湖南省道县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）湘1124民初392号 原告：何国开，男，汉族，1969年12月20日出生，湖南省道县人，住湖南省道县。 被告：唐庚明，男，汉族，1971年2月14日出生，湖南省道县人，住湖南省道县。 原告何国开与被告唐庚明装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月29日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告何国开、被告唐庚明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告何国开向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告支付原告新房装饰工程款31000元。2、本案全部诉讼费用由被告承担。事实及理由：2020年8月，被告邀请原告帮其装饰新房，房子装饰总造价116000元（房屋装修合同附后）。原告工程完工后，被告住进新房。被告只支付工程款85000元，而剩余工程款31000元未付，原告多次向被告追讨欠款，被告均以各种理由拒付工程款，原告向社区网络员出面调解未果。原告为维护自身的合法权益特向法院提起诉讼，请求依法支持原告的诉请。 被告唐庚明辩称：1、被答辩人之诉求缺乏基本事实和法律依据，应予驳回。2、合同规定装修总价款是116000元，答辩人已向被答辩人支付了工程款85000元，还有31000未付。未付理由：1、被答辩人何国开违反了房屋装修合同第二条规定，未按时按质完成装修，按合同总造价20%支付违约金，即为23200元。2、2020年11月4日，被答辩人通知答辩人去做集成灶，被答辩人何国开只做了集成灶，吊柜也只做了一边，没有做门，直到12月26日橱柜才算完工，远远超出合同约定的11月9日的完工期限。3、至于厨房推拉门，我于11月13日打电话给何国开，询问推拉门回来了没有。何国开说还在路上。11月15日何国开才告知我说推拉门回来了，让我去开门安装。4、除了装修超期外，还有一些房屋装修没有按质完成。比如吊顶。装修开始，我们就口头约定做板材全吊顶，客餐厅做一二级吊顶。但正式装修时，并没有通知我，何国开就擅自做了石膏板吊顶。比如做衣柜时，衣柜上柜往里推，下柜却往外拉，导致衣柜上面缺口，下面柜体不靠墙，超出墙外一大截，下柜靠墙留有二指宽的缝隙。木工师傅建议在上面加一块板，下面用填料补。我不同意，于是打电话叫何国开过来询问。何国开说是他让师傅这样做的。在我强烈要求下，何国开才返工重做。还有做集成灶时，我要被答辩人何国开先把抽油烟机拿来，可何国开并没有按照尺寸做柜体，一开始厨房吊柜就压住了抽油烟机，导致油烟机拿不出来。这样反反复复一直到12月26日才勉强做完。另外，墙砖何国开说是对角贴，结果装修时并没有对角贴。墙面该有的角度没有角度，导致做出的东西到处都有缝隙。地砖和墙砖都是有意损坏。做的电脑桌和电视柜背面粘的边又撕掉。5、何国开说多次问我要钱我都找各种理由拒付。第一次打电话问我要钱，我就回答说你事还没有做完，我怎么给你钱，我该付的款已经付了。第二次找到我是在工商银行，我还是说要何国开把事做完。就这样12月24日我住进新房，12月26日，何国开把最后两扇吊柜门装好。2021年1月14日，何国开打电话给我，问我在哪里。我说在家里。何说来帮我把电视柜粘一下。等粘完边后，何国开就跟我说结账的事。我说怎么结。何国开说少给点。我说给多少。何国开说少给5000元。我说你戏弄我这么久又损坏我东西，才少几千元，你说得过去吗？综上所述，被答辩人何国开未按时按质完成装修工程，按合同约定，应扣除20%的违约金23200元、损坏赔偿金6800元和1000元沙子款，合计31000元是合理合法的，一切损失和费用应由被答辩人负责，请法院依法驳回原告起诉。 原告何国开围绕诉讼请求举证如下：装修合同，拟证明被告按装修合同应该给我116000元，还有31000元没有给我。 被告唐庚明质证如下：对原告提交证据装修合同没有异议。 本院对原告所举证据认证如下：被告对原告所举证据装修合同没有异议，本院予以确认。 被告唐庚明举证如下：证据一、付款收据，拟证明付款情况，付了85000元给原告；证据二、证明，拟证明最后完工证明人黄某，装修工12月26日才为我安装柜门；证据三、照片复印件，拟证明房屋装修存在的质量等问题16处。 原告何国开质证如下：对被告证据一，被告付款85000元没有问题；对证据二证明，泥工和木工完工都是9月24日。我们在10月份就没有钥匙了，被告元旦节就已经住进去了，说明质量问题已经修复好了验收合格了。吊柜门早就已经安装好了，12月26日只是过去修复吊柜门的；对证据三照片，一开始装修是有小问题，但是后来都修复了。 被告唐庚明反质证如下：我是2020年12月24日住进去的。 之前柜子是压着我的抽油烟机了，后来柜子缩短了，所以12月26日换门了。泥工和木工完工时间我忘记了，我只记得第二笔款是10月17日给的。地板有一个地方用胶水修复了，现在还有痕迹。墙上还有四、五个地方，地上也有四、五个地方没有修复，由于原告补不上就没补了。 原告何国开补充质证如下：就是有两个地方痕迹稍微大一点，也就是手指甲大小的痕迹，被告已经住进去了就说明已经验收算合格了。 本院对被告唐庚明所举证据认证如下：原告对被告唐庚明举证证据一，被告付款85000元没有异议，本院予以确认；原告对被告唐庚明举证证据二12月26日换吊柜门没有异议，本院予以确认；原告被告唐庚明举证证据三房屋装修存在的质量等问题没有异议，但后来作了修复，本院予以确认； 根据双方当事人的诉辩主张、举证、质证及庭审笔录，本院确认以下事实：被告唐庚明邀请原告何国开帮其装饰新房，房子装饰总造价116000元。2020年7月24日，被告唐庚明付给原告何国开房屋装修款60000元。2020年7月26日，原告何国开（乙方）与被告唐庚明（甲方）签订了《房屋装修合同》，主要内容为“双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居屋装潢，保证工程顺利进行。根据国家有关法律规定，甲、乙双方在平等自愿、友好协商一致并结合本工程具体情况，双方达成如下协议，特签订本合同，以便共同遵守。工程概况：1、甲方装饰住房系合法；2、装饰施工地点：道州北路检察院家属房3单元4楼；3、住房结构：房型框架，砖混结构式，三房、二厅、一厨、二卫、二阳台，总施工面积130平方；4、承包方式：包工包料。不包料(含灯具、家电、电器、窗帘、水电安装、防水)；5、总价款：116000元，大写(人民币)拾壹万陆仟元整。二、装修时间：从2020年8月1日至2020年11月9日止，工期为100天。如天气影响(洪水、地震，大面积停电)经甲、乙双方确认，可适当延长时间。三、付款方式：工程从开工之日起，甲方首付50%给乙方，待泥工、木工完后再付30%，余下20%待工程验收合格后5日内付清。四、甲方的权利和义务：1、向乙方提供符合施工要求的水、电，负责协调邻里及管理机构之关系；2、确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，应向地方所在地房管部门或原设计单位机构物业管理中心办理相关手续，并承担有关费用；3、负责办理施工所涉及申请，审批等手续，并负责缴纳物业管理处报批的一切费用；4、按本合同约定的比例及期限付工程款；5、按时、按质、按量提供施工用的自备材料。五、乙方的权利与义务：1、乙方指定工地负责人，负责合约履行，按要求组织施工，保质、保量，按期完成，施工工作任务，解决有乙方负责的各项事宜；2、严格执行施工规范，安全操控规程，防火安全规定；3、对施工过程中的有关事项(如材料的进场，隐蔽，工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认，应当及时并给予其必要的准备时间；4、未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线；5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。六、乙方提供的材料：乙方提供的材料、设备，甲方应到现场验收，如不符合设计施工要求或规格有差异，应禁止使用。如乙方使用对工程造成的损失由乙方负责。七、合同的变更和解除：合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需要变更合同协议内容，双方协商一致后，重新签订补充协议。如果补充协议与原合同有冲突的地方，以协议为准。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款20%支付违约金。八、合同附件为本合同组成部分，本合同具有同等法律效应。九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。”2020年9月24日泥工和木工完工。2020年10月17日，被告唐庚明付给原告何国开房屋装修款15000元。2020年11月10日，被告唐庚明付给原告何国开房屋装修款10000元。2020年12月房屋装修工程完工后原告何国开对被告唐庚明提出的工程质量问题进行了修复。被告唐庚明于2020年12月24日搬进该房屋居住。2000年12月26日，原告何国开派人为被告唐庚明换吊柜门。2021年1月14日，原告何国开到被告唐庚明家帮被告唐庚明把电视柜粘一下。等粘完边后，原告何国开就跟被告唐庚明说结账的事。被告唐庚明说怎么结？原告何国开说少给点。被告唐庚明说给多少？原告何国开说少要5000元，被告唐庚明不同意，协商未果。原告何国开遂向法院起诉。庭审中，被告唐庚明提出原告何国开装修中要了被告唐庚明所购的1000元沙子，要求扣除，原告何国开认可。庭审后，原告何国开仍然同意少要5000元工程款。 本院认为，本案属房屋装饰装修合同纠纷。解决本案纠纷的关键在以下几个方面：一、涉案合同是否有效；二、装修工程质量问题；三、违反合同的责任问题;四、被告给付原告工程款的认定问题。 一、涉案合同是否有效问题。 原告何国开与被告唐庚明签订的装修合同是原被告双方当事人的真实意思表示，没有违反法律、行政法规强制性规定，属有效合同，原、被告应按合同约定履行各自的义务。 二、装修工程质量问题。 原告何国开于2020年12月房屋装修工程完工后对被告唐庚明提出的工程质量问题进行了修复，被告唐庚明于2020年12月24日搬进该房屋居住。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;”的规定，因此，被告唐庚明在工程未经竣工验收，擅自搬进该房屋居住使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利，本院不予支持。 三、违反合同的责任问题 被告唐庚明未按合同第三条“待泥工、木工完后再付30%”及合同第四条“4、按本合同约定的比例及期限付工程款；”的约定支付30%工程款给原告何国开，原告何国开未按合同第二条的约定于2020年11月9日完工，双方都违反合同，应各自承担相应的责任。合同第七条中约定“合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款20%支付违约金。”因合同签订后施工前，原被告双方都没有终止合同的行为，故不能依该约定承担责任,因此，对被告唐庚明提出按该约定扣除原告何国开20%违约金的答辩意见，本院不予采信。 四被告给付原告工程款的给付问题。 合同约定工程总价款：116000元，被告已付85000元，工程款尾款31000元未付；原告何国开装修过程中要了被告唐庚明所购的1000元沙子，应予扣除；原告何国开同意少要5000元，应予准许。因此，被告唐庚明应给付原告何国开工程款25000元（31000元-1000元-5000元）。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百二十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第一条、第二条之规定，判决如下： 一、由被告唐庚明于本判决生效之日起十日内给付原告何国开装修工程款25000元; 二、驳回原告何国开的其他诉讼请求。 案件受理费575元，由原告何国开负担113元，被告唐庚明负担462元。 如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限的最后一日起两年内向本院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省永州市中级人民法院。 审 判 长  张 适 人民陪审员  程定顺 人民陪审员  欧阳梅 二〇二一年三月九日 法官助理莫立婷 书记员洪坚 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第一条原告向人民法院起诉或者被告提出反诉，应当提供符合起诉条件的相应的证据。 第二条人民法院应当向当事人说明举证的要求及法律后果，促使当事人在合理期限内积极、全面、正确、诚实地完成举证。 当事人因客观原因不能自行收集的证据，可申请人民法院调查收集。