约定的履行期限。故海川公司的辩解不能成立。据此，依据《中华人民共和国民法典》第五百六十五条第二款、《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第（三）项、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第十条之规定，判决如下： 一、合肥市久环给排水燃气设备有限公司与合肥海川石化设备有限公司签订的《工业买卖合同》自本案起诉状副本送达合肥海川石化设备有限公司之日解除； 二、合肥海川石化设备有限公司于本判决生效之起七日内返还合肥市久环给排水燃气设备有限公司支付预付款42000元； 三、驳回合肥市久环给排水燃气设备有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费854元，减半收取427元由合肥海川石化设备有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 审判员 黄 瑜 二〇二一年三月五日 书记员 李玉利 附本判决适用法律条文： 《中华人民共和国民法典》 第五百六十五条当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除；通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。 当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》 第十条民法典施行前，当事人一方未通知对方而直接以提起诉讼方式依法主张解除合同的，适用民法典第五百六十五条第二款的规定。