湖北省鄂州市鄂城区人民法院民 事 判 决 书(2019)鄂0704民初3630号原告：湖北凯莱装饰有限公司。法定代表人：汪仁胜，该公司经理。委托诉讼代理人：郭慧，湖北瀛博律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘丽燕，湖北瀛博律师事务所律师。被告：鄂州市缔壹文化传播有限公司。法定代表人：管永章，该公司经理。委托诉讼代理人：刘磊，湖北伸道律师事务所律师。原告湖北凯莱装饰有限公司（以下简称凯莱装饰公司）与被告鄂州市缔壹文化传播有限公司（以下简称缔壹文化传播公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年11月12日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。凯莱装饰公司法定代表人汪仁胜及其委托诉讼代理人刘丽燕、郭慧,缔壹文化传播公司的法定代表人管永章及其委托诉讼代理人刘磊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。凯莱装饰公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令缔壹文化传播公司向凯莱装饰公司支付装修工程价款1230000元；2.请求判令缔壹文化传播公司承担迟延给付工程价款的滞纳金232525元（暂计至2019年11月17日）；3.请求判令缔壹文化传播公司继续按日万分之五承担迟延给付上述工程价款的利息；4.请求判令本案的全部诉讼费、保全费、保全担保费、律师代理费由缔壹文化传播公司承担。事实与理由：2018年5月9日，凯莱装饰公司与缔壹文化传播公司签订《装饰工程施工合同条款》一份，合同约定由凯莱装饰公司承接缔壹文化传播公司的鄂州市缔壹国际影院室内装饰工程，约定工期90天，开工日期为2018年5月8日。合同约定总造价3400000元，按工程进度支付工程款，如延误一天按万分之五承担滞纳金。合同履行初始，缔壹文化传播公司在支付工程价款方面就存在延误首期款支付的问题。由于缔壹文化传播公司付款等因素，致工期一再延误，之后除双方重新签订补充协议之外，凯莱装饰公司多次就工程存在的问题、验收、支付工程款等致函缔壹文化传播公司，但缔壹文化传播公司都未回复，也不按照凯莱装饰公司请求履行。为了降低双方的风险责任，凯莱装饰公司在缔壹文化传播公司没有按期履行付款义务的情形下，仍然完成了合同项下的全部装饰装修工程。2019年5月18日，缔壹文化传播公司的缔壹国际影城正式开始营业，但其付款却仅付至2018年11月26日，共支付价款总额为2000000元。因缔壹文化传播公司自开业之后毫无支付下欠工程款的诚意，故凯莱装饰公司诉诸法院，要求判如所请。缔壹文化传播公司辩称，缔壹文化传播公司于2018年5月9日与凯莱装饰公司签订了《装饰工程施工合同》一份，原约定签订合同时支付1000000元工程款。合同签订后，缔壹文化传播公司要求凯莱装饰公司提供其单位的各种证照和资质，但是凯莱装饰公司提供的营业执照注册资金500000元，装饰资质证书上的注册资金3000000元，相互矛盾，且凯莱装饰公司迟迟不能提供《安全施工许可证》，这个证件是办理消防验收必备的，所以签订合同之后缔壹文化传播公司在2018年5月21日只支付凯莱装饰公司200000元的工程款。至2018年9月7日，凯莱装饰公司的《安全施工许可证》还没有办理完成，缔壹文化传播公司却给凯莱装饰公司支付了1100000元。此时已经超过了合同约定的工程竣工时间，但是凯莱装饰公司却没有完成施工任务。2018年10月16日，凯莱装饰公司与缔壹文化传播公司签订了一份《装修合同补充协议书》，对原合同的完成时间和付款方式作了变更：工程完工的时间确认为2018年11月16日，缔壹文化传播公司在2018年10月17日预付100000元的工程款给凯莱装饰公司，在2018年10月26日完成协议约定第二阶段的工程量并验收之后，缔壹文化传播公司支付500000元的工程款。缔壹文化传播公司当日就给凯莱装饰公司支付了100000元，但是到2018年10月26日凯莱装饰公司还是不能完成约定第二阶段的工程量，缔壹文化传播公司本着宽容的原则在2018年11月2日应凯莱装饰公司的要求预付了300000元的工程款。凯莱装饰公司没有在《装修合同补充协议书》约定的日期完工，缔壹文化传播公司本可以按照《装修合同补充协议书》解除与凯莱装饰公司的合同，并可要求凯莱装饰公司退还50%的工程款，但缔壹文化传播公司还是谅解了凯莱装饰公司。2018年11月26日，缔壹文化传播公司和凯莱装饰公司又签订了《装修合同补充协议书（二）》，对工程竣工的时间和付款又作出了变更：缔壹文化传播公司在2018年11月26日预付凯莱装饰公司500000元工程款，凯莱装饰公司在2018年12月6日前完成并验收一号至六号厅的装修工程，缔壹文化传播公司于2018年12月7日支付凯莱装饰公司100000元，2018年12月14日合同约定的工程必须完工并满足消防审核通过，否则凯莱装饰公司无条件退出缔壹文化传播公司的装修，缔壹文化传播公司不予支付任何工程款。协议签订之后，缔壹文化传播公司支付了凯莱装饰公司500000元，但是凯莱装饰公司到了2018年12月7日仍不能完成一号至六号厅的验收，所以缔壹文化传播公司没有按照协议支付100000元的进度款。2018年12月15日，由缔壹文化传播公司、凯莱装饰公司及监理单位等四方组织验收，结果发现凯莱装饰公司还有大量的工程没有完成。2018年12月18日，同样是缔壹文化传播公司、凯莱装饰公司及监理单位等四方的代表对凯莱装饰公司已经完成的工程内容进行审核，结果发现大量已完成的工程质量都不合格。凯莱装饰公司最后干脆未经缔壹文化传播公司的许可从工地将机械和人员撤离。2018年12月24日，监理单位也书面要求凯莱装饰公司对不合格工程进行整改，但是凯莱装饰公司不作整改。2018年12月28日，缔壹文化传播公司致函凯莱装饰公司要求凯莱装饰公司于2018年12月29日提交申请消防验收的证件、资料，否则缔壹文化传播公司终止合同并追究凯莱装饰公司的违约责任，凯莱装饰公司也是置之不理。凯莱装饰公司撤场之后，为了赶时间完工开业，缔壹文化传播公司自己购买材料，雇请了工人将凯莱装饰公司未施工的工程完工，将质量不合格的工程返工，最后经过几个月才将工程完工，在2019年的5月份将影城开业。缔壹文化传播公司现在要求严格按照合同的约定，对凯莱装饰公司不再支付工程款，并且保留向凯莱装饰公司追究违约责任的权利。综上所述，请求依法驳回凯莱装饰公司的诉讼请求。凯莱装饰公司为证实其主张，向法庭提供如下证据：证据一，凯莱装饰公司的营业执照、资质等级证书、法定代表人身份复印件各一份。拟证明凯莱装饰公司的主体身份及承接装修工程资质证明。证据二，缔壹文化传播公司的企业登记信息一份。拟证明缔壹文化传播公司的主体身份信息。证据三，凯莱装饰公司与缔壹文化传播公司于2018年5月9日签订的《装饰工程施工合同条款》一份。拟证明凯莱装饰公司与缔壹文化传播公司装饰装修法律关系依据，双方关于鄂州市缔壹国际影城室内装饰工程的工期（90天）、造价（3400000元）、付款时间及违约金（日万分之五）等权利义务的约定。证据四，凯莱装饰公司与缔壹文化传播公司于2018年10月26日签订的《装修合同补充协议书》一份。拟证明工期延误后，凯莱装饰公司与缔壹文化传播公司双方重新约定，但未改变原合同支付工程价款的基数，其中95%的工程款在缔壹国际影城正式经营后30天内付清。证据五，凯莱装饰公司与缔壹文化传播公司于2018年11月26日签订的《装修合同补充协议书（二）》一份。拟证明凯莱装饰公司与缔壹文化传播公司对于工程完工和付款的约定，是凯莱装饰公司计算诉求的依据。证据六，2018年5月15日《工程进度联系函》两份、2018年5月21日《工程进度联系函》一份、2018年5月24日《装修工作第一次筹备会议纪要》一份、2018年5月26-27日微信聊天记录截图一份、2018年5月31日《工程进度联系函》一份、2018年6月2日《采购材料一览表》一份、2018年6月3日《缔壹国际影城工地会议纪要》一份、2018年6月21日《关于空调承包单位施工进度严重滞后影响我主体工程施工进度的函》一份、凯莱装饰公司于2018年7月13日出具的《关于拖延支付装修工程款及空调界面耽误工期的函》一份、凯莱装饰公司于2018年8月19日致缔壹文化传播公司《工程进度联系函》（水电施工完成）一份，凯莱装饰公司于2018年9月18日致缔壹文化传播公司《工作联系函》一份，凯莱装饰公司于2018年9月19日致缔壹文化传播公司《工作联系函》一份。拟证明在合同履行前期，凯莱装饰公司严格按照要求履约，但由于缔壹文化传播公司的相关图纸及配套等存在问题导致工期延误。证据七，2018年5月24日《申请报告》一份、2018年6月1日《关于请求拨付工程款的函》一份、2018年6月13日、14日《关于请求拨付工程款的函》两份、2018年6月21日《关于请求拨付工程进度款的函》一份、2018年7月8日《关于请求拨付工程款的函》一份、2018年11月1日《情况说明》一份、2018年11月20日《关于请求拨付工程进度款的函》一份。拟证明在合同履行过程中，缔壹文化传播公司均存在迟延付款的情形。证据八，鄂州市缔壹国际影院于2019年5月18日开业的图片一组、缔壹文化传播公司的鄂州市缔壹国际影院营运并产生营运收入的网络截图两份。拟证明由凯莱装饰公司施工的装饰装修工程已完成交付，并由缔壹文化传播公司投入运营，但缔壹文化传播公司却不予支付后期约定款项，应当依法承担违约责任。证据九，缔壹文化传播公司自2018年5月21日-11月26日期间付款的凭证和交易记录一组。拟证明缔壹文化传播公司迟延付款及凯莱装饰公司诉讼请求计算依据。证据十，司法鉴定报告书。拟证明凯莱装饰公司在案涉工程中的工程造价情况，对于该份鉴定报告书需要说明，对于第一部分已确认无争议26192979.26元，凯莱装饰公司没有异议，予以认可，对于列入争议部分的第一项263781.69元，金额没有异议，但是认为是属于缔壹文化传播公司承担的款项，对于第二部分的214882.70元，金额没有异议，但是认为是属于缔壹文化传播公司承担的款项，对于第三部分的扣除项，认为与案涉工程无关的款项不应当予以扣除，对于第四部分的清运费18397.50元，按合同约定，也应当由缔壹文化传播公司承担。证据十一，委托书一份。拟证明凯莱装饰公司装修施工的墙面阻燃物材料的选择是经过凯莱装饰公司与缔壹文化传播公司认可的。缔壹文化传播公司向法庭提供如下证据：证据一，凯莱装饰公司的《营业执照》、《室内装饰企业执照登记证书》、《监理工程师通知单》各一份。拟证明凯莱装饰公司在签订合同之后不能向缔壹文化传播公司提供工程施工所需要的各种证照，所提交的证照也存在瑕疵。证据二，《缔壹影城前期工作量核定》。拟证明凯莱装饰公司未能在《装饰工程施工合同》约定的2018年8月15日完成工程施工。证据三，《情况说明》。拟证明凯莱装饰公司未能在2018年10月26日前完成《装修合同补充协议书》中约定的第二阶段工程量。证据四，《工作联系函》两份、《委托书》。拟证明2018年11月，凯莱装饰公司施工的影厅内装饰织物可燃，消防通道疏散门不合格，无法达到消防验收的要求。证据五，《关于“缔壹国际影城装修工程”进度验收情况说明》、《关于“缔壹国际影城装修工程”局部检查情况》、《监理工程师通知单》。拟证明截止到2018年12月14日，凯莱装饰公司没有按照《装修合同补充协议书（二）》完成工程施工，所施工部分质量也多处不合格，无法通过验收。证据六，《关于“缔壹国际影城”装修工程进度函》。拟证明缔壹文化传播公司于2018年12月28日致函要求凯莱装饰公司在2018年12月29日提交消防验收的证件、资料，否则将终止与凯莱装饰公司的合同并追究凯莱装饰公司的违约责任。证据七，监理工程师倪莉和施工人谈复胜的证人证言。拟证明凯莱装饰公司在工程没有通过验收之后拒不整改，也不继续施工，自行撤离工地，后期工程由缔壹文化传播公司出资购买材料，雇请工人施工完成。证据八，购买建材的合同、雇请工人的合同以及相关支付凭证。拟证明在凯莱装饰公司撤离工地之后，缔壹文化传播公司自行购买建材并组织工人完成影城的装修工程。证据九，《装饰工程施工合同条款》、《合同会签表（工程类）》、《鄂州市缔壹文化传播有限公司室内装修方案》、《前台施工效果图》、《前台施工大样图》。拟证明凯莱装饰公司与缔壹文化传播公司签订装饰施工合同时是将大厅吧台列入合同包干价范围之内，吧台的施工不应当作为增项工程。证据十，凯莱装饰公司在施工中使用的墙面织物和毛毡、缔壹文化传播公司重新施工中使用的墙面织物实物及图片。拟证明凯莱装饰公司在施工墙面中使用不合格的不阻燃织物，甚至用毛毡替代织物，缔壹文化传播公司在拆除凯莱装饰公司的施工后重新使用合格的阻燃织物施工墙面。庭审质证中，缔壹文化传播公司对凯莱装饰公司的证据一、二、三、四、五无异议，对其他证据均有异议。凯莱装饰公司对缔壹文化传播公司证据一的真实性无异议，对其证明目的有异议，认为其不存在证照瑕疵，不影响本工程施工，对证据二的真实性无异议，认为凯莱装饰公司停工后双方就前期工程进行核定，并不是凯莱装饰公司未按期完成工程，缔壹文化传播公司证明目的不能成立，对证据三的真实性无异议，认为不能达到其证明目的，该证明其他工程界面交叉影响非凯莱装饰公司原因，对证据四工作联系函无异议，但认为工作联系函的内容已由凯莱装饰公司作为工程承接方已经全部解决，对证据五的真实性无异议，但认为工作联系函的内容已由凯莱装饰公司作为工程承接方已经全部解决，认为证据六工程进度函未收到，缔壹文化传播公司也未向其提出赔偿的要求，对证据七证人证言有异议，对证据八有异议，认为涉及购买材料部分是因为缔壹文化传播公司拒绝按期支付工程价款，本次诉讼也是缔壹文化传播公司违约不支付工程款造成，对证据九的真实性无异议，对其证明目的有异议，认为前台施工效果图和前台施工大样图并不是原图出具之时制作，原图纸及合同均不包含该部分，对证据十的真实性无异议，对其证明目的有异议，认为施工时该部分材料的选择均是缔壹文化传播公司予以认可的，故该部分施工的工程款应该由缔壹文化传播公司承担。经庭审质证及当事人当庭陈述，本院认证如下：凯莱装饰公司的证据一、二、三、四、五、六、七、十一具有客观性和合法性，均分别能证实其证明目的，予以采信。证据八、九虽具有客观真实性，但均不能证实其证明目的，不予采信。证据十是经人民法院委托具有鉴定资质机构作出的鉴定结论，该鉴定结论具有客观性和合法性，予以采信。缔壹文化传播公司的证据一、二、三、四、五、七、八、九、十具有客观真实性，予以采信。证据六虽具有客观真实性，但不能证实其证明目的，不予采信。本院根据当事人举证、质证意见和当事人陈述，确定如下案件事实：2018年5月9日，凯莱装饰公司与缔壹文化传播公司签订《装饰工程施工合同条款》一份，约定由凯莱装饰公司承接缔壹文化传播公司的鄂州市缔壹国际影院室内装饰工程，约定工期90天，开工日期为2018年5月8日。合同约定总造价3400000元，按工程进度支付工程款，如延误一天按万分之五承担滞纳金。合同还约定双方其他权利义务。2018年10月16日，凯莱装饰公司与缔壹文化传播公司签订了一份《装修合同补充协议书》，对原合同的完成时间和付款方式作了变更：工程完工的时间确认为2018年11月16日，缔壹文化传播公司在2018年10月17日预付100000元的工程款给凯莱装饰公司，在2018年10月26日完成协议约定第二阶段的工程量并验收之后由缔壹文化传播公司支付500000元的工程款。2018年10月26日，凯莱装饰公司未能按合同约定完成第二阶段的工程量，凯莱装饰公司未能按《装修合同补充协议书》约定的日期完工。2018年11月26日，缔壹文化传播公司和凯莱装饰公司又签订了《装修合同补充协议书（二）》，对工程竣工的时间和付款又作出了变更：缔壹文化传播公司在2018年11月26日预付凯莱装饰公司500000元工程款，凯莱装饰公司在2018年12月6日前完成并验收一号至六号厅的装修工程，缔壹文化传播公司于2018年12月7日支付凯莱装饰公司100000元，凯莱装饰公司于2018年12月14日前将合同约定的工程必须完工并满足消防审核通过，否则凯莱装饰公司无条件退出缔壹文化传播公司的装修工程，缔壹文化传播公司不予支付任何工程款。2018年12月7日，凯莱装饰公司仍未能完成一号至六号厅的验收。2018年12月24日，监理单位书面要求凯莱装饰公司对不合格工程进行整改，但是凯莱装饰公司没有作出整改。2018年12月28日，缔壹文化传播公司致函凯莱装饰公司要求凯莱装饰公司于2018年12月29日提交申请消防验收的证件、资料，否则缔壹文化传播公司终止合同并追究凯莱装饰公司的违约责任，凯莱装饰公司没有向缔壹文化传播公司提交申请消防验收的证件、资料。凯莱装饰公司撤场之后，缔壹文化传播公司自己购买材料，雇请了工人将凯莱装饰公司未施工的工程完工。2019年5月18日，缔壹文化传播公司的缔壹国际影城正式开始营业。在凯莱装饰公司履行合同过程中，缔壹文化传播公司共支付凯莱装饰公司工程款2000000元。凯莱装饰公司认为缔壹文化传播公司在履行合同过程中未履行支付工程款义务，故诉诸法院，要求判如所请。本案在审理过程中，凯莱装饰公司申请对其为缔壹文化传播公司施工的工程价款进行鉴定，湖北公力工程咨询服务有限公司于2020年12月30日作出鉴定结论，确认双方部分工程造价为2619297.26元，对双方有争议工程鉴定造价为395571.89元。本院认为，当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。本案中，凯莱装饰公司与缔壹文化传播公司签署《装饰工程施工合同条款》及补充协议是双方真实意思表示，双方工程施工合同关系成立，受法律保护。凯莱装饰公司按合同约定为缔壹文化传播公司提供装修施工，缔壹文化传播公司理应向凯莱装饰公司履行给付工程款的义务。凯莱装饰公司为缔壹文化传播公司施工的工程价款经湖北公力工程咨询服务有限公司作出鉴定结论，确认双方部分工程造价为2619297.26元，缔壹文化传播公司除支付凯莱装饰公司工程款2000000元，尚欠凯莱装饰公司工程款619297.26元。凯莱装饰公司要求缔壹文化传播公司支付工程款619297.26元的请求依法成立，予以支持。凯莱装饰公司超出部分诉讼请求，依法不予支持。凯莱装饰公司在履行合同过程中也构成违约，故其要求缔壹文化传播公司承担违约责任依法不予支持。缔壹文化传播公司请求驳回凯莱装饰公司诉讼请求的答辩意见与事实不符，其理由不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条及《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条之规定，判决如下：一、鄂州市缔壹文化传播有限公司于本判决生效之日起七日内支付湖北凯莱装饰有限公司工程款619297.26元；二、驳回湖北凯莱装饰有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费17963元，减半收取8981.50元，财产保全费5000元，合计13981.50元，由鄂州市缔壹文化传播有限公司负担7500元，由湖北凯莱装饰有限公司负担6481.50元（鄂州市缔壹文化传播有限公司应缴纳费用已由湖北凯莱装饰有限公司预交，待本判决生效后由鄂州市缔壹文化传播有限公司支付湖北凯莱装饰有限公司）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省鄂州市中级人民法院。审判员  杨启军二〇二一年三月三日书记员  熊伟豪