江苏省南京市江宁区人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0115民初12468号原告：王晓军，男，1968年1月3日生，汉族。委托诉讼代理人：郭秀秀、丁晓，北京市德贤（南京）律师事务所律师。被告：南京生活家装饰工程有限公司，统一社会信用代码91320105302575926T，住所地在南京市建邺区奥体大街**。法定代表人：苟志平，该公司董事长。委托诉讼代理人：朱远，该公司员工。原告王晓军与被告南京生活家装饰工程有限公司（以下简称生活家公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年11月4日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王晓军及其委托诉讼代理人郭秀秀、丁晓，被告生活家公司委托诉讼代理人朱远到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、被告支付工期延误违约金：包括租金损失68800元（自2019年7月7日起至2020年6月15日止，共计11个月14天，按6000/月计算）、新增汽油费5500元；2、判令被告赔偿原告三倍地板赔偿金127596元。事实和理由：2018年11月25日，原、被告签订家庭居室装饰装修施工合同及生活家装饰合同报价表，约定被告对原告的明月天珑湾1202室房屋进行装修，施工期限90天（双休日及法定节假日不计入工期），承包方式为包工、部分包料，原告提供部分材料，如因被告原因致使工期延误，每延期一日，向原告支付50元的延期违约金，违约金总额不超过合同总价的5%。合同签订后，被告在2019年3月1日开工装修，按照约定被告应于2019年7月6日竣工交付，但因被告施工进度慢、屡次拖延工期，被告于2020年6月15日左右才基本完工，延误343天，给原告造成的损失远远超过合同约定的赔偿范围。另外，原告向被告明确提出房屋铺设实木地板，但被告推荐原告购买的确实复合地板，知道地板安装完毕以后，原告才知道自己购买的是复合地板。原告认为，被告明知其要求铺设实木地板，但被告向原告推荐地板时，从未告知原告该地板，其行为构成欺诈，应当承担欺诈的法律责任。原告为维护其合法权益，故诉至法院，请求判如所请。被告辩称：1、关于工期延误问题。合同约定工期为90天，双休日及法定节假日均不计入工期，因工期跨年，按约定整体工期增加30天，故实际约定工期为120个工作日。工程之所以历时一年之久才完工，主要是原告要求增加合同外的施工工序、拖延节点验收、疫情等原因所致，并非其单方导致，但其本着客户至上的原则仍愿意承担责任，同意按合同约定的最高违约金标准及合同总金额的5%支付违约金即8252.75元（最终工程款总额165055元*5%）；2、关于地板材质问题。原告并未明确要求只要实木地板，其设计师在向原告推荐地板时曾明确告知地板为进口商品，并非百分百实木，不存在故意隐瞒的情形，且合同约定的也并非实木地板，故其不存在欺诈；3、关于原告主张的损失。原告并未举证证明其却有租金损失且以周边房屋租金价格计算租金损失不合理，主张新增汽油费更是毫无依据；4、本案为装饰装修合同纠纷，并非侵权责任纠纷，原告无权既主张违约责任，又依据消费者保护法主张侵权责任；5、原告就案涉工程尚有4906元工程款尚未支付，应当抵扣部分违约金。综上，请求法院依法判决。本院经审理认定如下事实：2018年11月25日，原、被告签订家庭居室装饰装修施工合同及附件合同报价表，约定：1、被告承包原告的家庭装饰装修工程，工程地点位于罗托鲁拉小镇明月××室房屋，工程造价177116元，明细见合同报价表；2、承包方式为被告包工、部分包料，原告提供部分材料，详见合同报价表、材料确认表，施工期限90天，以ＡＰＰ客户端或纸质文件上双方约定的日期开始计算工期，双休日及法定节假日不计入工期，遇跨年工程整体工期增加30天；3、被告应按施工规范接受原告的分部分项验收工作，如有不符合规范之处，被告施工人员应积极按规范整改，待分项工程验收合格办理完相关手续后方可进行下一道工序的工作，原告应积极配合被告对各施工工序的验收即工程款项的支付，不得无故刁难与恶意不签收已完工工序的验收，不得无正当理由故意拖延工程款项的支付，否则工期顺延；4、为确保工程质量、工期及保修服务，合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，须由双方确认变更方案、增减项目工程量和增减的工程款明细，并签署书面变更单，依据相关增加的工程量调整增加的工期，施工工期顺延，任何口头承诺或协议均视为无效；5、付款方式为合同签订之日支付20%即35423元，开工交底前十日支付40%即70846元，水电防水完成后3日内支付37%即65533元，竣工验收合格后3日内支付3%即5313元；6、如因原告或被告原因致使工期延误的，每延期一日，向责任方向对方支付50元／天的延期违约金，违约金总额不超过合同总价的5%，违约金已包含因工期延误违约造成的所有责任，双方不得再因工期延误提出其他索赔请求；7、双方所有约定以原告签字、被告盖章的书面协议为准，任何口头承诺、协议均无效。原、被告双方于2019年3月29日签订的生活家装饰材料确认表上约定卧室地板为“ｎａｆｏｒｅ（诺森）地）地板强化ＣａｐｉｔａｌＯａｋＮａｔｕｒｅ卡佩托自然色橡木”价为343元／平方米，共124平方米，总价42532元。合同签订后，双方于2019年3月1日进行开工仪式，但原告在被告APP客户端内确认的开工日期为2019年3月29日，于2020年6月15日完工。经双方确认，案涉装修款总额为165055元，原告已支付160149元，尚欠4096元尾款未付，原告同意以该尾款抵扣部分诉讼请求。2019年3月27日，原告在选择地板时，被告提供的地板图片上有“真实原木体验”字样。2019年6月14日，原告发现被告安装的地板非实木地板，对此提出异议，被告工作人员解释称原告选定的是进口地板，并非实木地板，而是橡木的木材，承认当初没有向原告强调进口地板不是纯实木的。庭审过程中，被告陈述其实际使用的是诺森强化复合地板，表皮是橡木的，木材是松木的，并解释称材料确认表中的橡木只是表明含有橡木，并非全是橡木。审理过程中，原告提交：1、淘宝APP截图、58同城APP截图，证明因工期延误，其居住在女儿家里，女儿房屋周边3室租金价格约6000元/月；2、工作证，证明其工作单位离居住的女儿房屋约18公里，因此多支出油费约5500元。上述事实，有家庭居室装饰装修工程施工合同及及附件合同报价表、生活家装饰材料确认表、优惠纪要、补充合同、微信聊天记录、录音及文字整理资料、付款凭证、交款明细、尾款明细、当事人陈述等证据证实，经审查均具有证明力。本院认为：原告与被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，双方均应按约定履行各自的权利义务。关于工期延误违约金。合同明确约定以APP客户端或纸质文件上双方约定的日期开始计算工期，故应自原告在APP客户端上确认的日期即2019年3月29日开始计算工期，按照合同约定，被告应于2019年8月2日完工，但被告延误至2020年6月15日才完工，构成违约，应当按约承担违约责任。根据合同约定，工期延误违约金总额不超过合同总价的5%，该违约金已包含因工期延误违约造成的所有责任，双方不得再因工期延误提出其他索赔请求，且被告同意按合同总金额的5%支付违约金即8252.75元，故本院确定被告应赔偿原告工期延误违约金8252.75元，扣除尾款4096元，尚应支付4156.75元。原告主张工期延误违约金74300元（包括租金损失68800元、新增汽油费5500元），与合同约定不符，且未提供充分的证据证明其实际损失，本院不予支持。关于三倍地板赔偿金。根据《中华人民共和国消费者保护法》第二十条的规定，经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，应当真实、全面，不得作虚假或者引人误解的宣传。本案中，被告在原告选择案涉地板时并未明确告知该地板并非纯实木地板，且在材料确认表中明确约定地板为强化橡木地板的情况下，实际安装的又是表皮是橡木、木材是松木的强化地板，构成欺诈。根据法律规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍，故对原告要求被告赔偿三倍地板赔偿金127596元的诉讼请求，本院依法予以支持。被告辩称其设计师在向原告推荐地板时曾明确告知地板并非百分百实木，不存在故意隐瞒的情形，与本院查明事实不符，本院不予采信。被告又辩称材料确认表中的橡木只是表明含有橡木，并非全是橡木，证据不足，本院不予采信。综上，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条第一款、第二百五十一条，《中华人民共和国消费者保护法》第八条、第二十条、第五十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告南京生活家装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告王晓军工期延误违约金4156.75元、三倍地板赔偿金127596元，合计131752.75元。二、驳回原告王晓军其余诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如被告未按本判决指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。本案减半收取案件受理费2164元，由原告王晓军承担752元，由被告生活家公司承担1412元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于南京市中级人民法院。同时应按照不服本判决部分的上诉请求数额计算，向南京市中级人民法院预交上诉案件受理费（上诉费用缴纳账号详见《上诉费用缴纳通知书》）。审判员  孙自亮二〇二一年三月四日书记员  孙 林