安徽省砀山县人民法院民 事 判 决 书（2021）皖1321民初718号原告：欧阳丽娟，女，1989年2月18日出生，汉族，住安徽省萧县。原告：刘言，男，1988年4月6日出生，汉族，住安徽省萧县。上述二原告共同的委托诉讼代理人：杜正立，安徽梨苑律师事务所律师。被告：安徽山楼房地产开发有限公司，住所地安徽省砀山县梨花路世纪名城小区22号楼401室，统一社会信用代码91341322336767950Q。法定代表人：楼江雄，该公司董事长。委托诉讼代理人：王淳，上海市协力（徐州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：宣健，上海市协力（徐州）律师事务所律师。原告欧阳丽娟、刘言与被告安徽山楼房地产开发有限公司（以下简称：山楼公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2021年02月03日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告欧阳丽娟、刘言的委托诉讼代理人杜正立、被告山楼公司的委托诉讼代理人王淳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。欧阳丽娟、刘言向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即支付原告房屋逾期办证违约金（违约金自2019年11月22日起至2020年7月9日止以442350元为基数按日万分之一计算）计10174.05元；2.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：被告系砀山县香格里拉·玲珑小区开发商。2018年5月2日原告与被告签订商品房买卖合同（预售），约定：原告购买被告开发的砀山县香格里拉·玲珑小区D7幢2单元1107室，房屋建筑面积110.04平方米，房价442350元；房屋的交付日期为2019年6月30日前。同时约定了出卖人办理产权登记时间为房屋交付后90日内，出卖人逾期办理产权登记应承担的违约责任。原告依照约定履行了价款给付义务，被告于2019年8月23日将房屋交付给原告，但直到2020年7月9日才为原告办理产权登记，逾期230天。原告要求被告支付逾期办证违约金，被告以各种理由推托。为此，特具状起诉，请求人民法院依法判决。山楼公司辩称，1、根据双方签订的《商品房买卖合同》约定，买受人未能在商品房交付之日起90日内取得所有权证书的……，这里的商品房交付之日是指双方实际办理房屋交接的时间，不是合同约定的2019年6月30日；2、涉案房屋的登记手续，被告已经于2019年10月11日报送不动产登记机关，根据双方签订的补充协议第5条约定，被告已经在90日内提交了办理产权登记的相关手续，应当视为被告的办证义务履行完毕，遇到不可抗力原因、非出卖人原因，出卖人不承担违约责任，产权证书办理延迟的主要原因系7号楼商铺的规划用途与登记性质不一致，导致7号楼全体业主的办证时间均延误，加上2020年1月底爆发的疫情原因，不动产登记部门有近两个月没有上班，该情形属于法律规定的不可抗力因素，疫情缓和后，经不动产登记机关向有关部门请示后，才将7号楼住宅业主的产权登记办理完毕。综上，原告取得产权证书延迟，非被告原因造成，被告不应承担相关的违约责任，请求法院依法驳回原告诉求。本院经审理认定事实如下：2018年5月2日，山楼公司（出卖人）与欧阳丽娟、刘言（买受人）签订《商品房买卖合同》（预售），欧阳丽娟、刘言购买山楼公司开发的香格里拉·珑悦小区D7#幢2单元11层1107号商品房。合同约定：按建筑面积计算，该商品房单价为每平方米人民币4021.54元，总价款为人民币442530元；合同第二十条“因出卖人的原因，买受人未能在该商品房交付之日起90日内取得该商品房的房屋所有权证书的，双方同意按照下列第1种方式处理：1.……买受人不解除合同的，自买受人应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之1的违约金”；合同补充协议第五条“《合同》第十九条关于产权登记的约定，出卖人在本合同约定期限内按房产管理部门的要求将办理房产权属登记需由出卖人提供的资料报房产登记备案机关，视为出卖人履行了办理产权的义务。遇不可抗力原因，非出卖人原因买受人未能在约定期限取得房产权属证书的，出卖人不承担违约责任。买卖双方按法律规定各自承担交付商品房、办理房产权属证书时应缴纳的相关费用”。2019年8月25日，山楼公司向欧阳丽娟、刘言交付涉案房屋。2020年7月9日，欧阳丽娟、刘言的不动产权证书颁发。另查明，欧阳丽娟、刘言实际支付的涉案房屋总价款为437986元。本院认为：欧阳丽娟、刘言与山楼公司签订的《商品房买卖合同（预售）》系双方真实意思表示，合同真实有效。该合同第二十条约定：“（一）双方同意共同向房屋登记机构申请办理该商品房的房屋所有权转移登记。（二）因出卖人的原因，买受人未能在该商品房交付之日起90日内取得该商品房的房屋所有权证书的……买受人不解除合同的，自买受人应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之1的违约金。”案涉房屋实际交付时间为2019年8月25日，房屋不动产权证于2020年7月9日颁发。关于山楼公司辩称涉案房屋的登记手续已经于2019年10月11日报送不动产登记机关，因行政原因和新冠疫情爆发导致产权证书办理延迟的意见，审理认为，根据山楼公司提供的砀山县不动产登记中心于2021年2月8日出具的调查笔录，该笔录仅记载山楼公司曾提出登记申请，但没有载明其向登记备案机关提供的资料明细，无法证明其申请资料符合登记规定，故不属于免责事由，且新冠疫情蔓延于2020年初，该情形发生于山楼公司迟延履行后，故对其抗辩意见不予采纳。山楼公司系逾期办证，案涉房屋实际交付时间为2019年8月25日，交付后的第90日为2019年11月23日，山楼公司办好涉案房屋不动产权证的时间为2020年7月9日，逾期229日，故本院支持欧阳丽娟、刘言诉求的逾期办证违约金10029.9元（437986元×1?/日×229日）。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告安徽山楼房地产开发有限公司于本判决生效后十日内给付原告欧阳丽娟、刘言逾期办证违约金10029.9元；二、驳回原告欧阳丽娟、刘言的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费27元，由被告安徽山楼房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省宿州市中级人民法院。审判员  王**二〇二一年三月十五日书记员  姬撑附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵守诚实守信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律实施引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律实施引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。