河北省固安县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀1022民初3297号 原告：胡博文，男，1984年7月9日出生，汉族，住北京市朝阳区。 被告：北京轻舟幸福亿家建筑装饰工程有限公司，住所地北京市朝阳区小红门乡南四环成寿寺路**城外诚家居广场内**。 法定代表人：陈耕。 原告胡博文与被告北京轻舟幸福亿家建筑装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月14日立案后，依法适用普通程序，于2021年3月1日公开开庭进行了审理。原告胡博文到庭参加诉讼，被告北京轻舟幸福亿家建筑装饰工程有限公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 胡博文向本院提出诉讼请求：1.被告赔偿原告12007元延误工期违约金（合同第十二条第五小条工程总造价20%），赔偿未安装的厨房卫浴烟机灶具损失（橱柜之前的报价是6173元），贝朗卫浴（花洒、便盆、水盆柜子一套，被告提供了型号）估值10000元，老板烟机灶具估值5000元（被告提供了型号），共计33180元；2.诉讼费用由被告承担。事实和理由：本人2019年3月15日与被告北京轻舟幸福亿家建筑装饰工程有限公司在店内，签订装修协议书、合同，装修位于河北省固安县孔雀城英国宫6期27-701房子，装修采取轻舟公司套餐（全 包）形式，2019年11月1日已经基本付清工程各项款项，但是轻舟公司由于内部经营原因（据说是法人将财产挪作他用，导致资金链断裂），公司无力继续给我们装修，一拖再拖，导致拖延工期，期间反复和轻舟公司设计师杨摩地，还有轻舟工长潘荣峰进行沟通问题并希望轻舟公司尽快履行施工，继续履行合同剩余的施工项目（整体的厨房套餐，老板烟机灶具，还有卫浴等收尾性工作），但公司以资金紧张为由一直未履行。2020年1月2日，本人电话设计师和工长到轻舟公司总部朝阳路北岸1292广场4层，协商解决此事，希望尽快履行合同约定尽快完工，但是当时的公司负责人周玥还以资金紧张为由拖延，而且收了工程款项（公司授权轻舟工长潘荣峰代收工程款）的潘荣峰工长此时拒绝来公司总部协商此事，指明由公司出面解决，工长对此事不做回应（之前工长已经代轻舟公司收了客户的中期款等款项，据说有内部协议，轻舟公司授权工长代收客户款用作周转）。2020年1月2日，与轻舟公司总部一名负责人周玥经过一天的协调，并无进展，以公司无资金解决问题为由，拖延履行合同，并承诺2020年1月20日左右，公司申请贷款下来，便继续履行合同，并承诺2020年2月15日给予我们安装合同剩余项目并解决之前的装修问题（厨卫套餐、烟机灶具等后续装修工作），继续以公司贷款未到期为由拖延（有型号标识），可是结果2月15日轻舟公司继续无故拖延时间，继续以公司贷款未到期为由拖延，期间给我们消费者带来了极大的不便，造成本房屋未来出租受阻，带来了极大的经济损失，不仅如此，在轻舟众多维权人组成的微信群内，轻舟负责人@微信号为龙行天下的负责人，声称2020年4月中旬复工，会解决我们客户的问题，但是出尔反尔，再一次忽悠了我们维权群内所有的客户，继续拖延履行合同，轻舟公司和潘荣峰工长合伙一起，给我们消费者造成了极大的精神损失和经济损失。 北京轻舟幸福亿家建筑装饰工程有限公司未提出答辩意见。 经审理查明，2019年3月15日，原告与被告北京轻舟幸福亿家建筑装饰工程有限公司分别作为发包方和承包方，签订《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》。双方约定被告为原告位于英国宫孔雀城六期27-701房屋进行装修。乙方即被告包工、包部分材料，甲方即原告供应其余部分材料。工程期限70日。开工日期为2019年4月1日，竣工日期为2019年7月15日。工程款为60035元。双方另外约定了工程监理、施工图纸及权利及义务。双方在合同第八条工期延误中约定：8.1因以下原因造成竣工日期延误的，经甲方确认后工期应当顺延：（1）工程量变化或设计变更......第十一条工程款支付方式：11.1对预算、设计方案认可，在付款合同当日付款比例40%即24014元；隐蔽工程竣工，于水、管线隐蔽工程验收通过3日内付款比例20%即12007元；工程进度过半，于中期工程验收通过3日内付款比例30%即18010元；竣工，于竣工验收通过3日内付款比例10%即6004元。第十二条违约责任中约定：12.5由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程造价总金额2‰的违约金，但累计不得超过工程造价总金额的20%。......在合同附件中双方随后签订了多分供应工程材料、设备明细表。双方另外签订了幸福亿家装饰566整装优惠协议书，约定了乙方优惠内容。原被告双方另外签订了“北京轻舟幸福亿家建筑装饰工程有限公司“566”整装标准工程装修报价补充协议”，约定了工程项目、标准施工内容、特殊工艺。其中在标准工程主材配置说明中包括整体橱柜、卫浴洁具（1个坐便器、1个花洒、1套浴室柜组合）。合同签订后，被告开始施工。原告于2019年3月2日至2019年11月1日支付被告合同部分施工款54031元及增项部分工程款。在所支付被告施工款 中原告和被告公司设计师通过微信沟通，双方确认中期款给工长就行。被告完成涉案房屋基础装修、铺地砖、刷墙、改水、改电等工作后，其余施工未完成。 另查，原告和被告方施工人员就未完成施工部分多次沟通，被告方承诺于2020年2月15日为原告安装橱柜（古马克）、洁具（贝朗）、老板烟机灶具。后因被告迟迟不安装，原告无奈只得找其他装修公司为其装修，其中支付整体橱柜费用3700元。 上述事实有当事人陈述、装饰装修工程施工合同、北京轻舟幸福亿家建筑装饰工程有限公司“566”整装标准工程装修报价补充协议、转账记录、微信聊天记录、录音资料、协议、北京整体橱柜定购合同等在卷佐证。 本院认为，原、被告签订的装饰装修工程施工合同是双方当事人真实意思表示，不违反法律行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人应当按照合同履行义务。原告按照约定支付了被告工程款，被告应当按照约定完成施工。现被告未完成原告房屋的施工的情况下中止施工，双方的施工合同应予解除。对被告未完成部分施工，应当从工程款中扣除，被告应承担未按期竣工的违约责任。对原被告所写协议中整体橱柜、贝朗卫浴、老板烟机灶具只标明型号未标明价格，本院酌定扣除16000元。与原告应付剩余工程款6004元折抵后，被告返还原告工程款9996元。对于被告未按照合同约定完成施工，但原、被告在施工过程中有部分增项部分，原告陈述增项不影响施工工期未提供证据，根据双方合同约定“工程量变化或设计变更工期应当顺延”，故对原告所主张的被告逾期未完成施工的违约金，本院酌定支持6000元。被告经依法传唤未到庭，本院依法缺席判决。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五 条、第五百零九条、第五百一十条、第五百四十三条、第五百五十七条、第五百六十六条、第五百七十七条、第五百八十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、解除双方签署的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》； 二、被告北京轻舟幸福亿家建筑装饰工程有限公司于判决书生效后五日内返还原告胡博文工程款9996元，给付原告胡博文违约金6000元，合计15996元； 三、驳回原告胡博文的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费630元，原告胡博文负担300元，被告北京轻舟幸福亿家建筑装饰工程有限公司负担330元。公告费700元，由北京轻舟幸福亿家建筑装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省廊坊市中级人民法院。 审 判 长  王静宜 人民陪审员  冯军旗 人民陪审员  董维旺 二〇二一年三月一日 书 记 员  张 倩