江苏省南京市江宁区人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0115民初5540号原告（反诉被告）：山东保和生物工程有限公司（统一社会信用代码91370302321668474F），住所地在山东省淄博市淄川区双杨镇淄博双凤科技工业园。法定代表人：郝叔庆，该公司执行董事。委托诉讼代理人：潘骏、孙红丽，国浩律师（南京）事务所律师。被告（反诉原告）：南京欧零亚汽车零部件有限公司（统一社会信用代码91320102302344706E），住所地在江苏省南京市江宁街道南山湖工业园铜美路30-1号。法定代表人：王敏，该公司经理。委托诉讼代理人：王海霞、何运，江苏杨传圣律师事务所律师。被告：王敏，女，1982年3月27日生，满族。被告：程琼，男，1982年3月15日生，汉族。原告（反诉被告）山东保和生物工程有限公司（以下简称保和公司）与被告（反诉原告）南京欧零亚汽车零部件有限公司（以下简称欧零亚公司）、王敏、程琼买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月29日立案受理后，依据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的规定》，依法适用普通程序，由审判员独任审理，公开开庭进行了审理。原告保和公司的委托诉讼代理人潘骏、孙红丽、被告欧零亚公司的委托诉讼代理人王海霞、何运、被告程琼到庭参加诉讼。被告王敏经本院合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告保和公司向本院提出诉讼请求：1、要求解除保和公司与欧零亚公司间的65型熔喷布生产线采购合同；2、要求欧零亚公司返还定金550000元及一吨熔喷料货款37000元；3、要求欧零亚公司对已支付定金中的26万元承担双倍返还责任；4、要求欧零亚公司支付逾期交货的违约金15600元（按每日3900元，自2020年5月15日计算至18日，共4天）；5、要求欧零亚公司支付资金占用费（以587000元为基数，按照年限6%的标准，自2020年5月27日起计算至实际返还之日止）；6、要求欧零亚公司返还保和公司支付的房屋租金1000元；7、要求被告王敏、程琼对欧零亚公司的上述债务承担连带责任；8、本案诉讼费由被告承担。事实与理由:2020年5月12日，保和公司与欧零亚公司签订65型熔喷布生产线采购合同1份，约定保和公司向欧零亚公司购买65型熔喷布生产线，设备总价为160万元，合同签订当日支付定金55万元，货物验收合格、设备安装、调试运转正常，可稳定生产经Nacl颗粒物85升气体流量过滤性达到PEF:95%的合格熔喷布后2天内付款55万元；交货地点为保和公司指定的地点，交货时间为合同生效后2日内；欧零亚公司负责设备安装机调试，直至设备正常运行（合同签订后4天内），最终验收在此之后进行，如设备不能通过验收，欧零亚公司应退货，退还原告所有金额。协议签订后，保和公司即支付了55万元，但欧零亚公司拖延至2020年5月18日才交货，逾期4天。交货后，欧零亚公司一直未能完成设备安装及调试，设备不能正常运行，无法通过验收。保和公司为完成调试，另支付了一吨熔喷料货款37000元。保和公司为完成设备调试验收，在大上村租房一个月，支付房租1000元。欧零亚公司逾期交货，并拖延安装调试，致使合同目的不能实现，合同应解除。被告王敏系欧零亚公司的一人股东，应与欧零亚公司承担连带责任。被告程琼系王敏之夫，系欧零亚公司的代理，以程琼个人账户收取货款，王敏、程琼夫妻的共同财产与欧零亚公司存在混同，王敏、程琼应当对欧零亚公司的债务承担连带责任。现提起诉讼。被告王敏未答辩。被告程琼辩称：程琼不同意解除合同，程琼只是被告欧零亚公司的职员，不应承担责任。被告（反诉原告）欧零亚公司辩称并反诉称：欧零亚公司已按照合同约定于2020年5月13日将65型熔喷布生产线设备交付至保和公司指定的交货地点，并组织专业人员进行了安装调试，2018年5月18日下午调试成功，设备能够正常出布。但保和公司却于当日晚提出停机的要求，并对设备提出不合理的要求。故保和公司要求解除合同无事实和法律依据，请求驳回保和公司的诉讼请求。欧零亚公司反诉要求：1、保和公司支付货款75万元及逾期付款的利息损失（自2020年5月21日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.3倍计算至实际给付之日止）；2、保和公司赔偿经济损失，其中设备保养费50000元、生产人员工资80000元、房屋租金（自2020年5月13日至7月12日共40000元，之后按照每月20000元标准以实际发生计算）。反诉被告保和公司辩称：欧零亚公司陈述案涉设备于2020年5月18日下午调试成功与事实不符。直至同月26日，双方发生纠纷报警时，案涉设备仍未调试成功。欧零亚公司主张的损失数额，系欧零亚公司与第三方签订，无法认可，且该费用也并非必然发生的费用。要求驳回欧零亚公司的反诉请求。经审理查明：2020年5月12日，原告保和公司（甲方）与被告欧零亚公司（乙方）签订65型熔喷布生产线采购合同1份，合同载明甲方向乙方购买65型熔喷布生产线1套，设备总价为130万元，包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金，本合同总金额不得做任何变更与调整；本合同经双方签字后生效；合同签订当日付款定金55万元；货物验收合格，设备安装、调试运转正常，可稳定生产经Nacl颗粒物85升气体流量过滤性达到PFE:95%的合格熔喷布后2天内付款55万元；稳定生产合格产品后每天付款2万元，共付款10天，共计20万元结清全款；交货地点为按甲方指定的地点；交货时间为合同生效后2日内；设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车；设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货；乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认；乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行（合同签订后4天内），最终验收在此之后进行，如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额；乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均未全新未使用过，且符合本合同附件中规定，以确保产品质量，设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂；乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0.3%金额计3900元计算；甲方延期付款时，应当向乙方支付该次延付款数额的延期违约金，每日按此延期付款额的0.3%计3900元计算。合同还对其他权利义务进行了约定。合同附件为熔喷布生产线配置单明细。双方在合同上加盖了印章，保和公司代理人葛程科、欧零亚公司代理人程琼也在合同上签名。合同签订后，保和公司于2020年5月12日共转账支付55万元至程琼的账户内。同年5月13日至同月18日，欧零亚公司将案涉设备运至陶吴大上村一厂房内，双方对设备进行调试。保和公司于同月16日汇款支付一吨熔喷料款计37000元至程琼账户内。同月18日晚，案涉设备经调试出布。但双方对案涉设备是否达到合同约定的正常运行的标准发生争议。保和公司认为案涉设备未能达到要求，不能正常运行。欧零亚公司则认为案涉设备已正常出布，已调试完成。双方发生争议后，案涉设备停机。双方发生纠纷后曾于同月26日在陶吴派出所调解处理，经调解，程琼与葛程科达成协议，将设备暂放在原地不动，程琼保证设备的完好，双方通过司法途径解决纠纷。2020年5月29日，保和公司向本院提起诉讼。本案在审理过程中，保和公司提供了葛程科与欧零亚公司委托的两名人员陈治海、郗某的微信聊天记录，其中郗某的聊天记录记载了设备调试过程郗某于同月19日未能联系上程琼，表示对程琼的不满。保和公司认为该聊天记录可以证实截止2020年5月20日案涉设备仍未调试完毕，程琼不履行合同。欧零亚公司对该聊天记录的真实性予以认可，但认为并不能证明案涉设备未调试成功。欧零亚公司申请了证人郗某、陈某到庭作证，两名证人均陈述案涉设备经调试已于2020年5月18日生产出布，因保和公司认为生产的布的质量不合格，保和公司的葛程科与欧零亚公司的程琼发生争执。保和公司认为该两名证人与欧零亚公司间存在利益关系，且其中证人郗某的陈述与自己在微信聊天记录上的陈述不一致，故对该两份证人证词不予认可。欧零亚公司向本院提起反诉，要求保和公司继续履行合同，支付剩余价款并赔偿损失。欧零亚公司提供了代加工协议1份。该代加工协议上无保和公司的签章。欧零亚公司认为双方在签订熔喷布生产线采购合同的同时签订了该代加工协议，由欧零亚公司帮保和公司代加工熔喷布，故欧零亚公司为案涉设备租赁了500平方米的厂房，并雇佣了生产人员，造成了其厂房租金损失、生产人员工资损失；另因保和公司调试后要求熔喷布生产线停机，造成支出设备保养费的损失。保和公司对该代加工协议不予认可，认为该协议并无保和公司印章，该协议并未成立。上述事实，有生产线采购合同、转账凭据、微信聊天记录、视频资料、派出所调解协议、收据及当事人陈述等证据证实。本院认为：当事人应按照合同约定全面履行自己的义务。当事人对自己提出的主张有责任提供证据。本案中，原告保和公司与被告欧零亚公司间签订的买卖合同系双方真实意思表示，不违反法律的强制性规定，是有效的。欧零亚公司已将案涉设备交付给保和公司，双方共同进行调试，并已生产出产品。保和公司认为该设备未调试完毕，不能正常生产，只是提供了相关的聊天记录、视频等，并无直接充分的证据证明案涉设备存在质量问题，不能正常生产。保和公司认为欧零亚公司逾期交货、拖延安装调试，致使合同目的不能实现，双方合同应予解除的请求，证据不足，本院不予支持。对保和公司的其他诉讼请求，本院也不予支持。现欧零亚公司要求保和公司继续履行合同，符合法律规定，本院予以支持。保和公司应支付欧零亚公司剩余货款75万元及逾期付款利息损失。欧零亚公司反诉主张的房屋租赁费，根据双方合同约定，设备调试地点由保和公司指定，欧零亚公司并未提供证据证明其租赁厂房系经保和公司认可，故该房屋租赁费应由欧零亚公司自行承担。欧零亚公司反诉主张的设备保养费，未能提供证据证明该费用需必然发生，也未提供证据证明如必然发生的费用数额，故对欧零亚公司反诉的设备保养费，本院也不予支持。欧零亚公司反诉主张的生产人员工资损失，因双方的代加工协议并未成立，欧零亚公司支付的工人工资系自行扩大的损失，应自行承担，故本院对欧零亚公司反诉主张的生产工人工资也不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款、第五百七十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、驳回原告山东保和生物工程有限公司的全部诉讼请求。二、反诉被告山东保和生物工程有限公司给付反诉原告南京欧零亚汽车零部件有限公司设备款75万元，并偿付逾期付款利息损失（其中55万元自2020年5月21日起算、另20万元自2020年6月1日起算，均按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.3倍计算至实际给付之日止），均于本判决发生法律效力之日起十日内付清。三、驳回反诉原告南京欧零亚汽车零部件有限公司的其他反诉请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案应收本诉案件受理费12516元，财产保全费4838元，反诉案件受理费6500元，合计23854元，由原告保和公司负担22653元，由被告欧零亚公司负担1201元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。审判员  成林二〇二一年三月二十五日书记员  孙惠