新疆维吾尔自治区特克斯县人民法院民 事 判 决 书（2019）新4027民初175号原告：冯加河，男，1970年2月25日出生，汉族，个体，住新疆石河子市，住新疆石河子市。被告：常州市泰源建设工程有限公司，住所：常州市金坛经济开发区华兴路185号。法定代表人：费成益，系该公司董事长。委托诉讼代理人：石绍磊，男，1970年7月13日出生，汉族，系该公司员工，原住西安市长安区，原住西安市长安区，现住新疆奎屯市，现住新疆奎屯市。原告冯加河与被告常州市泰源建设工程有限公司(以下简称泰源公司)建设工程合同纠纷一案，本院于2019年3月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告冯加河，被告泰源公司的委托诉讼代理人石绍磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告冯加河向本院提出诉讼请求：1.要求判令被告立即支付工程款80,000元，逾期付款利息7200元(自2017年1月1日计算至2018年6月1日，按年息6%计算)，合计87,200元；2.要求判令被告赔偿原告停工期间机械租赁损失费100,000元；3.本案损失费由被告承担。事实与理由：2015年5月1日，原、被告签订管道安装工程劳务协议，被告将伊犁州特克斯县萨尔库莆灌区灌溉工程库克铁列克东岸总干渠1、2号倒虹吸管工程承包给原告，合同约定单包工，工程总价款1,491,294.5元，总工期110天。工程完工交付后，被告至今欠付工程款80,000元，要求被告立即支付。合同约定开工日期2015年4月10日，但由于被告土建施工未按期完工，无法满足原告管道安装需要，工程自2015年7月至2015年10月施工，但被告土建施工频繁停工，导致原告管道安装在此施工期间，停工30天。2016年6月原告再次施工，同样原因导致原告频繁停工累积30天。原告施工期间因被告过错累计停工60天，机械租赁费损失100,000元，以上损失要求被告赔偿。被告泰源公司辩称，1.原告要求支付工程款的诉讼请求按合同约定此工程支付应该在项目完工后或者竣工验收后才向原告支付，在本案中工程合同的总价款为1,491,200元，目前为止原告所说还剩80,000元工程款未支付，按照合同约定工程完工后支付合同价款的80%，被告按此约定向原告支付的工程款已经远远超出了此约定。本工程现在还未验收，按照合同约定工程验收合格之日起支付90%工程款，工程质保金为工程价款的5%并在工程验收合格后一年内付清。按照总价款1,491,200，5%的质保金就是74,560元，也就是说即使通过了验收，那么质保金也是在合格验收后一年内支付，况且工程现在尚未验收。根据合同约定被告支付工程款远远超出，不存在未支付工程款。2.针对原告要求停工损失的要求，没有任何证据可以证实损失事实的存在，因此对此请求不予认可。综上，请求法院依据事实、依法驳回原告的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：一、2015年5月1日，原告冯加河与被告泰源公司签订《管道安装工程劳务协议》，双方约定：工程名称：伊犁州特克斯县萨尔库莆灌区灌溉工程库克铁列克东岸总干渠1、2号倒虹吸管工程，发包方(甲方)：江苏常州市泰源建设工程有限公司，承包方(乙方)：冯加河，身份证号码：××××××，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：伊犁州特克斯县萨尔库莆灌区灌溉工程库克铁列克东岸总干渠1、2号倒虹吸管工程。2、工程地点：伊犁州特克斯县。3、工程范围和内容：伊犁州特克斯县萨尔库莆灌区灌溉工程库克铁列克东岸总干渠1、2号倒虹吸管工程安装部分(参照新疆伊犁州水利电力勘测设计研究院技施设计图册)。1)、DN1816-DN1824管材制作安装；2)、加劲环12.6槽钢制作安装；3)、DN1824*12钢弯头(10支)制作安装；4)、钢套筒伸缩器DN1800-1.0MPa(10台)安装；5)、管道外壁涂刷两遍(大于等于80μｍ)环氧煤沥青漆。具体工作量参见分项报价汇总表。第二条工程期限1、本工程合同总工期为110天(日历天，从开之日算起)。2、本工程开工日期2015年4月10日，竣工日期2015年7月30日。3、如遇下列情况，经甲方现场工程师代表确认后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：(1)甲方在合同规定开工期前1天，不能交乙方施工场地，进场道路未修的，施工用水或电源未按规定接通，影响乙方进场施工时。(2)明确由甲方负责供应的材料、设备、成品、半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度时。设计发生变更影响施工进度的。(3)因遇人不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度时。第三条工程合同总价与单价1、本工程暂控价为人民币壹佰肆拾玖万壹仟贰佰元(大写)，即1,491,200元(小写)，包工不包料、劳务分包。(此价不含税)。第四条工程质量和检查验收……第四条双方负责事项……第五条违约责任与奖励规定……第六条争议的解决方式……第七条工程款支付方式1、包工不包料，合同签订后，乙方人员、设备进场后搭建施工设备完成后，甲方向乙方支付15万元作为预付款，在正式开工15天后甲方支付20万元工程辅材款。2、按单元工程支付进度款，支付工程量清单的60%作为进度款。3、工程完工后支付至合同工程款的80%，竣工验收合格内业资料验收合格后支付至合同工程款的95%，本工程质量保证金5%待验收合格后一年内付清。第八条附则……。该合同落款处由原告冯加河亲笔签名，被告泰源公司加盖公章。二、2015年2月12日，被告泰源公司向原告冯加河出具《分项报价汇总表》，编制：冯加河。合同总价1,491,294.5元。三、本案争议的工程至今为止内业资料未验收、未使用、工程未验收；四、原、被告双方未对本案争议的工程进行结算。五、被告泰源公司向原告冯加河支付了工程款1,411,294元。上述事实有原告冯加河向法庭提交的《管道安装工程劳务协议》、分项报价汇总表，由特克斯县水利管理总站出具的回复函一份以及原告冯加河、被告泰源公司委托诉讼代理人石绍磊的当庭陈述在案佐证，本院予以确认。原告冯加河向法庭提交的2019年4月17日杨晓军自书的证明一份、2019年4月17日钟福自书的证明一份，被告泰源公司对该两份证明的三性均不予以认可。本院认为，该两份证明的书写人均与原告冯加河具有利害关系，且本案争议工程的施工时间与该两份证明的时间不一致，故对该两份证明本院不予采信。被告泰源公司向法庭提交的《特克斯1、2号倒虹吸管安装工程情况说明》一份，原告冯加河对该份证据不予认可。本院认为，该份证据系被告自行出具并未经过原告冯加河的签字确认，故本院不予采信。本院认为，建设工程合同纠纷是指发包人将建设工程承包给承包人，发包人支付工程款的合同。本案中原告冯加河主张其与被告泰源公司系劳务合同关系，被告泰源公司抗辩其与原告冯加河系建设工程合同关系。本院认为，2015年5月1日，原告冯加河与被告泰源公司签订了《管道安装工程劳务协议》，原、被告双方在合同中约定的不仅有劳务费，还约定了对倒虹吸管的制作费、安装费、防腐费、设备费，同时合同中约定了付款方式，根据建设市场对建设工程约定的价款、付款方式、质量保证金的相关规则，可以认定本案为建设工程合同纠纷。经查明，被告泰源公司已向原告冯加河支付了工程款1,411,294元，被告泰源公司已向原告冯加河支付的工程款达到了工程总价款的94.6%。因本案争议的工程现未完工、内业资料未验收、工程未验收、未结算，根据原、被告双方签订的《管道安装工程劳务协议》中的约定，被告泰源公司继续向原告冯加河履行合同的条件未成就，综上，对原告冯加河主张被告泰源公司向其支付工程款80,000元，逾期付款利息7200元的诉讼请求本院不予支持。在庭审中原告冯加河自述其未在合同约定的时间内进场，原告冯加河也未向法庭提交证据证明本案争议工程是否存在停工、停工的原因以及其与被告就停工事宜是否有约定的相关证据，故对原告冯加河主张被告泰源公司赔偿停工期间机械租赁损失费100,000元的诉讼请求本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：驳回原告冯加河的诉讼请求。案件受理费2022元，由原告冯加河负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本和预交二审案件受理费，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院。（上诉期届满后，七日内未预交上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理）。审判员 刘  甜  甜二〇一九年四月二十九日书记员 巴力佳·巴依尔