安徽省当涂县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖0521民初432号 本诉原告（反诉被告）：马鞍山市创艺建筑工程有限公司，住所地安徽省马鞍山市花山区佳山二村31-204，统一社会信用代码9134050039666614XQ。 法定代表人：张兴保，公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：朱兴萍，安徽明博律师事务所律师。 本诉被告（反诉原告）：**，男，1991年10月15日出生，汉族，住安徽省当涂县。 本诉被告（反诉原告）：陈洁，女，1991年8月6日出生，汉族，住安徽省当涂县。 共同委托诉讼代理人：陈小龙，马鞍山市博望区博望镇法律服务所法律工作者。 本诉原告（反诉被告）马鞍山市创艺建筑工程有限公司（以下简称创艺公司）与本诉被告（反诉原告）**、陈洁装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年1月9日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。本诉原告（反诉被告）创艺公司委托诉讼代理人朱兴萍，本诉被告（反诉原告）**及**、陈洁共同委托诉讼代理人陈小龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 创艺公司向本院提出诉讼请求：1、**、陈洁立即支付创艺公司装修工程款100888元及违约金（自2017年10月28日起，按日利率2‰计算至实际付清之日止）；2、**、陈洁承担诉讼费用及财产保全保险费用。事实与理由：2017年7月31日，创艺公司与**签订《住宅装饰装修工程施工合同》，约定由创艺公司承包当涂县江南名苑5栋1603室房屋（含跃层）的室内装饰装修工程，承包方式为包工、包基础施工材料、包部分或全部主材（以甲方委托乙方代购主材清单为准）；开工日期为2017年8月18日（首期工程款到位后的第三天为开工日期），竣工日期为2018年4月30日（按国家质量验收标准验收合格之日起为竣工日期）；工程造价为370888元，工程款分三期支付，油漆工程验收合格付清全部尾款；合同还约定**未按合同约定支付中期款、后期款、尾款的，每延误一天向创艺公司支付应付款额2‰的违约金。2017年10月28日，案涉房屋油漆工程验收合格，但截至起诉之日，**尚欠创艺公司装修工程款100888元，多次催要至今未付。另外，**、陈洁系夫妻关系，该房屋由双方共同居住使用，陈洁依法应对上述欠款承担共同付款责任。 创艺公司针对其诉称事实，向本院递交证据如下： 一、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明各一份，证明创艺公司诉讼主体资格； 二、《马鞍山市住宅装饰装修工程施工合同》一份，证明原、被告系房屋装饰装修合同关系，合同对工程造价、付款方式、验收方式、违约责任等作出了明确约定； 三、验收单六份，证明案涉房屋装修各环节均已验收合格。2017年10月28日油漆工程验收合格，根据合同约定被告应支付全部工程款； 四、2017年8月18日以来万涛与齐某微信聊天记录两份（当庭提交聊天记录原始载体的手机供核实），证明工程开工后**负责支付工程款，齐某负责案涉工程的质量监控，工程相关事宜创艺公司直接与齐某对接； 五、大地财产保险股份有限公司保险单、保险单明细表、发票各一份，证明创艺公司为实现债权支付保全保险费用300元； 六、案涉工程预算书一份，证明案涉装修工程报价包含的施工项目。 七、**、陈洁婚姻登记信息一份，证明两被告系夫妻关系。 **、陈洁辩称：一、创艺公司是与**签订的《住宅装饰装修施工合同》，陈洁并未在合同上签字，根据合同相对性原则，本案被告应仅为**一人。陈洁与本案无利害关系，不是本案适格主体，没有支付工程款义务。二、双方签订的《住宅装饰装修施工合同》约定施工期限自2017年8月17日至2017年12月17日，为期四个月，创艺公司承包范围内的工程至今未完工，已完工的部分存在诸多质量问题，至今未解决。创艺公司主张的违约金过高，应根据相关法律规定予以调整。三、案涉工程未经被告竣工验收，付款条件未能成就，被告依法行使先履行抗辩权，故创艺公司主张工程款没有事实和法律依据。综上，请求法庭依法驳回创艺公司全部诉请。 **、陈洁对创艺公司提交的证据发表质证意见如下：证据一无异议。对证据二《住宅装饰装修工程施工合同》真实性有异议，我方持有的合同载明施工期限四个月，开工时间2017年8月17日，竣工日期2017年12月17日，与原告提交合同的施工期限不一致，合同其他内容基本一致。证据三验收单并没有**、陈洁的签字，对真实性有异议。施工环节监督单及记录单不是真正意义的验收单，且监督单及记录单只载明了项目施工及验收的要求，没有我方验收意见，也没有载明各环节已合格。监督单及记录单虽然有齐某签字，但是我方没有授权齐某对案涉工程各环节进行验收，即使监督单及记录单真实，也无法达到原告证明目的。证据四的微信聊天记录未经齐某证实，真实性无法确认，齐某并不实际负责案涉工程的质量监控，工程的相关事宜是由创艺公司工作人员与**进行对接，该两份微信聊天记录不能达到原告证明目的。对证据五无异议。证据六工程预算书除手写内容外，其他内容与我方持有的预算书基本一致，我方所持有的是打印内容，应以打印内容为准。 **、陈洁向本院提出如下反诉请求：1、反诉被告创艺公司自2017年12月18日起以370888元为基数按日2‰的标准向反诉原告支付违约金至工程实际竣工之日；2、反诉被告创艺公司支付反诉原告施工费用77200元；3、诉讼费用由创艺公司承担。事实与理由：2017年7月31日，**与创艺公司签订《住宅装饰装修工程施工合同》一份，约定由创艺公司承包当涂县江南名苑5栋1603室房屋及跃层装饰装修工程，承包方式为包工、包基础施工材料、包部分（或全部）主材（以甲方委托乙方代购主材清单为准）；施工期限4个月，开工日期2017年8月17日（首期工程款到位后的第三天为开工日期），竣工日期2017年12月17日（按国家质量验收标准验收合格之日起为竣工日期）；工程造价370888元；由于创艺公司原因致使工期延误，每延误一天创艺公司应向**支付工程总造价2‰的违约金。现**已按约支付工程款270000元，创艺公司却未按合同约定时间竣工，已迟延一年多时间，至今未竣工验收，致使**一直不能入住。期间，**只得委托他人对未完工的工程予以施工，为此支出工程款77200元。**按约履行了付款义务，创艺公司至今未按约竣工，特提起反诉，望判如所请。 **、陈洁为支持自己的主张，向本院提交证据如下： 一、**、陈洁身份证复印件，证明身份事项及诉讼主体资格； 二、《住宅装饰装修工程施工合同》一份，证明案涉工程施工期限为四个月（2017年8月17日至2017年12月17日），因创艺公司原因致使工期延误，创艺公司应每天向**支付总造价2‰的违约金； 三、微信聊天记录打印件22页，证明创艺公司未能在约定的施工期限内（2017年8月17日至2017年12月17日）竣工，已构成违约的事实，且工程存在诸多质量问题，原告就被告工期延误、存在的质量问题多次向被告提出，但是均未解决，工程于2018年4月全面停工； 四、工程预算表一份、付款记录三份，证明对创艺公司未完工的部分装修工程，**委托齐某进行了施工，并支付齐某施工费用77200元。 五、**、陈洁申请证人齐某出庭作证。 证人齐某发表证言如下：我从事装修行业，与**系朋友关系。江南名苑5栋1603室装修包括自建、基础装修、主材安装和增项部分（空调线路），其中基础装修三个月。因为手上有其他工程要做，当涂又比较远，所以这个房屋的装修我开始没有做，前期是创艺公司施工，施工期限听**说是2017年底。因为创艺公司负责的工程没有全部施工完毕，主要是主材部分（如背景墙、窗套、美缝）因工期拖延未完工，后期（2018年4、5月份）由我施工，费用77200元**已经全部支付给我了。我后期施工的大部分都是创艺公司未完成部分。至于工期拖延未完工是因为创艺公司不做了，还是**不让创艺公司施工了，我并不清楚。**没有授权我对创艺公司装修的施工环节进行签字验收。因为**经常出差，他知道我是做装修的，对这方面比较懂，就让我帮他去创艺公司施工现场看看，防止偷工减料。创艺公司的施工材料进场验收单、水电瓦工木工施工环节监督单以及防水闭水实验记录单上“齐某”签名是我本人所签。创艺公司的万涛与我微信聊天记录均属实。油工施工结束后基础工程装修应该是结束了。 **、陈洁认为，证人齐某的陈述都是真实的，通过证人证言反映，齐某对创艺公司未完工的部分进行了施工，**支付齐某施工费用77200元，**、陈洁未授权齐某对工程进行验收。 创艺公司针对反诉部分答辩称：一、**、陈洁的反诉请求没有事实和法律依据，双方约定的开工日期为2017年8月18日，竣工日期为2018年4月30日，反诉原告要求从2017年12月18日起计算违约金没有事实依据，同时反诉原告所诉请的违约金计算标准过高，应当依法予以调整。二、案涉工程已经全部完工，原告所主张的施工费用并不包含在创艺公司的投标报价中，该施工费用不应由我方承担。三、合同第10.5条约定了双方未办理验收手续的，甲方不得入住，甲方擅自入住应视为验收合格。本案中，反诉原告在工程尚余部分维护未完成的情况下，提前收回钥匙，应当视为已经对案涉工程质量予以认可。 创艺公司对**、陈洁提交的证据发表质证意见如下：证据一无异议。证据二装饰装修合同与创艺公司所持合同内容不一致的部分不认可。对证据三微信聊天记录的真实性认可，但是聊天记录并不能反映双方约定的施工期限为2017年8月17日至2017年12月17日，却证明了施工的截止期限并不是2017年12月17日，如聊天记录第一页的开始时间是2017年12月22日，当时反诉原告并未提出创艺公司有延期的行为，聊天记录所载明的内容都证实工程施工在按部就班进行，聊天记录第九页的时间是2018年3月9日，反诉原告的文字信息显示工期还有20天，综上双方并没有明确约定工期截止日期是2017年12月17日。证据四工程预算表是反诉原告单方制作，对其真实性不认可，同时工程预算表中载明的项目并不包含在我方投标报价中。付款记录无法显示收付款方，且转账目的也无法显示，对该三份转账记录的“三性”均不认可。对于证人齐某的证言，因**和证人齐某是朋友关系，我方不认可所谓的齐某后期施工费用77200元。实际上齐某在工程开工前就已经参与案涉装修工程，因为基础装修部分齐某本人无法施工，故齐某介绍给我方承包施工的。 经庭审举证、质证，本院对证据认证如下：对创艺公司在本诉中提交的证据一、证据五、证据七，**、陈洁没有异议，本院均予以认定。齐某认可证据三中“齐某”签名系其本人所签，对证据三的真实性予以认定。证据四万涛与齐某微信聊天记录的真实性，齐某予以认可，对证据四的真实性予以认定。对于证据六工程预算书，被告质证认为其中除手写内容外，与其持有的工程预算书内容一致，故对该证据予以认定。 **、陈洁在反诉中提交的证据一、证据三，创艺公司对真实性没有异议，本院予以认定。证据四工程预算表，创艺公司对真实性不认可，且该预算表载明的施工内容与创艺公司工程预算书载明的施工内容基本上并不重合，故达不到反诉原告的证明目的，对此不予认定。关于付款记录，因显示的付款人并非反诉原告，仅凭该证据达不到反诉原告的证明目的，对此不予认定。关于证人齐某的证言，证人齐某虽然系**朋友，即使与当事人存在一定利害关系，但这种利害关系只是有可能影响其出庭证言的证明力，对其陈述内容本院将结合其他证据综合认定。 关于双方均向法庭提交的《住宅装饰装修工程施工合同》，因内容基本一致，本院予以认定。但上述两份合同对于竣工日期的约定明显不同，庭审中双方对此亦各执一词。鉴于施工合同系创艺公司提供的格式合同，且**陈述的双方约定施工期限为四个月亦符合常理，结合**与创艺公司工作人员的微信聊天内容，本院认为双方就案涉房屋装修约定的施工期限应以四个月为准。 根据当事人的陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年7月31日，甲方（**）与乙方（创艺公司）签订《马鞍山市住宅装饰装修工程施工合同》一份，约定乙方承包甲方室内装修工程，工程名称为当涂县江南名苑5栋1603室及跃层，工程装饰装修面积为238m2；承包方式为：乙方包工、包基础材料、包部分（或全部）主材（以甲方委托乙方代购主材清单为准）；施工期限4个月，开工日期为2017年8月17日（首期工程款到位后的第三天为开工日期）、竣工日期2017年12月17日（按国家质量验收标准验收合格之日为竣工日期）；合同价款370888元。关于工程变更约定：合同履行中的各项协商事宜、项目变更等均须由乙方负责人或乙方指定的代理人与甲方共同商定并签定书面协议或《工程变更单》有效，任何口头承诺或口头协议均无效。关于工期延误约定：因甲方未能按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；甲方未按期支付工程款，造成延误工期的，应当顺延；因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用乙方承担，工期不顺延。关于工程验收与结算双方约定：在施工过程中分四个阶段对工程质量进行验收，①水电管路敷设验收②泥瓦工程验收③木制工程验收④油漆、涂料工程及竣工验收；根据双方约定的付款时间，甲方未能按约定缴纳中期款或后期款的，乙方有权停止施工并发停工通知书，甲方并承担由此造成的工期顺延或经济损失。关于工程款支付方式约定：第一次预付款的付款时间为开工前三日，应支付10万元；第二次中期款的付款时间为泥瓦工立面验收合格、木作工程主材进场，应支付金额为20万元；最后一次尾款的付款时间为油漆工程验收合格，应支付金额为70888元。关于违约责任约定：由于乙方原因，工程质量达不到国家规定的标准，由乙方负责返工。返工费用由乙方承担，工期不得顺延；甲方未按合同约定支付中期款、后期款、尾款的，每延误一天甲方应向乙方支付应付款额的2‰的违约金；由乙方原因致使工期延误，每延误一天乙方应向甲方支付工程总造价的2‰的违约金。 合同签订后，创艺公司组织人员进场施工。受**委托，齐某至创艺公司施工现场查看，并在创艺公司开工现场交接交底单、客户授权施工责任书、施工材料进场验收单、水电施工环节监督单、防水闭水实验记录单、瓦工施工环节监督单、木工施工环节监督单、油工施工环节监督单等材料的客户签名处签字确认。施工过程中，**共计向创艺公司支付装修工程款27万元。2018年4月10日左右，**收回了案涉房屋钥匙。 另查明，**与陈洁系夫妻关系，二人于2015年6月19日登记结婚。 本院认为，创艺公司与**签订的《马鞍山市住宅装饰装修工程施工合同》，是双方当事人真实意思表示，内容不违反法律法规的禁止性规定，应为合法有效，双方均应依照合同的约定履行各自的义务。 齐某陈述其受**委托去的案涉房屋装修施工现场，**对此予以认可。案涉装修工程从开工前的开工现场交接交底单、客户授权施工责任书、施工材料进场验收单、防水闭水实验记录单，到相关施工环节监督单，均由齐某在业主或客户签名处签字确认，结合创艺公司的万涛与齐某微信聊天记录，可证实齐某系代表**在相关记录单等材料上签字。对**辩称没有授权齐某对案涉工程各环节进行验收的意见，不予采信。从内容上看，创艺公司提交的相关记录单、施工环节监督单载明了详细的项目施工及验收要求，在该监督单上签字确认应是对相关施工环节及质量的认可。 对创艺公司陈述的合同约定装修工程价款为370888元，已收到**支付的装修工程款共计270000元，**未提出异议，本院予以确认。根据合同约定，**应于“油漆工程验收合格时付清工程尾款”。关于油漆工程验收合格时间，创艺公司认为应是其提交的油工施工环节监督单载明的填表日期，即2017年10月28日。但该时间与木工施工环节监督单载明填表日期2017年10月23日仅相差5天，显然不符合房屋装修施工常理。庭审中，**陈述其在2018年4月10日前将案涉房屋钥匙收回，根据**提交的微信聊天记录，案涉房屋装修的墙顶面硅藻泥施工在2018年4月3日前结束，故在创艺公司未提交其他证据证实油漆工程施工结束时间的情况下，墙顶面硅藻泥施工结束时间2018年4月3日可视为油漆工程施工结束时间，故**最迟应于2018年4月3日付清案涉房屋装修工程款，其至今尚欠100888元未付，已构成违约，创艺公司要求**给付100888元装修款的诉讼请求，有事实和法律依据，本院予以支持。关于创艺公司主张的逾期付款违约金，**抗辩违约金明显过高，请求调整。本院认为，双方在合同中关于逾期付款责任的约定不违反法律规定，但按合同中约定的违约金标准即每天2‰计算，违约金达到了年利率73%，该约定明显过高，创艺公司也未提供因逾期付款造成损失的证据材料，本院参照法律规定的民间借贷逾期还款利息计算标准，对该项违约金调整为按年利率6%计算。根据应付款的时间节点，其中3万元中期款的延期付款违约金按创艺公司诉请自2017年10月28日计算，尾款70888元的延期付款违约金自2018年4月3日计算。 双方签订的《住宅装饰装修工程施工合同》约定，**在装修施工开工前三日应支付预付款10万元，泥瓦工立面验收合格、木作工程主材进场时应支付中期款20万元，油漆工程验收合格时支付尾款70888元。根据创艺公司提交的相关交接单、验收单以及监督单等材料中记载的时间，**在2017年10月23日前就应支付预付款和中期款合计30万元，但**至今仅支付27万元。根据合同约定，“根据双方约定的付款时间，甲方（**）未能按约定缴纳中期款或后期款的，乙方（创艺公司）有权停止施工并发停工通知书，甲方并承担由此造成的工期顺延或经济损失”，故在**未按合同约定的付款节点足额支付相应工程款的情况下，其要求创艺公司自2017年12月18日起支付工期延误违约金的诉讼请求，没有合同依据，本院不予支持。 **称创艺公司未完成承包范围内的装修工程，其委托齐某对创艺公司未完工的部分进行施工支出了77200元。本院认为，**为此提交的金额为77200元的工程预算表系其单方制作，并未提供有效证据予以佐证，从内容上看该工程预算表中载明的施工内容与创艺公司工程预算书载明的施工内容基本上并不重合，也就是说并不属于创艺公司按照双方合同约定应完成的施工项目。此外，**也未提交有效证据证实该77200元的支付。综上，对**要求创艺公司给付其77200元施工费用的诉讼请求，本院难以支持。 关于案涉债务是否属于**、陈洁的夫妻共同债务。本院认为，**与陈洁于2015年6月19日登记结婚，案涉房屋江南名苑5栋1603室及跃层系**、陈洁共有，在夫妻关系存续期间对共有的房屋进行装修所产生的债务，夫妻二人应共同承担清偿责任。因此，对创艺公司主张案涉债务系**、陈洁的夫妻共同债务，要求**、陈洁共同承担清偿责任，本院予以支持。 因购买诉讼财产保全责任保险只是为诉讼保全提供担保的方式之一，为此所支出的费用并非创艺公司申请诉讼保全必须支出的费用，故对创艺公司要求被告承担其购买相关保险支出的费用，本院不予支持。 据此，依照《中华人民共和国共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（二）》第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条、第六十四条第一款、第一百四十条、第一百四十二条之规定，判决如下： 一、本诉被告**、陈洁于本判决生效后十日内向本诉原告马鞍山市创艺建筑工程有限公司支付装修工程款100888元及逾期付款违约金（违约金按年利率6%计算，其中：以30000元为基数，自2017年10月28日计算至实际付清之日；以70888元为基数，自2018年4月3日计算至实际付清之日）； 二、驳回本诉原告马鞍山市创艺建筑工程有限公司的其他诉讼请求； 三、驳回反诉原告**、陈洁的诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费1159元、保全费1220元，反诉案件受理费1760元，合计4139元，由本诉被告（反诉原告）**、陈洁负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省马鞍山市中级人民法院。 审判员 周 健 二○一九年四月二十二 书记员 耿洪玲