江苏省无锡市惠山区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0206民初8295号原告：无锡万健置业有限公司，统一社会信用代码91320206768293138G,住所地江苏省无锡惠山经济开发区钱桥配套区（溪南）。法定代表人：陈丽丽，该公司董事长。破产管理人：宜兴方正会计师事务所有限公司。委托诉讼代理人：蒋曙光，江苏品悦律师事务所律师。委托诉讼代理人：包云，江苏品悦律师事务所律师。被告：上海久住晓宝工程建设总承包有限公司，统一社会信用代码91310117630392459K，住所地上海市杨浦区国和路**（集中登记地）。法定代表人：刘海龙，该公司董事长。委托诉讼代理人：陈秋声，上海市外滩律师事务所律师。原告无锡万健置业有限公司（以下简称万健公司）与被告上海久住晓宝工程建设总承包有限公司（以下简称久住晓宝公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告万健公司破产管理人的委托诉讼代理人蒋曙光、被告久住晓宝公司的委托诉讼代理人陈秋声到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告万健公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即将其工程范围内的完整竣工验收资料（工程竣工资料及竣工验收报告（含竣工图纸）一式五套）移交给原告；2、判令被告向原告支付逾期移交竣工备案资料违约金1000万元（计算方式：自2014年8月8日起至实际交付第一项诉讼请求确定的竣工资料止，每逾期一天按10000元/天计算，截至2018年10月31日逾期天数共计1910天）；3、判令被告向原告支付逾期完工违约金405万元（计算方式：自2012年7月2日起至2014年8月8日止共计767天，767天-350天=417天，10×3000+10×5000+397×10000=4050000元）。事实和理由：双方于2012年4月23日订立《无锡万健商业广场8#、9#、10#楼建筑安装工程施工合同协议书》，约定由被告承建案涉工程；合同约定工期为350天；开工日期为2012年7月2日，工程于2014年8月8日完成施工并交付；被告逾期完工，且在完工后未按约提供相应竣工验收备案资料；双方合同约定有相应违约责任；现诉至法院，望判如所请。被告久住晓宝公司辩称：工程延误是由于万健公司逾期提供施工图纸、经常性修改和变更施工图纸、逾期提供甲供材料和指定分包工程延误造成；万健商业广场8、9、10号楼工程竣工资料已移交，案涉工程经各方验收合格于2014年8月8日移交，随后施工方即将竣工资料全部移交给建设方并在当月完成撤离；虽然没有移交记录，但根据协议专用条款约定可知，施工方申请工程款的同时必须提供完整工程资料，可以推定工程移交后，工程预（结）算审价工作会商前施工方已将完整的工程竣工资料移交建设方，否则在工程预（结）算审价工作会商纪要上会提及工程结算款与工程竣工资料移交同步进行一事；2014年8月8日工程已经移交，2016年8月12日工程款纠纷一案判决，2018年工程款生效判决执行完毕，万健公司既未提起反诉也未另行起诉，足以证明竣工资料早已移交；工程竣工移交至今已经5年多，万健公司的主张已经超出诉讼时效；虽然材料均已移交，但久住晓宝公司同意配合万健公司进行工程的综合验收；万健公司的诉讼请求缺乏依据，望法院予以驳回。经审理查明：2012年4月23日，久住晓宝公司与万健公司签订《无锡万健商业广场8#、9#、10#楼建筑安装工程施工合同协议书》一份，约定：一、工程名称：久住晓宝公司承包无锡万健商业广场8#、9#、10#楼建筑安装工程；三、合同总工期：350日历天完成；五、合同总价款：43457475元；十、竣工验收与结算：10.2承包人必须在合同工期内申请竣工验收或分阶段竣工验收，在申请竣工验收或分阶段竣工验收的同时免费提供符合要求的完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图纸）一式五套，若未在合同工期内提出申请，或未提供符合要求的完整的竣工资料及竣工验收报告（含竣工图纸），则作为工期延误，按本合同专用条款第11.3条执行；十一、违约、索赔与争议：11.2.1.1若承包人未能在本合同文件指定的竣工日期（合同总工期、日历天数）或任何允许延长竣工期期限内竣工，则前10天每逾期一天承包人应向发包人支付3000元/天的违约金，第11-20天每逾期一天承包人应向发包人支付5000元/天的违约金，第21天后每逾期一天承包人应向发包人支付10000元/天的违约金；11.2.1.2若承包人原因造成停工时，则前10天每停工一天承包人应向发包人支付10000元/天的违约金，第11-12天每停工一天承包人应向发包人支付20000元/天的违约金，承包人原因造成停工20日历天时，发包人可视承包人无能力履行本合同，可以解除合同；11.3双方约定的承包人其他违约责任，如承包人违反以下方面的任何一项或多项即构成违约；等其他内容。2013年12月2日，久住晓宝公司向万健公司及监理单位无锡智邦建设监理咨询有限公司出具《工作联系函》一份，申请于2014年1月15日进行工程竣工验收。后久住晓宝公司、万健公司及无锡智邦建设监理咨询有限公司共同签订《单位工程竣工验收证明书》，载明：上述工程于2012年7月2日开工，于2014年1月15日竣工，并确认工程质量合格。2014年4月4日，久住晓宝公司提交工程竣工报告，该报告载明万健商业广场8#、9#、10#工程完工日期为2014年3月5日。2014年6月4日，万健公司向久住晓宝公司发送《工程联系单》，载明“贵单位与我司关于8、9、10#楼单位工程验收已达成共识，预计7月初进行验收，请贵司配合2014年6月8日前拆除位于二期施工区域临时办公设施”。6月5日，久住晓宝公司回复：因一期工程尚未交工，竣工验收迟迟未进行，办公设施还不能拆除。2014年8月8日，双方签订《交接验收证明》，确认上述工程于2014年8月8日经各方检查，工程评定合格，具备移交条件。2015年6月23日，久住晓宝公司向本院提起诉讼，要求万健公司支付工程余款。2015年7月28日，万健公司在该案件庭审过程中提出反诉请求，要求久住晓宝公司支付逾期完工的违约金。2016年2月3日，万健公司在该案件第二次庭审过程中撤回反诉请求。2016年8月12日，本院作出（2015）惠商初字第00613号民事判决书，判决万健公司向久住晓宝公司支付工程款2168688.45元及相应利息以及桩基工程施工配合费和桩基纠偏工程款70000元。该判决已发生法律效力。2018年2月28日，久住晓宝公司向本院提起诉讼，要求万健公司赔偿窝工损失。2018年6月4日，在该案件审理过程中，万健公司曾提出反诉请求，要求久住晓宝公司交付竣工验收资料并支付逾期完工违约金。2020年12月26日，本院作出（2018）苏0206民初1056号民事判决书，判决书查明事实部分载明：对于窝工期限和窝工损失，本院依法委托江苏恒泰建设工程咨询有限公司进行了司法鉴定，鉴定结论为窝工期自2013年4月27日至2013年8月7日，窝工损失金额为755010元。该判决现已发生法律效力。以上事实，由建筑安装工程施工合同、建筑工程施工许可证、验收证明书、交接验收证明、司法鉴定报告、工程联系单、会议纪要、联系单、（2015）惠商初字第00613号民事判决书、（2018）苏0206民初1056号民事判决书及当事人陈述等在卷佐证。本院认为：双方签订的建设工程施工合同，并未违反法律法规，合法有效，双方均应依约履行。久住晓宝公司承包工程已于2014年1月15日竣工，工程质量合格，也已于同年8月8日交付万健公司。久住晓宝公司作为总承包公司应当按约提供竣工资料、竣工验收报告。久住晓宝公司以工程款按期支付以及工程已经移交为由主张相应竣工验收资料已经移交，缺乏依据，本院不予采信。万健公司主张逾期交付竣工备案资料的违约金1000万元以及逾期完工的违约金405万元。逾期完工的违约金部分：久住晓宝公司施工工程于2012年7月2日开工，于2014年1月15日竣工，工程质量合格，合同约定工期为350日历天，生效法律文书认定其中窝工天数为103天，故久住晓宝公司逾期完工时间应认定为562天-350天-103天=109天，逾期完工违约金应为10天×3000元/天+10天×5000元/天+89天×10000元/天=970000元。逾期交付竣工资料的违约金部分：案涉工程于2014年竣工并交付，万健公司对于久住晓宝公司未按期交付工程竣工资料的违约事实早应知晓，其后数年期间从未向久住晓宝公司主张过相应违约责任，现又主张自2014年8月8日开始按每日10000元的标准计算逾期交付竣工材料的违约金，本院不予支持；万健公司并未就逾期交付竣工资料的相应损失进行举证，结合合同总价款金额，万健公司主张1000万元违约金明显过高；根据双方合同约定，承包人逾期提交竣工资料视为工期延误，结合合同中关于逾期完工违约责任的约定以及实际逾期完工的天数，对该部分违约金，本院认定为100万元。综上，久住晓宝公司应向万健公司支付违约金1970000元。万健公司在此前诉讼过程中已就逾期完工违约金主张过权利，总包方交付工程竣工验收资料系工程取得竣工验收备案表所必备的相关手续，久住晓宝公司抗辩万健公司本次诉讼超出诉讼时效，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、第二百七十九条之规定，判决如下：一、上海久住晓宝工程建设总承包有限公司应于本判决生效后十日内向无锡万健置业有限公司提供完整的竣工资料及竣工验收报告。二、上海久住晓宝工程建设总承包有限公司应于本判决生效后十日内向无锡万健置业有限公司支付违约金1970000元。三、驳回无锡万健置业有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费106100元，财产保全费5000元，合计111100元，由万健公司负担95522元，由久住晓宝公司负担15578元。上述款项均由万健公司预交，久住晓宝公司应负担部分于本判决生效后十日内直接支付给万健公司。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审 判 长  张茹婷人民陪审员  王国义人民陪审员  胡 晖二〇二一年三月四日书 记 员  金雪怡