新疆维吾尔自治区皮山县人民法院 民 事 判 决 书 （2012）皮民初字第16号 原告乌鲁木齐市山泉钻探工程有限公司，住所地乌鲁木齐市北京南路**（以下简称山泉钻探公司）。 法定代表人张宏建，该公司经理。 委托代理人谭明高，乌鲁木齐市山泉钻探工程有限公司法律顾问。 委托代理人唐复林，男，1941年生，汉族，乌鲁木齐市山泉钻探工程有限公司钻探工程队项目负责人。住新疆昌吉市。 被告周洪光，男，1964年生，汉族，皮山县利兴棉业有限责任公司总经理，住浙江省温州市。 被告皮山县利兴棉业有限责任公司，住所地皮山县木吉乡315国道旁（以下简称利兴棉业公司）。 法定代表人周洪光，该公司总经理。 两被告委托代理人黄郁文，男，1972年生，汉族，皮山县利兴棉业有限责任公司副总经理，住浙江省温州市。 原告乌鲁木齐市山泉钻探工程有限公司与被告周洪光、皮山县利兴棉业有限责任公司凿井承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告山泉钻探公司委托代理人谭明高、唐复林，被告周洪光、利兴棉业公司委托代理人黄郁文等到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告诉称，2008年，我公司与被告利兴棉业公司签订了凿井承揽合同，合同中约定我公司的钻井施工队为被告在厂区凿井一口，2008年12月，凿井到75米时，因施工停水，该口井以塌孔而报废。2009年4月，再次开钻，凿井到113米时，因该地质无水，该口井又以卡钻而报废。2009年8月，经被告邀请地质专家对地下水进行水文勘测，指定井位后，我公司再次开钻，凿井到122米时，再次卡钻，经专家论证，该口井中有水，可开采利用，经后续施工，我公司最终按合同约定，完成了打井任务。工程完工后，我公司向被告索要工程款，被告以井底卡有钻头和钢丝绳，污染水质为由，予以拒绝。2009年10月，我公司与被告签订了水质鉴定补充协议，根据协议，我公司向被告提供了，由水文专家出具的钻头和钢丝绳不会影响该口井水质的鉴定报告，但被告仍以各种理由推拖，至今拒付打井工程款。为此，向人民法院提起诉讼，请求法院依法判令被告支付凿井工程款53844.98元，砼井管成井附件费734元，新井位无路转运费460元，鉴定报告费3240元，被告违约产生的费用18144元；以上合计76422.98元。同时判令被告承担本案诉讼费。 被告周洪光、利兴棉业公司辩称，原告所打的井，井水由于有遗留在井底的钻头腐败，污染了水质，现水质已发黑、变臭。在我公司基础设施和设备已经验收的情况下，由于原告打井施工时间较长，拖延了该井竣工验收时间，耽搁了我公司2009年一年的棉花收购，致使我公司造成了严重的经济损失和利息损失，因此请求驳回原告的诉讼请求。 经审理查明，2008年10月4日，原告山泉钻探公司经人介绍与被告利兴棉业公司签订了钻井承揽合同，合同约定：由山泉钻探公司为利兴棉业公司在厂区凿井一口，工程款根据井的深度每米为1080元，暂定井深120米，最终按实际打井深度结算总价，被告利兴棉业公司预付工程款20000元。同年10月10日工程正式开工，至12月，当原告凿井到75米时，因施工停水等原因，该口井塌孔报废。2009年4月，原、被告重新确定井位后，重新开钻到113米时，因该地层地质无水，该口井又以卡钻而报废。2009年8月，经被告利兴棉业公司委托新疆时代岩土工程勘察设计院和田分院对厂区进行地层地质水文物探检测，确定井位后，原告山泉钻探公司再次开钻，凿井到122米时，再次卡钻，经专家论证，该口井中有水，可开采利用，经回填、重新开钻等后续施工，最终成井117米。工程完工后，原告向被告索要工程款，被告以该口井井底遗留有钻头和钢丝绳污染水质，拒绝付款。2009年10月30日，原、被告双方经协商签订了一份补充协议，主要内容为：一、原告方于2009年11月底前必须向被告方出具一份，由具有资质的部门作出的，鉴定井底遗留钻头钢丝绳对该井水质无影响无变质的报告（符合人饮用条件），被告依据该报告向原告履行合同，结算117米凿井工程款，但应扣除垫付的电费、预付款、井里测水费1000元和井管款。（钢管款按2009年9月份市场价结算扣除），砂石料款按实际方扣除。如原告方在2009年11月底前向被告方交不出水质鉴定报告，该合同自动终止，被告不再向原告结算工程款（井的所有权归被告方所有）。被告同意原告不退还凿井时已付电费（31318度）和已支付的预付款20000元。二、未成井之前，因打井双方产生的损失和费用，由原、被告双方各自承担，都不向对方要求赔偿。合同签订后机井移交被告使用。如机井发生出砂等质量问题由原告负责。机井设备由被告自理。同日原、被告双方就同意对井水水质进行鉴定另签订了一份协议，根据协议，双方委托新疆维吾尔自治区水文水资源局对已完工机井水质进行鉴定。同年11月16日新疆维吾尔自治区水文水资源局出具鉴定结论为：“遗留在井中的钻头和25米钢丝绳，不会对人的身体健康造成影响，不会对井水水质产生影响和变质。”原告持该鉴定报告多次向被告方索要剩余工程款，但被告方以各种理由推拖，至今拒付。为此，原告向本院提起诉讼，请求依法判令被告支付117米凿井应付工程款53844.98元，﹤其中已扣除电费27873.02元（用电31318度×0.89元／度），电测费1000元，预付款20000元，砂石料款2400元（24方×100元／方），钢管费21060元（117米×180元／米），附件费182元（竹帘20个×7元、网布21米×2元），以上共计72515.02元﹥；砼井管成井附件费734元；新井位无路转运费460元；鉴定报告费3240元；被告违约产生的费用18039元（包括索款交通费2019元、住宿费4470元，完工后未及时验收留守工人工资5850元，没有支付工资5700元）；原告在扣除所有应扣款项后，要求被告共计支付欠款76317.98元。 上述事实，有原、被告当庭陈述，原告出具的钻井工程协议书、补充协议、水文物探报告、鉴定报告等在案佐证。 本院认为，原告山泉钻探公司与被告利兴棉业公司于2008年10月4日签订的凿井承揽合同、2009年10月30日签订的两份补充协议，均系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、法规的强制性规定，属有效合同，原告山泉钻探公司已按照合同约定履行完打井义务，并且该井已实际交付被告使用，原告按照补充协议的约定向被告出具了，由自治区水文水资源局作出的，遗留在井中的钻头和25米钢丝绳，不会对人的身体健康造成影响，不会对井水水质产生影响和变质的鉴定报告。因此，被告周洪光、利兴棉业公司理应支付拖欠打井工程款。对于原告山泉钻探公司要求被告周洪光承担付款责任的诉求，由于周洪光签订合同属于履行职务行为，应由利兴棉业公司承担付款责任。庭审中被告辩称，井水水质已变臭，且原告打井延误了2009年的棉花收购，造成严重经济损失的理由不充分，因庭审中被告未向法庭提供合法有效的证据来加以证实，为此对被告辩称理由本院不予采纳。对于原告要求被告支付，砼井管成井附件费734元，新井位无路转运费460元，鉴定报告费3240元，（合计4434元），在庭审中，原告出具了相关证据，被告方也承认以上支出实际存在，本院予以支持。对于原告要求被告支付18039元违约费用的请求，本院认为，对于原告索款时支出的交通费2019元、住宿费4470元，系合理支出，亦有票据证明，予以支持。对于原告要求被告支付因机井完工，被告未按时验收，机组人员误工工资的诉讼请求，仅有工资收条，无其他相关证据予以佐证，证据不足，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第四十三条、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十三条之规定，判决如下： 一、被告皮山县利兴棉业有限责任公司于本判决生效之日起十日内，支付原告乌鲁木齐市山泉钻探工程有限公司凿井工程款53844.98元，砼井管成井附件费734元，新井位无路转运费460元，鉴定报告费3240元，交通费2019元，住宿费4470元，共计64767.98元。 二、驳回原告的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1680元，由原告山泉钻探公司负担336元，被告利兴棉业公司负担1344元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于和田地区中级人民法院。 审 判 长  张宝利 代理审判员  黄 飞 代理审判员  唐晶晶 二〇一一年十二月十二日 书 记 员  王秀梅