宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）宁03民终240号上诉人(原审原告）：银川市林波机电设备安装有限公司。法定代表人：孙少林，该公司总经理。委托诉讼代理人：和明，宁夏和仁律师事务所律师。特别授权代理。委托诉讼代理人：樊某某，男，系该公司项目经理。特别授权代理。被上诉人(原审被告)：宁夏太阳山新发煤矿有限公司。法定代表人：周天阳，该公司董事长。委托诉讼代理人：周某某，男，系该公司总经理。特别授权代理。上诉人银川市林波机电设备有限公司（以下简称林波机电公司）因与被上诉人宁夏太阳山新发煤矿有限公司（以下简称新发煤矿公司）承揽合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院（2020）宁0303民初17号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年1月28日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人林波机电公司委托诉讼代理人和明、樊合营，被上诉人新发煤矿公司法定代表人周天阳、委托诉讼代理人周学汉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。林波机电公司上诉请求：1.撤销一审判决，改判支持林波机电公司一审诉讼请求，判令新发煤矿公司支付林波机电公司工程款350000元。2.一、二审诉讼费由新发煤矿公司承担。事实和理由：一审判决认定新发煤矿公司尚欠林波机电公司350000元款项未付、新发煤矿公司已向林波机电公司支付了700000元款项、双方对于未支付的数额予以认可，且新发煤矿公司提供的短信记录确认新发煤矿公司尚欠林波机电公司款项未付的事实，却判决驳回林波机电公司的诉讼请求，自相矛盾。2016年9月19日10KV高压源才到新发煤矿公司矿上，所以2016年9月21日林波机电公司才进行的试运转工作。按双方合同工程款支付第三项约定，林波机电公司在2016年已安装调试完工，新发煤矿公司从2017年已使用至今，根本不存在未完工工程。一审法院认定事实和理由均确认新发煤矿公司下欠林波机电公司350000元，而以已完成部分未结算为由驳回，属逻辑错误。请求依法支持林波机电公司的上诉请求。新发煤矿公司辩称，合同是真实的，合同价款1050000元没有异议。林波机电公司在施工过程中出现重大失误，皮带偏离中心造成设备严重损害，林波机电公司就不辞而别，新发煤矿公司让林波机电公司将设备安装完，但是林波机电公司要求再支付100000元，新发煤矿公司又给林波机电公司支付100000元，林波机电公司派了两个人干活，干了两天，但是没有办法解决，又一次撤离。新发煤矿公司再找林波机电公司，林波机电公司也不来施工，后新发煤矿公司找了其他专业施工队施工，将工程完工。除了起诉，林波机电公司也没有向新发煤矿公司要钱，现在已经过了五年了，林波机电公司索要工程款不合理。工程没有验收，也没有交工，新发煤矿公司不应该承担下剩的350000元，支付的700000元已经超付了。林波机电公司说新发煤矿公司的10KV高压线在2016年9月19日供电不属实，在2013年建设初期就通电了，没有高压电不能搞建设。林波机电公司向一审法院起诉请求：1.判令新发煤矿公司支付林波机电公司工程款350000元；2.本案诉讼费由新发煤矿公司承担。一审法院认定事实：2014年11月20日，林波机电公司（乙方）与新发煤矿公司（甲方）签订大倾角皮带输送机安装合同一份，约定工程名称为宁夏太阳山新发煤矿有限公司主斜井大倾角胶带输送机，机械设备及电控设备安装；承包方式为包清工，乙方必须按照甲方提供的设计图纸、系统功能、设备材料的要求，组织安装和调试，并包通过有关部门的验收；合同工期自2014年11月20日至2014年12月31日止，共41天，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）；在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期；本工程安装含税总造价为1050000元，安装工程必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款。合同签订之日起，乙方安装人员进场后3日内，甲方付总工程款的30%，完成驱动装置及井下机尾拉紧装置，H型架上托辊架具备展放胶带条件，支付合同总价款的50%。通过甲方及有关部门初验验收合格，并且本工程无故障运行三个月且安装资料编制齐全完整交与甲方后，付总工程款的10%，剩余的10%为质保金，一年内无安装质量问题五日内付清质保金，同时双方对于违约责任及双方责任等做了约定。签订合同后，林波机电公司按照合同约定履行了部分合同内容，新发煤矿公司累计向林波机电公司支付工程款700000元。截至2016年12月，尚有合同中约定的调试工作未完成，新发煤矿公司尚欠林波机电公司350000元款项未支付。一审法院认为，关于本案案由，林波机电公司与新发煤矿公司自愿协商，双方签订大倾角皮带输送机安装合同，由林波机电公司为新发煤矿公司完成主斜井大倾角胶带输送机，机械设备及电控设备安装，双方形成承揽合同纠纷。关于林波机电公司要求新发煤矿公司支付工程款350000元的诉讼请求，双方约定合同总价款为1050000元，合同签订之日起，乙方安装人员进场后3日内，甲方付总工程款的30%，完成驱动装置及井下机尾拉紧装置，H型架上托辊架具备展放胶带条件，支付合同总价款的50%。通过甲方及有关部门初验验收合格，并且本工程无故障运行三个月且安装资料编制齐全完整交与甲方后，付总工程款的10%，剩余的10%为质保金，一年内无安装质量问题五日内付清质保金，林波机电公司按照合同约定履行了部分义务，新发煤矿公司已向林波机电公司支付了700000元款项，下剩350000元未支付，双方在庭审中对于未支付价款的数额予以认可。工期自2014年11月20日至2014年12月31日，根据庭审中新发煤矿公司提交的短信聊天记录，截止2016年12月，案涉工程尚存在安装调试等问题未解决，新发煤矿公司要求林波机电公司解决，林波机电公司未予以解决，因合同中约定林波机电公司义务包含组织安装和调试，并通过有关部门的验收，林波机电公司未按照合同约定完成全部义务，双方对于林波机电公司已完成部分未进行结算。综上，对林波机电公司要求新发煤矿公司支付工程款350000元的诉讼请求不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决：驳回林波机电公司的诉讼请求。案件受理费6550元，由林波机电公司负担。二审中，新发煤矿公司未提交证据。林波机电公司提交证据一、国网宁夏电力有限公司吴忠市红寺堡供电公司出具的证明一份。证明新发煤矿公司在2016年12日19日才将交流10KV的用电立户、装表、送电，2016年12月20日林波机电公司给新发煤矿公司调试开始单车试用转，12月23日联合试用转合格，新发煤矿公司正式使用设备至今，是新发煤矿公司根本违约，林波机电公司已履行全部义务。证据二、施工日志两页，证明林波机电公司按照双方合同约定组织全部调试完毕，新发煤矿公司在2016年12日19日将交流10KV用电立户、装表、送电，经林波机电公司进行单车和试用转，联合试用转后，2016年12月23日安装调试工程完工。新发煤矿公司质证意见是：对证据一的真实性认可，但是新发煤矿公司矿上有两路电，这只是其中的一路电，林波机电公司的证明目的不成立；对证据二的真实性认可，对证明目的不认可。不存在联合试用转，林波机电公司自己初步试验后不合格，林波机电公司就离开了，没有共同验收过。林波机电公司提交的证据，新发煤矿公司对证据的真实性无异议，本院对证据的真实性予以认定，对证明目的结合案件事实进行认定。一审审理查明的基本事实有相应证据证实，本院予以认定。本院认为，林波机电公司与新发煤矿公司签订的《大倾角皮带输送机安装合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律及行政法规的强制性规定，双方均应按合同约定履行各自的义务。《大倾角皮带输送机安装合同》第五条明确约定案涉工程含税总造价为1050000元。工程款由新发煤矿公司根据工程进度向林波机电公司支付，即：“1.本合同签订之日起，乙方安装人员进场后3日内，甲方付总工程款的30%；2.完成驱动装置及井下机尾拉紧装置，H型架上托辊架具备展放胶带条件，支付合同总价款的50%；3.通过甲方及有关部门初步验收合格，并且工程无故障运行三个月且安装资料编制齐全完整交于甲方后，付总工程款的10%，剩余的10%为质保金，一年内无安装质量问题五日内付清质保金。”同时合同第四条约定：“本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工，必须确保试运转正常一个月，方可认定为合格的安装工程。”结合双方当事人陈述及一、二审提交的证据，双方在试运转期间发生争议，未完成试运转，林波机电公司撤场，可以认定林波机电公司完成了应付工程总造价80%的工程。因案涉工程并未通过验收合格，故林波机电公司主张新发煤矿公司支付下剩350000元工程款的诉请，本院依据林波机电公司完成的工程量应得的工程价款予以支持。依据上述合同约定，新发煤矿公司应当支付林波机电公司案涉工程款的80%，即840000元（1050000元×80%），双方均认可已支付工程款为700000元，新发煤矿公司还应支付林波机电公司工程款140000元。新发煤矿公司辩称其支付700000元已经超付，不承担下剩款项的理由本院不予采纳。综上所述，一审判决认定部分事实不清，判决驳回林波机电公司诉讼请求不当，本院予以纠正。林波机电公司的部分上诉理由符合本案基本事实及相应法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项、第一百七十五条之规定，判决如下：一、撤销宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院（2020）宁0303民初17号民事判决；二、被上诉人宁夏太阳山新发煤矿有限公司于本判决生效之日起十日内向上诉人银川市林波机电设备安装有限公司支付工程款140000元；三、驳回上诉人银川市林波机电设备安装有限公司一审的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费6550元，由上诉人银川市林波机电设备安装有限公司负担3930元，被上诉人宁夏太阳山新发煤矿有限公司负担2620元；二审案件受理费6550元，由上诉人银川市林波机电设备安装有限公司负担3930元，被上诉人宁夏太阳山新发煤矿有限公司负担2620元。本判决为终审判决。审判长  马建萍审判员  贾玉宁审判员  马春燕二〇二一年三月十一日书记员  唐 力附：本案适用法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。第一百七十五条第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。