重庆市潼南区人民法院民 事 判 决 书(2016)渝0152民初1491号原告：段红梅，女，1981年11月17日出生，汉族，住重庆市潼南区。委托诉讼代理人：刘慧，重庆水木律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘献彬，重庆水木律师事务所律师。被告：重庆市潼南县辰龙房地产开发有限公司，住所地重庆市潼南区梓潼街道办事处大同街362号，组织机构代码77176151-0。法定代表人：宋果，总经理。委托诉讼代理人：陈宏，重庆华立万韬律师事务所律师。原告段红梅诉被告重庆市潼南县辰龙房地产开发有限公司（以下简称辰龙房地产公司）商品房预售合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员胡锦超适用简易程序公开开庭进行了审理。原告段红梅及其委托代理人刘慧，被告辰龙房地产公司的委托代理人陈宏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告段红梅诉称，2012年12月15日，原、被告签订了《重庆市商品房买卖合同》，该合同约定，原告购买被告开发修建的位于潼南县XX街道办事处XX大道XX号X幢X单元XX号商品房一套，该房屋建筑面积为79.95平方米，房屋总价款327795元，付款方式为一次性付款。合同签订后，原告全面履行了义务，但被告却未按合同约定在2013年6月6日前将竣工验收合格登记备案的商品房交付给原告。请求人民法院判令被告向原告支付逾期交房违约金及资金占用利息共计10194.42元；诉讼费由被告承担。在诉讼中，原告当庭表示自愿放弃要求被告支付资金占用利息的诉讼请求，仅要求被告向原告支付逾期交房违约金。被告辰龙房地产公司辩称，虽然涉案房屋于2014年3月18日通过消防验收，但原告于2013年6月6日接受房屋应视为同意变更合同约定的交房条件，即被告已于2013年6月6日向被告交付符合双方约定的房屋；其次，被告逾期交房系政府对该区域供电设施修缮所致，被告在原告接受房屋后，积极采取措施保证了原告供电需要，履行相应义务，并不存在过错，故不应当由被告承担责任；再者，买受人接收未通过消防验收的商品房后商品房通过了消防验收，买受人又以出卖人交付房屋时未通过消防验收为由请求判令出卖人承担逾期交房违约责任的，人民法院可以比照最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷适用法律若干问题的解释》中关于逾期办证违约责任的规定酌情处理；而且在2013年4月21日召开的沟通会上的《会议纪要》已明确了被告不承担违约责任，参会的业主也明确表示了不追究开发商的违约责任；最后，原告的诉讼请求已经超过诉讼时效，请求人民法院依法判决。经审理查明，2012年12月15日，原告段红梅与被告辰龙房地产公司自愿签订了《重庆市商品房买卖合同》，该合同约定：潼南县XX街道办事处XX大道XX号X幢X单元XX号商品房一套（现为重庆市潼南区XX街道办事处XX大道XX号X幢X单元XX号）以预售的方式出让给原告。此外，双方在该合同中还约定：原告所购房屋的建筑面积为79.95平方米；总成交金为327795元；付款方式为一次性付款，即乙方于2012年12月15日缴纳房款310000元，于2013年5月31日前缴纳房屋余款17795元。该合同第七条“交房期限及交付条件”约定：“属预售商品房的，甲方（即辰龙房地产公司）应当在2013年5月31日前依照国家和地方的有关规定，将已进行竣工验收备案的房屋交付乙方（即段红梅）使用。本商品房交付时应符合以下条件：（1）本商品房已通过竣工验收备案登记，取得了《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。”该合同第八条“交房的手续办理”约定：“甲方应于确定交房日的七日前书面通知乙方做好办理交付手续的准备。双方进行正式验收交房时，甲方应当出《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。验收交接后，双方应签署房屋交接单。甲方还需提供《新建商品房质量保证书》和《新建商品房使用说明书》。甲方不出示证明文件或出示证明文件不齐全，乙方有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由甲方承担。”该合同第九条“甲方逾期交房的违约责任”约定：“除本合同第七（条）约定的遭遇不可抗力情况外，甲方如未按本合同约定的期限将商品房交付乙方使用，按下列方式处理：（1）逾期在180日（含）之内，自本合同第七条约定的最后交付期限的第二天至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之1的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金；合同继续履行；（2）逾期超过180日，乙方有权解除合同。乙方要求解除合同的，甲方应当自解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付房价款及利息，并按乙方已付房价款百分之0.5向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第七条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之1的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金。”该合同签订后，原告即按照合同约定向被告支付了购房款327795元。原告于2016年4月7日诉至本院，请求如诉称。另查明，原、被告双方在《重庆市商品房买卖合同》中约定的“重庆市潼南县XX街道办事处XX大道XX号X幢”对应“北城丽都（二期）”16、17＃楼工程。“北城丽都（二期）”14、15＃楼工程，16、17＃楼工程分别于2011年9月14日，2011年11月29日取得商品房预售许可证。2012年12月30日，“北城丽都（二期）”项目通过了建设、监理、施工、设计、勘察单位竣工验收；2014年3月18日，上述工程经原潼南县公安消防大队综合评定消防验收合格，并于2014年4月8日竣工验收备案登记证。再查明，2013年5月17日，被告辰龙房地产公司与重庆亿润地产开发有限公司、重庆熙阅房地产开发有限公司等十一家公司签订了《关于建设北四路电缆沟的协议》，该协议约定：“由重庆亿润地产开发有限公司作为建设业主承头，由十一家公司共同出资建设北四路电沟。”2015年6月10日，原潼南县新城建设管理委员会出具说明，该说明载明：“为了解决北四路周边地块开发建设的用电问题，根据业主的要求，2012年10月18日下午，新城公司会同规划局和电力公司等相关人员，在六楼会议室召开了联席会，会议同意由北四路周边地块的开发业主共同出资，自行修建1条16回10千伏电力廊道，供‘北城丽都’等新建小区的居民生活用电。同时会议要求相关部门大力支持，积极配合，业主单位要立即启动建设，尽早竣工投入使用。”又查明，2013年4月1日，被告辰龙房地产公司作出《公告》并予以张贴，该公告载明：“尊敬的北城丽都二期业主：首先感谢全体业主对我公司长期以来的支持和关注！由我公司所开发建设的‘北城丽都二期’项目在全体业主的支持下，现已全体竣工完成，北城丽都二期项目拟定于二○一三年五月三十一日交房，现建设工程各单项工程均已达到职能部门的验收标准，但由于政府及相关职能部门投入电力设施尚未完善。因此导致该项目的消防设施未能入（如）期验收。致此，特向全体业主公告：请业主于二○一三年四月二十一日前来我公司参加北城丽都二期交房沟通会。共同出谋如何解决业主接房后装修入住的用电问题以及及时完成单项验收的问题。由此给您带来的不便敬请谅解，感谢你的支持和配合。特此公告！重庆市辰龙房地产开发有限公司二○一三年四月一日”。2013年4月21日，“北城丽都（二期）”部分业主参加了由辰龙房地产公司召开的座谈会。本案在审理中，原、被告均认可2013年6月6日被告向原告交付了房屋钥匙。上述事实，有原、被告陈述，法定代表人身份证明书、营业执照及组织机构代码证、重庆市商品房买卖合同、收据、重庆市建设工程竣工验收意见书、建设工程消防验收意见书、潼南县商品房预售（预租）许可证、建设工程竣工验收备案登记证、公告、签到表、潼南县新城建设管理委员会出具的说明、《关于建设北四路电缆沟的协议》等证据在卷为凭，并经开庭质证和审查，足以采信。本院认为，当事人采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。依法成立的合同，自成立时生效，受法律保护。本案中，原告段红梅与被告辰龙房地产公司签订的《重庆市商品房买卖合同》系双方当事人自愿订立；双方当事人均具有订立合同的民事权利和民事行为能力，以及商品房买卖的真实意思表示；双方签订的《重庆市商品房买卖合同》中约定的内容亦不违反法律、行政法规的强制性规定，不损害国家、集体、第三人的合法权利。因此，该合同依法成立，合法有效。其二，商品房虽然未达到合同约定的交房条件，但已经通过建设工程竣工验收、消防验收，且已经交付房屋钥匙的，可以视为达到了房屋交付的条件。本案中，虽然被告辰龙房地产公司在2014年4月8日才取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》，此时涉案房屋才达到合同约定的交房条件，但在2012年12月30日，房屋所在项目通过了建设、监理、设计、勘察、施工单位竣工验收，又在2014年3月18日经评定为消防验收合格，原告亦认可辰龙房地产公司于2013年6月6日向其交付了房屋钥匙，故可以视为辰龙房地产公司于2014年3月18日实际达到了的交房条件。由于原、被告双方在买卖合同中约定，辰龙房地产公司应当于2013年5月31日前向原告交付房屋，但辰龙房地产公司在2014年3月18日才达到交房条件，故辰龙房地产公司存在逾期交房的违约行为，应当承担逾期交房的违约责任，其逾期交房的期间应为2013年6月1日起至2014年3月18日止。其三，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿数额的计算方法。约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少。当事人主张约定的违约金过高请求予以减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况，当事人的过错程度以及逾期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。本案中，被告虽然存在逾期交房的违约行为，但对于房屋交付后，通过竣工验收和消防验收合格前的逾期违约责任，应有别于普通的逾期交房违约责任。综合评判而言，被告在知晓不能按期交付房屋后，向“北城丽都（二期）”购房户张贴公告并进行磋商；在合同约定的时间向原告交付所购房屋的钥匙，未影响原告居住权的行使；之后，被告亦积极采取措施，对原告供电进行保障。故本院对被告提出要求对违约金进行调整的主张予以支持。结合被告逾期交房的时限、履行合同的程度，本院对双方约定的逾期交房违约金按“约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，按日支付已付房价款万分之零点五的违约金”进行调整，对被告主张参照逾期办证违约金按“最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，按日支付已付房价款万分之零点一”的主张不予支持。其四，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期限为二年，法律另有规定的除外。诉讼时效因提起诉讼，当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断之日起，诉讼时效期间重新计算。本案中，被告主张原告诉请已经超过诉讼时效。但根据原、被告签订的《重庆市商品房买卖合同》第九条“甲方逾期交房违约责任”中载明的“自本合同第七条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之一的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金”的规定，被告应于2014年3月18日起30日内向原告支付违约金。故原告向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间应从履行期限届满的2014年4月17日起算，至2016年4月16日止。原告于2016年4月7日向本院提起诉讼，故原告诉请未超过法定的诉讼时效期限。庭审中，被告辩称，被告逾期交房系政府对该区域供电设施修缮所致，且被告在原告接受房屋后，积极采取措施保证了原告供电需要，履行相应义务，并不存在过错，故不应当由被告承担责任。本院认为，《中华人民共和国合同法》在违约责任一般归责原则上采取了严格责任原则，即除非存在法定或约定的免责事由，违约方不论在主观上是否具有过错，均应对其违约行为承担违约责任。本案中，原、被告签订的《重庆市商品房买卖合同》第九条“甲方逾期交房的违约责任”约定：“除本合同第七（条）约定的遭遇不可抗力情况外，甲方如未按本合同约定的期限将商品房交付乙方使用，按逾期时间，分别处理。”但被告在举证期限内并未举示充分证据证明其存在法定的免责事由，或发生了被告不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，故本院对被告该辩解意见不予采纳。此外，被告辩称，原告于2013年6月6日接受房屋应视为同意变更合同约定的交房条件，即被告已于2013年6月6日向被告交付符合双方约定的房屋。本院认为，建设工程通过消防验收系开发商的法定义务，该义务不能通过双方约定的方式予以免除；且在签订合同时，被告并未告知原告如接收未达到合同要求的房屋视为对合同约定的变更；在原告接房时，被告亦未向原告释明，其所接房屋尚未达到合同约定的交房条件。同时对于被告辩称的《会议纪要》业已载明了参会的业主也明确表示不追究开发商的违约责任，本院认为其不足以证明业主已作出免除了开发商的逾期交房违约责任的意思表示，故本院对被告的辩解意见均不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百四十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告重庆市潼南县辰龙房地产开发有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告段红梅支付逾期交房违约金共计人民币4769.41元（以327795元为基数，自2013年6月1日起至2014年3月18日止，按每日万分之零点五计算）；二、驳回原告段红梅的其他诉讼请求。案件受理费54元，减半收取27元，由被告重庆市潼南县辰龙房地产开发有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。代理审判员  胡锦超二〇一六年八月二十五日书 记 员  吕雪松