浙江省义乌市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0782民初20299号 原告：义乌市瑞赛进出口有限公司，住所地:浙江省义乌市稠城街道银苑社区金福源商厦****。 法定代表人：马丽娜。 委托诉讼代理人：王慧玲，浙江泽大（义乌）律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：樟琼联,浙江泽大（义乌）律师事务所实习律师。 被告：张家港市三源日化喷雾器制造有限公司，住，住所地：江苏省张家港市乐余工业区同心路**/div> 法定代表人：林万鸿。 委托诉讼代理人:季乔飞，男，1975年2月2日出生，汉族，住江苏省张家港市。 原告义乌市瑞赛进出口有限公司与被告张家港市三源日化喷雾器制造有限公司合同纠纷一案，于2020年12月10日向本院提起诉讼，本院受理后，依法适用简易程序于2021年1月29日公开开庭审理。原告义乌市瑞赛进出口有限公司的委托诉讼代理人王慧玲、樟琼联，被告张家港市三源日化喷雾器制造有限公司的法定代表人林万鸿及委托诉讼代理人季乔飞均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告义乌市瑞赛进出口有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告于2019年4月10日签订的《供需合同》；2、判令被告向原告返还30ｍｌ螺口玻璃瓶274500只，如返还不能则按照每只0.28元进行赔偿，即76860元；3、判令被告向原告返还定金5万元；4、判令被告向原告支付违约金292950元（以每天1000元计算，最高不超过合同总价的30%）。庭审结束后，原告撤回了诉讼请求第2项，并选择适用违约金条款，不再选择适用定金罚则。事实与理由：2019年4月10日，原、被告双方签订《供需合同》一份，约定原告向被告订购30ｍｌ螺口玻璃瓶、喷头、盖子及其组装套件共计105万套，合同总价为976500元。合同第三条约定交货时间为玻璃瓶7天内完成批模，确认批模样品后15天完成大货生产，喷头生产时间50天，组装时间15天，合计下单65天后交货。合同第四条约定运输方式为供方（被告）负责将货发到义乌指定仓库，运费（被告）承担。合同第七条约定结算方式及期限为：定金5万元，收到定金开始生产，验货合格后付清余款。合同第八条约定若供方（被告）在超出合同规定的期限5天内还未交货，每逾期一天，扣除1000元作为偿付违约金；逾期10天，需方（原告）有权取消合同，由供方（被告）返还定金并按违约时限支付违约金。合同签订后，2019年5月16日原告向被告支付定金5万元，2020年1月19日，被告交付了第一批193860套组装产品。同日，原告付款4.8万元。次日，原告又付款113300元。后因被告无法继续提供合同约定规格的螺口玻璃瓶，原告另找厂家提供螺口玻璃瓶并送到被告工厂，再由被告提供盖子、喷头进行组装和包装。2020年3月23日，原告向江西省萍乡东方医药包装有限公司购买螺口玻璃瓶合计475020只（29托），并将货物通过苏Ｋ7××××车辆运输至江苏省张家港市乐余工业区同心路7号（被告地址）。被告收到货物后提供喷头、盖子并组装完成第二批200520套。2020年5月12日，原告付款126000元。在此之后，经原告多次催讨，被告至今仍未交付订单中剩余产品，也未返还剩余274500只30ｍｌ螺口玻璃瓶。为维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼。 被告张家港市三源日化喷雾器制造有限公司辩称：首先，本案中被告将合同盖章寄给原告后，原告并未将合同盖章寄给被告，所以我们手中一直没有合同原件。合同中还约定购买的是透明玻璃瓶，之后原告要求变更合同购买喷涂款玻璃瓶（需要另外找一个厂家在原先玻璃瓶上加一道喷涂工序），合同标的已经发生变化，导致生产流程、价格、供货时间都有变化。合同内容已经发生实质性变更，需要双方协商一致才能成立新的合同。所以被告不存在违约行为。其次，1，同意解除合同，后续不再继续履行。2，30ml螺口玻璃瓶均在我公司仓库，同意原告拉回去。但是具体数额我方没有清点，也不知道是几只。另外，我们根据原告提供的玻璃瓶生产了螺口喷头20万只，每支价值0.6元。如原告不继续履行合同，该喷头损失我们将另案向原告追偿。3，定金5万元，已在2020年1月19日的交易中扣除，不存在该定金的问题。4，完成批模后，需要原告确认才能进行批量生产。整个过程要进行三次开模打样，原告迟迟不确认样品，导致2019年6－12月份，都在打样确认产品。因此，逾期交货的原因并不是被告一方造成的。从原告提供的聊天记录中也可以看出，2019年8月份的时候，双方都还在确认玻璃瓶光瓶样品，后因增加两道瓶面的喷涂样品及喷头的样品，原告12月份才确认后开始生产。因此，供货时间延长的原因也不在被告，而在原告方。2020年初，双方再次变更合同。由原告自行订购玻璃瓶，并运送至被告处，被告只生产喷头。随后受新冠疫情影响。双方协商后，决定第三个柜子由原告自己找人组装。被告只负责生产喷头。5，原告提供的瓶子是不带纸箱的。双方合同中对于瓶子的纸箱费用也是没有进行约定。这部分费用应当由原告支付。再次，退一步说，即使认定被告存在违约行为，但是被告已经交付了2个柜子的货物，占总数的40%。原告主张每天1000元的违约金过高，请求调整。综上所述，请求驳回原告不合理的诉讼请求。 原告为证明其主张，向本院提交了如下证据： 证据1，《供需合同》一份，证明2019年4月10日原、被告双方签订合同，并约定了货物数量、总金额、交货时间、运输方式及到达站港的费用负担、结算方式及期限、违约责任等双方权利义务的事实。 证据2，中国农业银行转账回单四份；证据3，身份证四份；证据4，声明四份，共同证明原告于2019年5月16日向被告支付定金5万元，2020年1月19日、1月20日、5月12日分别支付货款48000元、113300元、126000元共计337300元的事实。 证据5，证明信一份；证据6，送货单一份，共同证明因被告无法继续提供合同约定规格的螺口玻璃瓶，原告向江西省萍乡东方医药包装有限公司购买螺口玻璃瓶合计475020只（29托），并将货物通过苏Ｋ7××××车辆运输至张家港市乐余工业区同心路7号即被告地址的事实。 证据7，视频资料一份，证明被告认可在其仓库内有原告送来的30ml螺口玻璃瓶约274500只的事实。 证据8，张磊与季乔飞聊天记录截图一份，证明2019年8月26日在订单签订的四个月后，瓶子都没有生产。直到2019年11月12日，被告才将山东的玻璃瓶厂家信息发给原告。 被告质证意见如下：对上述证据的真实性均没有意见。对证据8有异议，被告是在原告确认样品后，才能大批量生产。因原告确认迟了，所以交货迟了。迟延交货的原因不在被告方。 本院对原告的证据予以确认。 被告方为支持其抗辩，向本院提交了如下证据： 证据1，微信聊天记录一份，聊天对象是原告公司员工马玉发与被告公司员工季乔飞，证明喷头已做好，现在解除合同给被告造成了损失，而且定金5万元早已抵扣货款的事实。 证据2，微信聊天记录两份，聊天对象是分别是原告公司员工小楼、小张与被告公司员工季乔飞，证明原告原来要求透明瓶子，后改成彩色，并支付了喷涂组装余款。导致被告逾期交货的事实。 证据3，微信聊天记录一份，聊天对象是原告公司员工张磊与被告公司员工季乔飞，证明原告变更合同，要求购买喷涂款玻璃瓶，合同标的发生改变，导致供货时间延长的事实。 证据4，微信聊天记录一份，聊天对象是原告公司员工小楼与被告公司员工季乔飞，证明双方对合同变更发生争议，2020年初，由原告自行订购玻璃瓶，并送到被告处，被告只负责生产。 证据5，微信聊天记录一份，聊天对象是原告公司员工马玉发与被告公司员工季乔飞，证明因为组装费发生争议，原告决定第三个柜子自己找人组装，被告只负责生产喷头。 原告质证意见如下： 对证据1，真实性没有异议，对马玉发的身份也没有意见。但是该证据只是截取了一部分聊天记录，没有完整截取。只说20号可以发货，但是22号问喷头打样什么时候可以发货时被告没有回复，因此22号的时候喷头都没有做出来。2020年10月去厂里拉瓶子时，被告也没有说喷头做好的情况。被告是做喷头的厂家，我们定的货物不是专属货，而是通用货。被告不能证明涉案喷头是为原告专门加工，不存在损失的问题，且已超过原、被告约定的交付期限。另外，在微信聊天记录未载明的部分中，被告于5月12日下午提出只做喷头，让原告早做准备，我们提出这次逾期交货损失太大等事实。这些都证明被告对交货迟延是明知的并给原告造成损失。而且，被告交的两批货都逾期了。 对证据2，真实性没有异议，但是也只是截取了一部分，没有完整截取。被告是逾期交货的，之后的玻璃瓶组装订单需要正常进行，还可以看出被告公司单方要求涨价，但是我们不同意涨价。 对证据3，三性及证明目的均有异议。首先，张磊并非原告员工，其聊天记录与本案无关联性。其次，原、被告双方签订案涉合同日期为2019年4月10日，根据合同约定，被告应于2019年6月15日前交付全部组装产品，即使按原告付定金之日（2019年5月16日）起算，也应于2019年7月21日前交付。而该份聊天记录系发生在2020年1月14-15日，远远超过合同约定的交货时间。因此即使原告存在对合同内容变更，也是在被告逾期供货违约之后，不存在因原告变更合同导致被告逾期的事实，因此该份证据也不能达到被告证明目的。 对证据4，真实性无异议、证明目的有异议。被告提供的该聊天记录分别发生在2020年1月19日和2020年5月12日，均在被告违约之后。从聊天内容看，系被告单方面要求变更合同价格，而原告坚持按原订单继续履行，双方并未达成一致。因此原合同依然存续，双方都在为如何完成原合同讨论和努力，被告逾期违约的事实是成立的。原合同分三项签订：1、瓶子；2、螺口喷头带肩套；3、组装；被告的违约也是分三项分别出现，先是瓶子违约，不能生产，在严重逾期的情况下才导致原告另外买瓶子在被告厂里完成原合同，为此还产生相应的运输费用和采购费，这些额外费用也应由被告承担。同时该聊天记录也显示，原告一直在强调被告已严重逾期的事实，被告对此也一直承认。2020年5月12日季乔飞与马玉发的微信聊天记录显示，原告方表示“但是这次，对我们损失太大了，晚交了一个柜子损失很多，再加上这个柜子延迟”，被告表示“柜子的损失可以谈”。因此证明被告承认自己逾期，且同意赔偿原告的损失。 对证据5，三性及证明目的均有异议。该份聊天记录并非形成于原、被告之间，真实性无法核实，且发生在2019年11月2日至2019年11月18日之间，即使原告存在变更产品要求，也是在被告违约之后，无法达到被告证明目的。 结合上述证据，原告想说明一点，即使玻璃瓶有一部分需要喷涂上色，喷涂上色是供方配套的工厂完成，瓶子生产完，3-5个工作日就可以完成喷涂上色，这是在整个生产链条中比较简单的，在合同协商时，口头约定由供方附近的配套工厂完成（一般玻璃工厂附近都有配套的喷涂工厂，为瓶子厂提供简单的喷色服务，这个喷涂车间就在玻璃厂里），未书面写在合同中，喷涂上色就不能成为供方逾期的借口，事实上喷涂工艺并未耽搁生产时间，即便是耽搁也是供方配套服务的效率所致，假如喷涂作为单独的很难、很占时的生产工艺出现，供方在确立合同时会要求在书面合同上体现，作为做了几十年的老厂，他们没有在书面合同上要求，可见喷涂上色在生产中不足以作为逾期交货的借口。 本院对被告提供的证据真实性予以确认，对证明目的中合同变更、定金抵扣货款等事实予以确认，对其余的证明目的不予确认。 经审理查明：2019年4月10日，原、被告签订《供需合同》一份，约定原告向被告订购30ml螺口玻璃瓶、喷头、盖子及其组装共计105万套，合同总价为976500元。特别备注：1、玻璃瓶开批模，批模备好后安排打样，寄给我司确认以后，再生产大货。2、喷头一套，先打样，寄给我司确认后，再生产大货。交货时间：玻璃瓶7天完成批模，确认批模样品后15天完成大货生产。喷头生产时间50天，组装时间15天；合计下单65天交货，交货时间尽量提前，不得延迟。结算方式及期限：定金5万元，收到定金开始生产，验货合格后付清余款。违约责任：1、质量不符要求，需方有权拒收货物并取消合同，并由供方返还定金。2、若供方超出合同规定的期限5天内还未交货，每逾期一天，扣除1000元作为违约金；逾期10天，需方有权取消合同，由供方返还定金并按违约时间支付违约金。之后，原告方支付了定金5万元。2020年1月19日，被告交付193860套组装产品。同日，原告付款4.8万元。次日，原告再次付款113300元。之后，双方又协商变更为由原告自行提供玻璃瓶。2020年3月23日，原告向江西省萍乡东方医药包装有限公司购买螺口玻璃瓶合计475020只（29托），并将货物运输至被告公司地址即江苏省张家港市乐余工业区同心路7号。被告收到货物后提供喷头、盖子并组装完成200520套。2020年5月12日，原告付款126000元。两批货物合计337300元。在扣除定金5万元后，原告方已经支付完毕。 本院认为，双方签订的《供需合同》是真实意思表示，不违反法律法规的强制性，应当认定为合法有效。现双方一致同意解除合同，本院予以确认。原告撤回了诉讼请求第2项，并选择适用违约金条款，不再适用定金罚则，本院予以准许。至于原告主张的逾期交货违约金，本院对第一批货物的延期交付情形进行确认，不对第二批货物的延期交付情形进行确认。因为，第二批货物是双方协商一致后，由原告自行提供玻璃瓶，已经对合同进行变更，再要求被告承担违约金没有依据。而且，根据法律规定，违约金应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度及其预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量。原告在庭审中陈述被告违约给原告造成的损失主要为部分客户不再返单，回头客减少，该预期利益模糊，不具备可计算性。因此，本院对违约金酌定为2万元。被告还主张的配套的螺口及纸箱等损失，可以另行通过诉讼解决。被告还辩称延期交付的原因在原告不确认样品，没有依据，也与情理不符。综上所述，原告的诉请合理部分，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第一百一十四条的规定，判决如下： 一、解除原、被告于2019年4月10日签订的《供需合同》。 二、被告张家港市三源日化喷雾器制造有限公司于本判决生效后十日内支付原告义乌市瑞赛进出口有限公司逾期交货违约金2万元。 三、驳回原告义乌市瑞赛进出口有限公司的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3799元，由被告张家港市三源日化喷雾器制造有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院上诉窗口递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审判员 吴 刚 二〇二一年三月五日 书记员 何聪聪