福建省晋江市人民法院 民 事 判 决 书 (2021)闽0582民初828号 原告：吴喜，男，1995年5月6日出生，汉族，住江西省上饶市鄱阳县。 委托诉讼代理人：周成铿，福建佳远律师事务所律师。 委托诉讼代理人：周成铸，福建佳远律师事务所律师。 被告：张功安，男，1984年6月19日出生，汉族，住江西省瑞昌市。 原告吴喜与被告张功安装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月7日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告吴喜及其委托诉讼代理人周成铿、周成铸到庭参加诉讼，被告张功安经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吴喜向本院提出诉讼请求：1.张功安支付吴喜损失105367元（包括逾期误工费100000元、店面租金5367元）；2.张功安支付吴喜垫付款29558元。事实和理由：2020年8月10日，原、被告签订《承包合同》，约定吴喜将位于晋江市格林春天1期23号店面装修工程由张功安承包。主要内容为：张功安包工包料，工程总价17万元，8月12日开工，工期35天等内容。合同生效后张功安着手装修店面，2020年9月17日工期届满，张功安未按期完工。经吴喜催促，双方在2020年10月9日签订《装修收尾协议》，约定除门口广告牌10月20日前完工外，所有工程2020年10月18日完工交付，如有一方违约应补偿对方10000元。期限届满后，张功安又未完工，吴喜通知张功安解除合同，另行委托他人完成装修，但在张功安的哀求及承诺下，吴喜让其继续完工。张功安在2020年10月25日出具《装修违约承诺书》，承诺2020年10月29日完工交付（除广告牌、软包沙发及部分角线在11月1日之前完工交付），否则张功安将按每天10000元赔付吴喜误工费。期满后，张功安又没有按约定完工。无奈之下，吴喜只好叫其他施工队参与收尾工作，吴喜在2020年11月10日试营业。吴喜原定9月30日开始营业，但因张功安未能按约完工交付，导致吴喜逾期两个多月才开始营业，造成吴喜店面营业收益、员工工资、员工流失、店面租金等巨大损失。经吴喜初步计算，损失如下：1、《装修收尾协议》约定的2020年10月18日完工日起算至试营业之日，23天的店面租金损失，计5367元（店面月租金7000元）；2、张功安在《装修违约承诺书》承诺的2020年10月29日完工日起算至试营业之日，张功安承诺每逾期一天赔付1万元的10天的误工费，计10万元。3、至营业之日，吴喜总共垫付木工材料、泥水工工资、广告牌及广告安装费等各种款项合计29558元。吴喜有权依据《中华人民共和国合同法》的规定要求张功安赔偿全部损失。 张功安未作答辩。 吴喜为证明其主张向本院提供以下证据：1.承包合同、装修收尾协议、装修违约承诺书各一份，以证明2020年8月10日吴喜将晋江市格林春天1期23号店面装修工程交由张功安承包，包工包料，工程总价17万元；2020年10月9日，张功安仍未完工交付，双方签订《装修收尾协议》，约定除门口广告牌10月20日前完工外，所有工程2020年10月18日完工交付，如有一方违约应补偿对方10000元；2020年10月25日张功安仍未能完工交付，承诺2020年10月29日完工交付，否则张功安将按每天10000元赔付吴喜误工费；2.支付宝转账电子回单十一份，以证明吴喜支付张功安工程款153247元；3.微信聊天记录、微信朋友圈动态各一份、装修现场照片十四张，以证明张功安违约，逾期未完工交付；2020年11月10日吴喜试营业；4.不动产权证、商铺租赁合同、电子回单各一份，以证明本案合同履行地位于晋江市，案涉店面月租金为7000元；5.送货单、账单详情十页（木工材料）、微信聊天记录、微信支付转账电子凭证两页（泥水工工资）、微信聊天记录、微信支付转账电子凭证三页（广告牌及广告费安装费用）、玻璃垫付明细、账单详情两页（玻璃垫付款）、微信聊天记录、微信支付转账电子凭证三页（玻璃安装和二楼放管护栏费用）、销售清单、收款收据三页（网红楼梯及电工辅材）、微信支付转账电子凭证一页（厕所返工买防水材料）、收款收据、账单详情五页（广告字垫付）、微信聊天记录、微信支付转账电子凭证两页（代付木工工资）、电子回单、聊天记录两页（垫付卫生间门）、微信聊天记录、微信支付转账电子凭证两页（沙发软包皮）、账单详情两页（垫付清理装修垃圾），以证明吴喜总共垫付木工材料、泥水工工资、广告牌及广告安装费等各种款项合计29558元；6.效果图视频一份，以证明张功安承诺为吴喜装修的效果图。 张功安未向本院提供证据。 本院经审理认定事实如下：张功安未到庭参加诉讼，又未书面提出异议并提交证据，视为自愿放弃相应诉讼权利。吴喜提供的承包合同、装修收尾协议、装修违约承诺书、支付宝转账电子回单来源、形式合法，内容可以证明吴喜的证明目的，本院予以认定。吴喜提供的证据3中的微信聊天记录、装修现场照片、微信朋友圈动态相结合，可以证明张功安没有按照约定于2020年10月29日前完成装修工程，吴喜在2020年10月29日至2020年11月6日期间通过微信催促张功安，吴喜经营的店铺于2020年11月10日开业，本院予以认定。吴喜提供不动产权证、商铺租赁合同、电子回单相互印证，可以证明吴喜租赁房屋的情况，本院予以认定。对于吴喜提供的证据5中的微信聊天记录有明确各装修项目的费用数额，且大部分微信支付转账电子凭证中也注明了“格林店装修材料”、“贝雅装修款”等文字，可以证明张功安未按期完成装修，吴喜另找他人进行装修的事实，本院予以认定。吴喜提供的效果图视频可以证明张功安对装修效果做出承诺，但未能体现张功安未完工的部分与吴喜另找他人进行装修的部分完全相符。 本院认为，吴喜与张功安于2020年8月10日签订承包合同，约定吴喜将其租赁的位于晋江格林春天的店铺的装饰装修工程承包给张功安施工。在合同履行过程中，张功安未能按照合同约定的期限完工，其于2020年10月25日签署装修违约承诺书，承诺在2020年10月29日下午18点前交付所有装修完工（除广告牌及软包沙发部分角线在11月1日之前完工交付），如未能如期交付完工，将按每一天赔付10000元误工费。签署该装修违约承诺书后，张功安仍没有按照上述期限完成装修工程，导致吴喜另找他人进行装修，其所经营的店铺至2020年11月10日才开业，张功安也未能举证证明其于2020年11月9日前完成装修工程，应承担举证不能的后果，故吴喜主张张功安自2020年10月29日至2020年11月9日逾期完工，应依约支付违约金，本院予以支持。因双方约定每逾期一天赔付10000元，该违约金标准明显高于造成的损失，本院酌情调整为每逾期一天赔付2000元，吴喜主张张功安逾期完工天数为10天，符合事实，故张功安应支付给吴喜违约金20000元（2000元/天×10天）。吴喜主张的其他违约金，本院不予支持。吴喜既主张违约金又主张租金损失，则赔偿数额应以吴喜的实际损失为限，吴喜未能举证证明其实际损失超出上述违约金的数额，故其主张租金损失，本院不予支持。吴喜因张功安未能按照约定的期限完工，而另找他人进行装修，但其提供的证据未能体现张功安未完工的部分与吴喜另找他人进行装修的部分完全相符，且吴喜仅支付给张功安部分装修款153247元，吴喜尚未支付的装修款16753元（170000元-153247元）可用于抵付其另找他人进行装修的费用，故吴喜要求张功安支付其另找他人装修的费用，依据不足，本院不予支持。 经审理查明，吴喜将其租赁的位于晋江格林春天的店铺的装饰装修工程承包给张功安施工。张功安承诺在2020年10月29日下午18点前交付所有装修完工（除广告牌及软包沙发部分角线在11月1日之前完工交付），如未能如期交付完工，将按每一天赔付10000元误工费。但张功安未能按照约定的期限完工，导致吴喜另找他人进行装修，其所经营的店铺至2020年11月10日才开业。 综上所述，本院认为，吴喜与张功安之间的装饰装修合同系双方当事人的真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应按约定全面履行合同义务。张功安未能按照约定的期限完工，应依约支付给吴喜违约金20000元。吴喜的其他诉讼请求缺乏依据，本院不予支持。张功安经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》（法释[2009]5号）第二十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 一、被告张功安应于本判决生效之日起十日内支付给原告吴喜违约金20000元； 二、驳回原告吴喜的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费2999元，因适用简易程序减半收取计1499.5元，由原告吴喜负担1274.5元，被告张功安负担225元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审判员  陈小红 二〇二一年三月十八日 书记员  许萍萍 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》（法释[2009]5号） 第二十八条当事人依照合同法第一百一十四条第二款的规定，请求人民法院增加违约金的，增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限。增加违约金以后，当事人又请求对方赔偿损失的，人民法院不予支持。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》 第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 法官提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。