湖南省长沙市岳麓区人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0104民初1162号原告：舒韬，男，1992年10月29日出生，汉族，住长沙市岳麓区。委托诉讼代理人：张优飞，湖南楚信律师事务所律师。被告：湖南华悦星城置业有限公司，住所地湖南省长沙市岳麓区望城坡街道望新路148号。法定代表人：郭毅，经理。委托诉讼代理人：王嫱，湖南越一律师事务所律师。原告舒韬诉被告湖南华悦星城置业有限公司（以下简称“华悦星城置业公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2021年1月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告舒韬的委托诉讼代理人张优飞、被告华悦星城置业公司的委托诉讼代理人王嫱到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告舒韬向本院提出诉讼请求:1、请求判令被告承担逾期交房赔偿金19079元（2019年7月1日—2020年3月11日）。2、请求判令被告承担交房之前的物业管理费1365元。3、请求判令被告承担本案的全部诉讼费及律师费用。事实和理由：原告于2018年6月10日与被告签订《长沙市商品房买卖合同》（合同编号:ＸＸ1800162503）,购买被告开发的位于长沙市岳麓区××路××号××栋××号房，建筑面积81.76平米，总价款柒拾伍万壹仟壹佰肆拾陆元整（￥751146.00元）。按照合同约定，原告交齐了所有房款、契税和房屋维修基金以及办理产权证的费用，被告本应于2019年6月30日前将符合国家和地方人民政府的法律法规之规定的商品房屋交付给原告等所有业主。但截至到2020年3月11日，被告才将符合交付条件的房屋交付给原告，根据买卖合同第十条、第十一条及第二十三条的相关约定，被告依法、依约应承担相应的违约责任。综上，被告的延迟交房行为给原告等所有业主造成了严重的损失，为了维护自己的合法权益，原告特向法院提起诉讼，请求法院依法支持原告的诉讼请求。被告华悦星城置业公司辩称：一、美麓阳光项目已于2019年6月30日达到了房屋交付标准。美麓阳光项目于2019年6月30日前已进行了相应项目的验收，包括但不限于主体部分工程质量验收、屋面分部工程质量验收等，故该项目于2019年6月30日前已实际达到了交房标准和要求。二、《商品房买卖合同》约定的交房条件并非办理竣工验收备案。根据被告与原告签订的《长沙市商品房买卖合同》约定，只要商品房达到交房条件即可予以交付，而非原告认为的需要进行竣工验收备案，且法律并未规定在完成竣工验收备案表前房屋不能交付，故并不能因未取得竣工验收备案表即否认房屋未达到验收标准不能进行交房。涉案项目实际已于2019年6月30日前达到了竣工验收条件，并具备交房标准和要求，亦早已通知原告尽快收房，原告的拒不收房导致的损失应当由其自身承担。三、被告无需向原告支付违约金及物业费。根据被告与原告签订的《长沙市商品房买卖合同》第10条约定的房屋交付条件为商品房经验收合格即可交付，涉案房屋于2019年6月30日已经达到了交房标准，且被告已于2019年6月28日通知原告前往涉案项目收房，又根据原告提交的《长沙市商品房买卖合同》附件四第三条第三款约定，原告未在约定的交房期限内予以收房，则视为原告已经实际收房，由此产生的损失均由原告自行承担。根据《长沙市商品房买卖合同》附件四第三条第二项，原告未在规定期限收房的，其应当自行承担由此产生的物业费、水电费等费用。综上，被告认为涉案房屋已于2019年6月30日达到了交付标准并通知了原告及时收房，故因原告未及时收房导致的损失应当由其自行承担，恳请法院依法驳回原告的全部诉请。经审理查明：2018年6月10日，原告（买受人）舒韬与被告（出卖人）华悦星城置业公司签订了《长沙市商品房买卖合同》（合同编号：ＸＸ1800162503），原告购买了被告开发的位于长沙市岳麓区××路××号××栋××层××房屋，建筑面积81.76平米，总价款751146元。合同第十条约定：“出卖人应当在2019年6月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:1、该商品房经验收合格并符合本合同附件三所约定的装饰、设备标准。如遇下列特殊情况，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1）.遭遇不可抗力，且出卖人在事实发生之日起60日内告知买受人的；2）.行政主管机关强制变更规划、采用新型配套设施等出卖人不能控制的原因；3）.合同签订后为配合政府发布的命令及其他直接影响项目进展的政策要求而影响工程进展的。4）.买受人未能按时付款（含应支付给出卖人的违约金及应交清的其他相关款项和费用），或未按时办理入伙手续的。5）.非因出卖人原因致使买受人按揭贷款手续不能完成，按揭款项尚未到达出卖人指定帐户的。合同第十一条约定：商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人应在书面通知送达之日起十五日内对该房屋进行验收并与出卖人办理交接手续，双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第十条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。由于出卖人原因，未按本合同第十条约定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）：（2）逾期超过60日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起三十日内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的0.5%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第十条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。附件四《合同补充协议》第九条其他约定：……5、《商品房买卖合同》中约定的书面通知，其送达方式包括邮寄送达、直接送达或在媒体公告送达。合同签订后，原告向被告支付了房款、契税等费用。被告于2019年6月28日在《长沙晚报》上公告《交房公告》：“美麓阳光新寓项目将于2019年6月30日开始交付，请业主携带购房合同和业主身份证等资料前往营销部（Ａ栋首层）办理交付手续。集中交付周期为15天。”原告于2020年3月12日收房，并支付了2019年7月1日至2020年6月30日的物业管理费1962元。另查明：1、因被告与施工单位之间有合同纠纷，施工单位拒不配合项目竣工验收工作。2019年11月21日，美麓阳光小区B栋工程经湖南湘江新区建设工程质量安全监督站组织建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、勘探单位竣工验收合格。2020年1月19日，美麓阳光小区A栋工程竣工验收备案。2、根据本院（2020）湘0104民初6609号民事判决中认定的证据，可查明被告在2019年11月21日竣工验收合格达到交房条件后，于2020年1月20日再次向业主发出告业主书，通知业主收房。3、湖南省长沙市中级人民法院（2020）湘01民终11934号民事判决书中认为一审法院认定华悦星城置业公司逾期交房的时间为2019年7月1日至2019年11月21日欠妥，依法调整为2019年7月1日至2020年1月20日，并予以了改判。上述事实，有当事人的当庭陈述，原、被告提交并经庭审质证的长沙市商品房买卖合同及其附件、物业临时管理规约、工程竣工验收备案表、收款收据、委托代理合同，被告提交并经当庭质证的主体分部（子分部）工程质量验收记录、屋面分部（子分部）工程质量验收记录、装饰装修分部（子分部）工程质量验收记录、交房公告、建设工程质量监督报告等证据证明，本院予以采信。本院认为，本案为商品房预售合同纠纷。原告舒韬与被告华悦星城置业公司签订的《长沙市商品房买卖合同》是双方真实意思的表示，不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，依法成立并生效。关于涉案房屋逾期交付时间。根据合同约定，被告应于2019年6月30日前将经验收合格并符合本合同附件三所约定的装饰、设备标准的房屋交付原告。被告虽于2019年6月28日通过《长沙晚报》向购房业主发出了交房通知，但涉案房屋于2019年11月21日才竣工验收合格，竣工验收合格后才符合交房条件。2020年1月20日，被告发出告业主书，为竣工验收合格后再次通知业主收房。本院基于湖南省长沙市中级人民法院民事判决书改判认定的事实及判决结果，确定被告逾期交房的时间为2019年7月1日至2020年1月20日止。根据合同第十一条约定的按日万分之一支付违约金，本院确定被告支付给原告的违约金为15248.26元（751146元×0.1‰×203天）。关于涉案房屋物业费。对于原告主张被告承担合法交房之前的物业管理费1365元，根据《物业服务收费管理办法》第十六条规定：“纳入物业管理范围的已竣工但尚未出售，或者因开发建设单位原告未按时交给物业买受人的物业，物业服务费用或者物业服务资金由开发建设单位全额交纳。”对于逾期交房期间的物业管理费应由被告承担。根据本院查明逾期交房的事实，确定被告承担2019年7月1日至2020年1月20日的物业管理费1087.41元（81.76平米×2元×6.65月），故对原告的该项诉请，本院予以部分支持。关于涉案律师费用。本案中，虽然原、被告双方在合同中并未对律师代理费等进行约定，但原告为实现维护自己合法权益而支付了律师代理费3000元，该费用属于原告遭受的损失，且未超过湖南省律师行业的收费标准，本院予以支持。对于被告提出美麓阳光项目已于2019年6月30日达到了房屋交付标准，原告拒不收房期间产生的损失及物业费应由原告自身承担的抗辩意见，无事实与法律依据，该抗辩意见不能成立，本院不予采纳。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《物业服务收费管理办法》第十六条之规定，判决如下：一、限被告湖南华悦星城置业有限公司在本判决生效之日起十日内向原告舒韬支付违约金15248.26元及律师费3000元；二、限被告湖南华悦星城置业有限公司在本判决生效之日起十日内向原告舒韬支付垫付的物业管理费1087.41元；三、驳回原告舒韬的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费减半收取156元，由被告湖南华悦星城置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  王立文二〇二一年三月九日法官助理刘利平书记员陈双飞