湖南省湘潭县人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0321民初2741号原告：杨波，男，1974年3月6日出生，汉族，湘潭市人，住湖南省湘潭市雨湖区。原告：王术光，男，1971年1月10日出生，汉族，湘潭市人，住湖南省湘潭县。委托诉讼代理人：赵晶晶，湖南云天（湘潭）律师事务所律师。被告：张亮，男，1962年9月12日出生，汉族，湘潭市人，住湖南省湘潭市。被告：刘全初，男，1951年12月5日出生，汉族，湘潭县人，住湖南省湘潭县。原告杨波、王术光与被告张亮、刘全初合同纠纷一案，本院于2020年11月26日立案受理后，2021年3月29日依法适用普通程序公开开庭进行了审理，原告杨波、王术光及委托代理人赵晶晶到庭参加诉讼，被告张亮、刘全初经本院传票传唤未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告杨波、王术光向本院提出诉讼请求：1、依法判令两被告支付两原告房屋施工费用170000元；2、依法判令两被告支付两原告围墙、杂物施工费用24400元；3、依法判令两被告支付两原告误工费18750元(计算标准：建筑业年平均工资57031元/年÷365天X2个月X2人)；4、依法判令两被告支付两原告架子租金48640元(计算标准:608天X80元/天)；5、依法判令两被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2018年10月25日，原告杨波、王术光与被告张亮签订《施工合同》，合同中约定由两原告在湘潭县杨嘉桥镇雁银村石必组按施工图纸整栋建筑物从基础到主体及屋面工程，内墙粉刷，楼地面粉刷，明沟散水工程，承包方式为纯包工。付款方式为整栋房屋按实际面积每平方470元计算，工程总面积465平方，合计人民币218550元整，施工至正负零，付工资1万元；工程完成一层楼面后，付款4万元，二层房屋楼面完工后付款5万元，层面工程完工后付款5万元；其余待工程完工验收合格后，一次性付款。《施工合同》第六条约定“甲方在乙方施工过程中应在允许范围内提供给乙方一切方便，应保证所有建筑材料到位，如材料未到位，造成工地停工，甲方应付乙方的误工费”。据了解，涉案房屋为被告刘全初所有。另外，双方口头约定，围墙、杂屋的施工费另外计算，即被告按照施工费用为24400元支付给原告。双方约定后，原告依约对被告刘全初的房屋进行施工，但是在原告完成第二层房屋楼面施工及第一楼墙面粉刷后。于2019年1月29日，因被告的原因材料未到位，导致工地一直停工。应被告的要求，墙外架子暂不拆除，租金由被告支付，按照80元/天的标准计算。2020年9月28日，原告经被告同意将架子拆除，租金合计48640元由被告承担。原告认为，原、被告签订的《施工合同》及相应的约定合法有效，原告已按照合同约定履行，两被告应支付施工费用及因两被告材料未到位原因，造成工地停工原告的误工费及架子租金损失。但原告多次与被告沟通，要求支付，均未果，两被告严重损害了原告的合法利益，原告诉至法院，请求支持原告的诉讼请求。被告张亮、刘全初放弃举证、质证、答辩权利。原告为证明上述所诉事实，向本院提交下列证据原、被告身份信息、施工合同、照片、（2020）湘0321民初2130号民事判决书、证人郭某、刘某、朱某的证言等证据，对以上证据因被告放弃质证，证据真实、合法且与本案相关联，本院依法予以认定。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定法律事实如下：2018年10月25日，原告杨波、王术光（作为乙方）与被告张亮（作为甲方）签订《施工合同》，合同中约定原告将湘潭县杨嘉桥镇雁银村石必组按施工图纸整栋建筑物从基础到主体及屋面工程，内墙粉刷，楼地面粉刷，明沟散水工程给杨波、王术光承建，承包方式为纯包工。付款方式为：整栋房屋按实际面积每平方470元计算，工程总面积465平方，合计人民币218550元整，施工至正负零，付工资1万元；工程完成一层楼面后，付款4万元，二层房屋楼面完工后付款5万元，层面工程完工后付款5万元；其余待工程完工验收合格后，一次性付款。《施工合同》第六条约定“甲方在乙方施工过程中应在允许范围内提供给乙方一切方便，应保证所有建筑材料到位，如材料未到位，造成工地停工，甲方应付乙方的误工费。有问题及时提出并通知乙方整改，如不听从甲方安排，甲方有权拒绝付款”。合同签定后，原告对被告刘全初的房屋进行施工，在完成及第二层房屋楼面施工及第一楼墙面粉刷后。于2019年1月29日，因原材料不能到位，导致工地一直停工。应被告的要求，墙外架子暂不拆除，租金由被告支付，按照80元/天的标准计算。后经被告同意将架子拆除，被告至今未支付承包款。本院认为：原告杨波、王术光与被告张亮双方签订了《施工合同》，依合同内容即双方自愿，且系双方真实意思表示，合同合法有效，双方应当按照合同约定全面履行，两原告按照合同约定将承建的房屋主体层面及房屋内粉刷均已完工，因此被告张亮应当按照进度进行付款，两原告请求支付房屋施工费170000元，本院认为按照合同约定被告应当支付150000元，本院支持150000元；对两原告要求因工地停工造成的误工费18750元的诉讼请求，本院认为工地停工后两原告确实造成误工，本院酌情考虑每人一个月误工费共计9375元，对两原告要求的架子租金48640元的诉讼请求，本院认为按照合同约定，架子的租金是应当由两被告支付，因停工造成架子没有及时退租，两原告在停工一个月内应当考虑到租金问题，因此对因停工造成的架子租金可以酌情考虑一个月，被告应当承担架子租金共计2400元；对被告主张的围墙、杂物施工费24400元，因被告未到庭，原告提供证据不足，本院不予支持。被告刘全初虽不是合同相对方，但系所建房屋的受益人，因此对被告张亮上述应当支付的款项承担连带责任。依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：一、由被告张亮在本判决书生效后十日内支付原告杨波、王术光房屋施工费、停工后的误工费、停工造成的架子租金共计161775元；二、由被告刘全初对被告张亮的上述债务承担连带清偿责任；三、驳回原告杨波、王术光的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费5226元，由两原告杨波、王术光承担1226元，由两被告张亮、刘全初承担4000元。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。审 判 长  伍中奇人民陪审员  汤献忠人民陪审员  石周铭二〇二一年三月二十九日法官助理彭尚高代理书记员  严冰彬附：本判决引用的法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。