新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院   民 事 判 决 书   （2020）新0104民初6147号   原告：乌鲁木齐世纪名酒商贸有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路835号腾博·博阳园小区1栋1层商铺7。   法定代表人：马秀珍，该公司总经理。   委托诉讼代理人：李婕，新疆万巨源律师事务所律师。   被告：郝少彬，男，1971年1月15日出生，汉族，住所地湖北省英山县。   原告乌鲁木齐世纪名酒商贸有限公司（以下简称世纪名酒公司）与被告郝少彬装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月13日立案后，依法适用普通程序，于2021年3月3日公开开庭进行审理。原告世纪名酒公司的委托诉讼代理人李婕到庭参加诉讼，被告郝少彬经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。   原告世纪名酒公司向本院提出诉讼请求：判令被告向原告赔偿损失15万元。事实和理由：2019年8月14日，原、被告签订《装修合同》一份，约定由被告负责按照施工图纸装修原告承租的位于乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路888号山水华庭4号楼9号商铺，工期30日，包工包料，工程造价18万元。合同签订后，原告如约履行，但被告未按约施工，多处施工明显错误，施工质量极差。原告多次要求被告整改，被告均敷衍了事、无故拖延直至消失不见（施工尚未完成）。原告无奈下另雇人继续进行施工并对被告施工明显错误部分进行整改修复。被告上述违约行为，已给原告造成损失严重，应当予以赔偿。   被告郝少彬未到庭也未提交答辩意见。   本院经审理认定如下事实：2019年8月14日，原告世纪名酒公司（甲方）与被告郝少彬（乙方）签订《装修合同》，约定：甲方将位于乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路888号山水华庭4号楼9号商铺装修发包给乙方施工，工程承包方式为包工、包料，工程期限30天，开工日期2019年8月14日，竣工日期2019年9月13日，合同价款18万元。工期延误：……乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延……。工程款支付方式：本合同生效后，甲方按工程款总额的50%直接向乙方支付工程款，地暖、吊顶、酒柜完工后支付工程款总额的30%，店面整体完工支付工程款总额的15%，预留工程款5%，验收合格后再支付……。合同后附鲤鱼山路青花郎专卖店装修清单，清单报价合计187,485元。2019年8月16日，原告支付被告装修款9万元，9月10日支付被告装修款63,000元。   被告施工至2019年10月9日即停工，原告要求被告对已施工不合格部分进行整改，被告推延未整改，并在10月24日将与之联系的原告员工沈瑞微信删除。原告遂自行购置材料，另行安排他人对原告未完工部分及不合格部分进行施工。原告于2019年11月1日支付洗手盆、水龙头费1,200元，11月21日支付下水器费35元，11月23日支付卫生间器具费210元，10月23日支付雅安泰门费2,842元（装修清单该项报价为安装卫生间钛镁合金平开门一组：1,250元），10月18日支付卫生间窗户制作安装费800元，10月14日支付拆改门头费15,080元（装修清单该项报价为屋外广告牌、铝塑板门头及两边装饰：20㎡×400元/㎡=8,000元），11月8日支付灯板制作费6,080元，12月6日支付柜子茶色镜费900元、背景墙贴膜费50元，11月12日支付灯条费30元，11月4日支付入口监控线重新连接费120元，10月20日支付监控线修复墙费1,140元，11月9日支付酒柜粘字费575元，12月5日支付踢脚线费2,250元、消防栓费195元，10月17日、10月28日、11月28日三次支付乌鲁木齐市肆意装饰设计工程有限公司改造款23,700元（含木工安装费800元、搬运费800元、墙地砖美缝1,800元等，装修清单该项报价为全房地砖美缝100㎡×15元/㎡=1,500元），11月27日支付地暖维修费1,500元，10月11日支付蹲便器、水箱费300元，11月25日支付修复二次购买瓷砖费用2,541元，2020年3月25日支付监控安置费用6,300元（装修清单该项报价为全房无死角监控安装3,500元）。原告施工至2019年11月28日完工，次日该店开业。   另，原告总经理秦艳自案外人张保华处租赁案涉商铺，张保华自2019年9月7日至2024年9月6日计收原告租金，2019年9月7日至2022年9月6日每年实收租金18万元，后每年递增1万元……。   本院认为，《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004〕14号）第十一条规定，“因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，发包人拒绝修理、返工或者改建，承包人请求减少支付工程价款的，应予支持”。本案中，原告将位于乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路888号山水华庭4号楼9号商铺装修发包给被告施工，被告未按约将验收合格装修工程交付原告，故被告应当承担质量不合格的修复费用。原告主张被告赔偿损失15万元，含装修及整改修复费68,848元及延误工期租金损失37,479元，关于装修及整改修复费68,848元，其中10月23日支付雅安泰门费2,842元（装修清单该项报价为安装卫生间钛镁合金平开门一组：1,250元），超出预算报价部分，本院不予支持，本院认定该项费用为1,250元；同理：10月14日支付拆改门头费15,080元（装修清单该项报价为屋外广告牌、铝塑板门头及两边装饰：20㎡×400元/㎡=8,000元），本院仅认定8,000元；10月17日、10月28日、11月28日三次支付乌鲁木齐市肆意装饰设计工程有限公司改造款23,700元（含木工安装费800元、搬运费800元、墙地砖美缝1,800元等，装修清单该项报价为全房地砖美缝100㎡×15元/㎡=1,500元），美缝费本院仅支持1,500元，故该项本院认定为23,400元；2020年3月25日支付监控安置费用6,300元（装修清单该项报价为全房无死角监控安装3,500元），本院仅认定3,500元。综上，核算装修及整改修复费合计54,076元。关于延误工期租金损失37,479元，被告违约行为工期延误，被告理应赔偿原告租金损失，本院核算自2019年9月14日至2019年11月28日租金为37,479元（18万元÷365天/年×76天）。扣除未付工程款，被告应赔偿原告损失为64,555元（54,076元＋37,479元-27,000元），对原告多主张的部分，本院不予支持。被告未到庭视为放弃对本案抗辩及质证的权利。   综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004〕14号）第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：   被告郝少彬于本判决生效后十日内赔偿原告乌鲁木齐世纪名酒商贸有限公司损失64,555元。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费3,300元，由原告世纪名酒公司负担1,879.80元，由被告郝少彬负担1,420.20元。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。   审  判  长   刘 萌   人民 陪 审员   王立新   人民 陪 审员   黄月华   二 〇 二 一 年 三 月 九 日   书  记  员   任 唯