浙江省余姚市人民法院 民 事 判 决 书 （2021）浙0281民初2002号 原告：张某1，男，2005年3月9日出生，汉族，住余姚市。 法定代理人：张某2，男，1971年9月14日出生，汉族，住余姚市。 委托诉讼代理人：彭俊燕，浙江阳明律师事务所律师。 被告：余姚盛建置业有限公司。住所地：余姚市万达广场****。统一社会信用代码：91330281MA282U3XX8。 法定代表人：孙平，该公司董事长。 委托诉讼代理人：孙天昊，该公司员工。 原告张某1与被告余姚盛建置业有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2021年2月25日立案受理后依法适用小额诉讼程序于2021年3月30日公开开庭进行了审理。原告张某1的委托诉讼代理人彭俊燕，被告余姚盛建置业有限公司的委托诉讼代理人孙天昊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告张某1向本院提出诉讼请求：判令被告支付原告逾期交付违约金16457.40元（以2007000元为基数，按日万分之一自2020年4月1日起计算至2020年7月16日止，其中因疫情原因扣减24天，即延期交房天数为82天），并承担本案诉讼费用。事实和理由：2018年6月6日，原、被告双方签订《商品房买卖合同》一份，约定原告向被告购买位于余姚市城区××路××路××幢××室商品房××，房屋建筑面积124.94平方米，房屋总价1857000元，交房时间为2020年3月31日前。逾期交付的，应自2020年4月1日起至实际交付日止，按已付房款日万分之一支付违约金，合同继续履行。2018年9月15日，原、被告签订《商品房买卖合同》一份，就原告向被告购买“恒大·御澜庭”Ｄ幢车位Ｆ60的相关事宜进行了书面约定，合同约定车位套内面积14.3平方米，总价150000元，约定被告应于2020年3月31日前交付。若逾期交付的，应当自2020年4月1日起至实际交付之日止，按日向原告支付已付房价款万分之一的违约金，合同继续履行，合同实际履行过程中，原告已按约支付了全部购房款和车位款，但案涉房屋及车位至2020年7月16日才符合交付条件，且未支付违约金，故向法院起诉。 被告余姚盛建置业有限公司答辩称：1.原告诉求的案涉房屋逾期交付的违约金算方式，按合同第十条的约定日万分之一计算被告无异议，但对于原告主张案涉房屋的违约金的计算天数不予认同。案涉合同约定交房时间为2020年3月31日，被告于2020年5月15日已经取得案涉项目竣工备案证明，达到符合并交付条件。但是由于2020年1月20日起新冠疫情在国内已全面爆发，被告虽在2020年2月18日作出复工备案承诺，复工人数仅34人，且根据宁波当地的防疫工作实际情况，该复工承诺并非企业、行政部门全面正常开工，也仅为维持企业的基本存续运营（也仅限后勤部门室内隔离办公），进行大规模施工人员上岗，及进行大批量交楼都是实际不容许的。根据宁波市住房和城乡建设局文件、宁波市北仑区住房和城乡建设局文件，慈溪市住房和城乡建设局文件针对房地产企业的公文通知，结合合同第九条的约定，逾期交楼天数应当扣除疫情期间不可归责于双方的37天时间。被告已于2020年5月30日根据双方约定地址通过邮政ems快递，向原告寄送应于2020年5月31日收楼的收楼通知书，被告已履行合同约定的交房义务，由于原告方的原因未在交楼通知书约定的时间、地点、地点交接房屋告方自身的原因造成，并不能归责于被告，根据合同约定，买受人除房屋地基基础，主体结构质量问题，严重影响居住的，买受人不得以房屋存在质量问题拒绝收楼，且买受人对于公共设施，公建配套存在异议的应当于交付时提出，未提出应当理解为买受人无异议。因此被告认为案涉房屋逾期交楼违约金计算天数应计算至2020年5月31日，扣除疫情37天。2.合同针对三网交付条件为安装完毕。开通及使用，需要业主本人开户，交费方能使用，原告不应错误理解合同文义将三网的投入实际使用作为交付条件，且原告提供的准予接入公网通知书，并非竣工验收备案时三网验收文件，原告所提供为项目竣工验收备案后，因被告自行升级改造后，政府部门另行下发的准入接入的通知书，该通知书为针对后升级改造内容的认可性质的通知书，被告认为竣工验收备案后对项目工程部分不实质影响竣工验收备案内容的自行升级改造，不应作为否认符合交付条件的决定性前提条件。3.对于原告所说快递寄出日第七日为送达日属于原告在未签收情形下认定的通知生效时间，而本案中原告于2020年5月31日即签收收楼通知书，应不再适用本条款约定，应以时间签收之日为准，原告的要求无法律依据。4.案涉车位被告认为虽存在逾期交付的情形，违约金可按合同十条的约定日万分之一计算，被告亦无异议，但计算违约金的逾期期限也只应从2020年4月1日计算至被告通知交付之日即2020年5月31日，其中根据宁波市对于疫情防控的实际情况，逾期交楼天数还应当扣除疫情期间不可归责于双方的37天时间。另车位并不涉及三网工程内容，原告更不应将车位与房屋的诉讼主张的依据混同，且根据车位合同第十二条，附件八补充协议内容第四条的约定，由于原告自身的原因未在交房通知书约定的时间、地点、地点交接房屋告自身的原因造成，不应归责于被告，交房通知书约定的交付时间应视为原告实际收楼时间，并扣除疫情37天。综上，请求法院采纳被告的答辩意见，驳回原告的部分诉讼请求。 经审理，本院认定以下事实：2018年6月6日，原、被告双方签订《商品房买卖合同》（备案合同编号：×××33）一份，约定原告向被告购买位于余姚市城区××路××路××幢××室商品房××，房屋建筑面积124.94平方米，房屋总价1857000元，其中合同第九条约定，出卖人应当在2020年3月31日前，将符合下列各项条件的商品房交付买受人使用：1.建设工程经竣工验收合格，并取得建设工程竣工验收备案证明；2.取得法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；3.用水、用电、用气、道路等具备商品房正常使用的基本条件；4.已经完成房地产开发项目交付使用条件备案，并取得备案证明文件。但如遇到下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起15日内告知买受人的。第十条约定，出卖人逾期交房的违约责任：除本合同第九条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1.按逾期时间，分别处理（不作累加）①逾期不超过90日，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；②逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起15天内退还全部已付购房款，并按买受人累计已付购房款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。合同第十二条规定，检验结果为合格的，出卖人书面通知的交付日期视为交付。合同第十五条同时约定，电话、有线电视、网络、燃气线路在商品房交付使用时安装完毕，由买受人自行申请开通并承担相应费用。如在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：1.按本合同第十条承担违约责任。2.如遇本合同第九条规定的特殊原因，出卖人可据实延期，并根据该特殊原因所产生的影响，出卖人部分或全部免责。2018年9月15日，原、被告签订《商品房买卖合同》（备案合同编号：×××71）一份，就原告向被告购买“恒大·御澜庭”Ｄ幢车位Ｆ60一只的相关事宜进行了书面约定，合同约定车位套内面积14.3平方米，总价150000元，约定被告应于2020年3月31日前将符合合同约定条件的车位交付给原告，若逾期交付的，应当自2020年4月1日起至实际交付之日止，按日向原告支付已付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。原告已支付全部房款及车位款。2020年5月30日，被告根据原告提供的电话和地址向原告邮寄了收楼通知书，收楼通知书收楼时间为2020年5月31日，原告于2020年5月31日签收。 另查明，涉案房屋所在的“恒大·御澜庭”建设工程项目于2020年5月15日已经竣工验收合格，已完成房地产开发项目交付使用条件备案。被告在取得交房文件后，因三网工程安装存在问题又进行了整改，宁波市通信发展办公室于2020年7月14日签署“同意”意见，并向电信、联通、移动、宁波华数广电网络等单位发出《余姚恒大御澜庭项目通信工程准予接入公网通知书》，载明“该项目工程质量符合标准，管线设备已按设计要求安装完毕且各项技术性能符合规范，竣工资料内容齐全、数据正确，准予接入公用电信网。” 上述事实，由原告提交的商品房买卖合同2份、发票1组、准予接入公网通知书1份、通信设施工程质量检查报告1份、项目复工备案（承诺表）及收件单各1份，被告提交的住宅小区交付使用条件备案表、房地产开发项目交付使用备案联系单、宁波市住房和城乡建设局文件、联合文件、会议纪要各1份及原、被告在庭审中的陈述证明。 本院认为，原、被告之间的商品房买卖合同关系合法有效，应受法律保护。根据查明的事实，涉案房屋所在的“恒大·御澜庭”建设工程项目于2020年5月15日已经竣工验收合格，已完成房地产开发项目交付使用条件备案。被告于2020年5月30日向原告邮寄了于2020年5月31日交房的书面收楼通知书，但应给原告合理的收房时间，原告主张按合同附件第七条第二款的约定要求七天的收房期，具有合理性，本院予以认可。因受疫情影响，被告虽于2020年2月18日复工，但根据防疫工作的实际情况，复工不等同于正常全面开工，故被告要求根据相关政策和浙江省在2020年1月23日至3月2日间启动了一级响应、春节3天法定节假日等因素，延期天数要求扣除37天具有合理性，本院予以采纳。截至2020年6月7日，被告逾期交付违约金应为6221.7元【（68天-37天）*2007000元*万分之一】。被告交付的房屋因三网工程安装问题需经整改，完成整改后，宁波市通信发展办公室于2020年7月14日签署“同意”意见，因三网工程属于隐蔽工程，原告在收房时虽未提出异议，但根据双方合同第十五条的约定，电话、有线电视、网络、燃气线路在商品房交付使用时安装完毕，由买受人自行申请开通并承担相应的费用，如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按合同第十条承担违约责任。故根据上述约定来看，被告交付的案涉房屋三网工程存在问题，不符合约定的使用条件，经整改后，于2020年7月14日才达到使用条件，仍应承担违约责任。因车位在交付后不存在问题，不承担违约责任。2020年6月7日至2020年7月14日期间的逾期交房违约金为6870.90元（37天*1857000元*万分之一）。综上，被告应按约支付原告延期交房违约金及三网工程不符合使用条件的违约金合计13092.60元。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百三十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百六十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，判决如下： 被告余姚盛建置业有限公司支付原告张某1违约金13092.60元，款限于判决书送达之日起十天内付清； 驳回原告张某1的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。 本案案件受理费211元，减半收取105.5元，由原告张某1负担45.50元，被告余姚盛建置业有限公司负担50元。被告余姚盛建置业有限公司负担的案件受理费限于判决书送达之日起七日内交纳，如银行汇款，请汇入本院账户并注明案号。 本判决为终审判决。 审 判 员 刘东方 二〇二一年三月三十日 代书记员 张乾涛 2 1