安徽省萧县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）皖1322民初810号 原告:刘晓雨，女，1988年5月13日出生，汉族，住安徽省萧县。 被告:殷龙飞，男，1992年3月7日出生，汉族，住安徽省萧县。 被告:安徽徽标装饰工程有限公司，住所地萧县龙城镇中山路博文城市广场2504，统一社会信用代码91341322MA2UN1LF2X。 法定代表人:李荣彬，该公司总经理。 原告刘晓雨诉被告殷龙飞、安徽徽标装饰工程有限公司（以下简称徽标公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月21日立案后，依法适用简易程序，于2021年3月3日公开开庭进行了审理。原告刘晓雨，被告殷龙飞、徽标公司的法定代表人李荣彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 刘晓雨向本院提出诉讼请求:1、依法判决被告承担违约金并赔偿给原告造成的损失合计75000元。2、本案诉讼费由两被告承担。事实和理由:2020年4月28日，原、被告签订室内装修工程合同，被告给原告进行室内装修，合同约定工期60天，从2020年4月29日至2020年6月28日工程竣工，合同价款76000元，合同签订后原告付被告30%的工程价款，房屋结构改善完、水电木工吊顶工程验收结束甲方应付30%的合同总价款,瓷砖铺设结束、定制家具安装完成甲方即应付35%的合同总价款，剩余尾款5%验收合格一次性结清。被告装修至5月30日水电、木工仍未完成，被告所干的工程，原告经验收不合格，被告以原告未付工程款为由停止施工。根据合同约定，水电、木工、吊顶工程结束原告再付30%工程款，而被告并未完成水电、木工，且原告验收不合格，要求被告整改，被告拒不整改。2020年9月27日原告与殷龙飞又签订补充协议，约定被告于2020年10月13日前按质按量完工交房，并办理交房手续，如逾期交房每日向原告支付1000元违约金。2020年12月24日双方签订交房协议，已逾期75天，被告已构成违约。根据合同约定，被告应承担违约金75000元。为维护原告的合法权益，请求人民法院依法支持原告的诉求。 殷龙飞辩称，原告的诉讼请求不能成立。前期在法院主持下，殷龙飞与原告签订了室内装修合同补充协议，在签订合同之前是原告违约，原告没有按照原合同约定支付进度款。经法院调解，双方达成重新开工时间为2020年7月21日室内装修合同补充协议，达成协议后双方都按照协议履行了义务。后原告向殷龙飞购买集成灶，因为集成灶不在装修合同约定范围内，双方协议约定集成灶到原告处，原告就把集成灶款付清，集成灶到原告处后原告没有付款，双方产生争议，原告起诉至法院。经法院调解双方又于2020年9月27日签订了室内装修补充协议，并且双方在此协议中约定交房日期为2020年10月13日，在2020年10月13日之前房子已经装修完毕，已经交付于甲方使用，因甲方在2020年12月24日提出签订装修交房协议，在法院调解室见证下，双方签订了装修交房协议。 徽标公司辩称，徽标公司不承担责任，徽标公司对原告与被告殷龙飞之间的装修合同不知情。 刘晓雨围绕诉讼请求依法提交了身份证复印件一份、室内装修工程合同一份、室内基础装修预算单4页、室内装修合同补充协议书一份、2020年9月27日刘晓雨与殷龙飞签订的室内装修合同补充协议书一份、装修交房协议一份。本院审查认为，殷龙飞、徽标公司对刘晓雨提供的上述证据无异议，本院对其证明效力予以确认并在卷佐证。 根据当事人的陈述和审查确认的证据，本院认定案件事实如下：2020年4月28日，刘晓雨（甲方）与徽标公司（乙方）签订了室内装修工程合同书，甲方采取包工包料的方式将其在萧县邵庄自建房整体交给乙方进行室内外装修，约定工程价款76000元；开工日期2020年4月29日，竣工日期2020年6月28日；付款方式为合同一经签订，甲方即应付30%的合同总价款，房屋结构改善完、水电木工吊顶工程验收结束甲方应付30%的合同总价款,瓷砖铺设结束、定制家具安装完成甲方即应付35%的合同总价款，剩余尾款5%验收合格一次性结清。工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清，并约定了违约责任。刘晓雨在合同尾部的甲方处签名，徽标公司在合同尾部的乙方处加盖了公章，并由殷龙飞签名。此后在合同的履行过程中，刘晓雨与殷龙飞签订了两份补充协议书，双方对合同价款、开竣工日期、付款方式、违约责任进行了重新约定，并最终确定甲方一次性支付合同总价款78500元的5%质保金之外其余装修款；乙方承诺在2020年10月13日24时前按质按量完工交房，办理交房手续；如因乙方原因逾期交房，则乙方必须以每日1000元现金支付给甲方作为逾期赔偿金直至装修完工验收交房为止。2020年9月27日刘晓雨支付殷龙飞装修款56200元。2020年12月24日，殷龙飞（甲方）与刘晓雨（乙方）签订了交房协议，确定甲方已装修完毕，于2020年12月24日交付给乙方，并约定剩余5%的质保金3925元在90个日历日后一次性支付给甲方（如期间出现装修质量问题，乙方通知甲方，甲方应于二日之内上门出路维修，超过约定时间乙方有权扣除5%的质保金）。现刘晓雨以徽标公司、殷龙飞逾期交房为由，要求徽标公司、殷龙飞支付违约金75000元。 另查明，殷龙飞系借用徽标公司的资质与刘晓雨签订室内装修合同。 本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，刘晓雨与殷龙飞以徽标公司的名义签订的室内装修工程合同及刘晓雨与殷龙飞签订的两份装修合同补充协议，均系当事人真实意思表示，不违反法律规定，应为合法有效。当事人双方均应当按照合同约定履行自己的义务。刘晓雨已按照补充协议约定将质保金之外的装修款支付给了殷龙飞，殷龙飞亦应按照补充协议约定在2020年10月13日前完成装修任务，并把经竣工验收的房屋交付给刘晓雨。殷龙飞于2020年12月24日把装修的房屋交付给刘晓雨，逾期交房72天，构成违约，根据补充协议约定，殷龙飞应当承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。案涉合同总价款78500元，双方约定违约金每日1000元，约定的违约金过高。本院结合案件的具体情况，酌定殷龙飞应给付刘晓雨违约金10000元。徽标公司出借资质给殷龙飞对外承接工程，在对外法律关系上，其与殷龙飞应为同一整体，故对殷龙飞应当支付的违约金承担连带清偿责任。殷龙飞在庭审中辩称，其是在2020年10月13日前交房的，但未提供证据予以佐证，对其辩称理由不予采信。综上，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百七十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告殷龙飞应于本判决生效后十日内支付原告刘晓雨违约金10000元。 二、被告安徽徽标装饰工程有限公司对上述债务承担连带清偿责任。 三、驳回原告刘晓雨的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1675元，减半收取计838元，由原告刘晓雨承担726元，由被告殷龙飞、安徽徽标装饰工程有限公司共同负担112元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省宿州市中级人民法院。 审判员  李雪芹 二〇二一年三月十七日 法官助理刘欣 书记员徐婉婉 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国民法典》 第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。 依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外。 第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前,当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。