福建省泉州市洛江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0504民初514号 原告：邱蛟强，男，1979年9月28日出生，汉族，住福建省泉州市丰泽区。 委托诉讼代理人：陈珊玲，福建麒顺律师事务所律师。 被告：福建津汇房地产开发有限公司，住所地福建省泉州市洛江区万福街万源花苑A幢二楼。 法定代表人：于志丹，该公司董事长。 委托诉讼代理人：刘伟平，福建双鼎律师事务所律师。 委托诉讼代理人：胡伶偲，福建双鼎律师事务所律师。 原告邱蛟强与被告福建津汇房地产开发有限公司（以下简称津汇公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年2月26日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告邱蛟强的委托诉讼代理人陈珊玲、被告津汇公司的委托诉讼代理人刘伟平、胡伶偲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 邱蛟强向本院提出诉讼请求：1.判令津汇公司向邱蛟强支付逾期交房违约金4860元；2.本案诉讼费用由津汇公司承担。事实和理由：2015年9月26日，邱蛟强与津汇公司签订《商品房买卖合同》，双方约定邱蛟强购买津汇公司预售的位于泉州市洛江区滨江大道填海A地块津汇·红树湾（A区）地下室车位X号，成交金额为15万元，津汇公司应于2016年8月31日前向邱蛟强交付车位。邱蛟强依约一次性支付了全部房价款，但直到2017年7月17日津汇公司才通知邱蛟强于2017年7月22日至31日到津汇公司办理车位入伙手续，故根据合同第十二条第1.（2）项约定，津汇公司应自2016年9月1日起至2017年7月22日止（合计324天）以总房价款15万元为基数，按日万分之一向邱蛟强支付逾期交房违约金，共计4860元，但津汇公司一直推诿未付。据此，邱蛟强诉至法院，请求判准邱蛟强之所请，以维护自身合法权益。 津汇公司辩称，邱蛟强的诉讼请求没有事实和法律依据，应当予以驳回。一、邱蛟强未按照住宅专项资金管理办法以及合同补充协议的规定缴纳住宅专项维修基金，津汇公司不构成逾期交房，邱蛟强无权要求津汇公司支付违约金。1.根据建设部、财政部联合发布的《住宅专项维修资金管理办法》第十三条：“未按本办法规定交存首期住宅专项维修资金的，开发建设单位或者公有住房售房单位不得将房屋交付购买人”，第三十六条：“开发建设单位违反本办法第十三条规定将房屋交付买受人的，由县级以上地方人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处以3万元以下的罚款”，根据双方签订的《商品房买卖合同》附件十一：补充协议的第五条专项维修基金收取：“买受人应当按50元/m2向出卖人缴交（出卖人代收）专项维修资金”，《商品房买卖合同》附件十一：补充协议第一条关于房屋交付的补充约定：“1、……若买受人存有欠付购房款、面积补差款等费用未向出卖人支付、偿还的情形，出卖人有权延期交付房屋并不承担任何违约责任”，邱蛟强未按《住宅专项维修资金管理办法》履行将住宅专项维修资金存入住宅专项维修资金专户的法定义务，也未按合同约定向津汇公司缴交住宅专项维修资金，津汇公司不得将车位交付给邱蛟强使用，津汇公司不构成逾期交房，无需支付逾期交房违约金。2.同时，根据《中华人民共和国合同法》第六十七条关于“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求”的规定，在邱蛟强未缴交住宅专项维修资金之前，津汇公司享有先履行抗辩权，津汇公司未交付讼争车位不构成违约，津汇公司无需支付逾期交房违约金。3.讼争商品房于2016年10月10日经建设、勘察、设计、监理、施工单位五方验收合格，达到交付使用的条件，讼争车位未能及时交付系因邱蛟强未缴交住宅专项维修资金，并非津汇公司违约。《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收，竣工验收合格的，方可交付使用。据此，讼争商品房已于2016年10月10日经建设、勘察、设计、监理、施工单位五方验收合格，达到交付使用的条件。津汇公司未将讼争车位交付系因邱蛟强不履行缴交住宅专项维修资金法定义务及约定义务，津汇公司不应当违反《住宅专项维修资金管理办法》的相关规定将讼争车位交付给邱蛟强使用。二、假设津汇公司存在违约，讼争商品房在施工过程中存在可以顺延交房的事实。在《商品房买卖合同》的履行过程中，发生的台风天、降雨量达10mm以上、六级以上大风（含六级）、停水停电、中高考等津汇公司可据实顺延的情况，共计179天，应当予以顺延。三、讼争房产房价发生翻天覆地的变化，邱蛟强不存在任何损失，请求法院酌情予以降低违约金。讼争车位在邱蛟强主张的违约期间已达到法定的交付使用条件，即已经过五方验收合格、消防验收合格，请求法院予以降低违约金，调整的幅度应当调整到邱蛟强主张的违约金总金额的10%以下。综上，邱蛟强的诉讼请求没有事实和法律依据，请求法院依法驳回其全部诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：邱蛟强与津汇公司于2015年9月26日签订《商品房买卖合同》及合同附件，双方约定由邱蛟强向津汇公司购买位于泉州市洛江区滨江大道填海A地块津汇·红树湾（A区）地下室车位X号，成交金额为15万元。邱蛟强已支付全部购房款。《商品房买卖合同》第九条约定商品房交付条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告……。第十一条约定津汇公司应当在2016年8月31日前向邱蛟强交付该商品房。第十二条约定除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间将商品房交付买受人的，双方同意按照以下方式处理：（1）逾期在180日之内，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金；（2）逾期超过180日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。另，2017年7月20日，津汇公司取得《泉州市建设工程竣工验收备案证明书》，讼争房产通过了建设工程竣工验收备案。2017年7月21日，津汇公司取得《泉州市洛江区房产测绘报告书》，讼争房产经过房产测绘。2017年10月25日，津汇公司向泉州市洛江区房地产管理处缴交了A区专项维修资金。双方确认津汇公司于2017年7月17日发出《车位入伙通知书》，告知邱蛟强于2017年7月22日至2017年7月31日至津汇公司办理交房入伙手续，2017年8月12日邱蛟强向津汇公司支付了住宅专项维修资金并办理了交房手续。 上述事实有双方当事人的陈述，邱蛟强提交的身份证、企业信用信息、《商品房买卖合同》及备案申请表、销售不动产统一发票、津汇公司提交的车位入伙手续书、入伙资料领取签收清单、福建省行政事业单位（单位）资金往来结算票据、中国农业银行客户收付款入账通知、《泉州市建设工程竣工验收备案证明书》《泉州市洛江区房产测绘报告书》等证据，本院予以确认。 本院认为，邱蛟强与津汇公司签订的《商品房买卖合同》及合同附件，系双方当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同约定全面履行义务。 １.关于何时达到交房条件。《商品房买卖合同》第九条约定，讼争房产应取得建设工程竣工验收备案证明文件、房屋测绘报告方可交付。从津汇公司提供的证据显示，讼争房产分别于2017年7月20日和2017年7月21日取得《泉州市建设工程竣工验收备案证明书》《泉州市洛江区房产测绘报告书》，故讼争房产于2017年7月21日达到双方约定的交房条件。津汇公司关于讼争房产已于2016年10月10日经建设、勘察、设计、监理、施工单位五方验收合格，已达到交房条件的辩解意见，不符合合同约定，不予采纳。 2.关于住宅专项维修资金。津汇公司主张邱蛟强未按《住宅专项维修资金管理办法》履行将住宅专项维修资金存入专户的法定义务，也未按合同约定向津汇公司缴交住宅专项维修资金，其不得将车位交付给邱蛟强使用，不构成逾期交房，无需支付逾期交房违约金。经审查，《商品房买卖合同》附件十一补充协议第一条内仅约定“买受人存在欠付购房款、面积补差款等费用未向出卖人支付、偿还的情形，出卖人有权延期交付房屋并不承担任何违约责任”，而补充协议第五条则约定“专项维修资金出卖人在办理预售许可证时由出卖人代买受人缴交，因此买受人在办理交房手续时应一次性归还给出卖人。”故津汇公司以邱蛟强未按有关规定和合同约定缴交专项维修资金作为免除其逾期交房违约责任的抗辩理由不能成立，不予采纳。 3．关于可顺延交房的情形。津汇公司主张在讼争房产开发项目施工后（含本案合同签订前、后）遇日降雨量10毫米以下降雨、六级以上大风（含六级）、停水、台风、中高考等均应据实延期交房，但其提供的相关证据体现的情形，并不属于当事人在订立合同时不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，无法认定为法定的不可抗力情形，且双方在合同内亦未就上述情形可顺延交房进行特别约定，故津汇公司相关顺延交房的主张，缺乏事实、法律及合同依据，不予采纳。 4．关于逾期交房违约金。津汇公司于2017年7月17日向邱蛟强发出《车位入伙通知书》，通知邱蛟强于2017年7月22日至2017年7月31日到津汇公司办理交房手续，该通知的时间已超过《商品房买卖合同》约定的交付时间合计325日（2016年9月1日至2017年7月22日），根据《商品房买卖合同》第十二条第1.（2）项约定，津汇公司应以房价款15万元为基数，按日万分之一向邱蛟强支付逾期交房违约金，现邱蛟强主张2016年9月1日至2017年7月22日计324日逾期交房违约金为4860元（15万元×0.0001/日×324日），予以照准。由于双方在合同内约定了逾期交房相应的违约金计算方法，系双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，应认定有效，故津汇公司主张双方约定的逾期交房违约金较高，请求予以调整，理由不充分，不予采纳。 综上所述，邱蛟强的诉讼请求，本院予以支持。津汇公司的抗辩理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十二条，《中华人民共和国合同法》第八条、第一百一十四条第一款规定，判决如下： 福建津汇房地产开发有限公司应在本判决发生法律效力之日起十日内向邱蛟强支付逾期交房违约金4860元。 案件受理费50元，减半收取计25元，由福建津汇房地产开发有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审判员  孙玫芳 二〇一九年四月十八日 书记员  黄书卿 附：本案所引用的主要法律条文及申请执行提示 《中华人民共和国民法通则》 第一百一十二条当事人一方违反合同的赔偿责任，应当相当于另一方因此所受到的损失。 当事人可以在合同中约定，一方违反合同时，向另一方支付一定数额的违约金；也可以在合同中约定对于违反合同而产生的损失赔偿额的计算方法。 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。