秦皇岛经济技术开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0391民初199号 原告（反诉被告）：河北友成医疗器械贸易有限公司，住所地石家庄市长安区谈北路南钓鱼台名邸19B，统一社会信用代码911301000989870259。 法定代表人：尚杰浩，董事长。 委托诉讼代理人：武霞，公司员工。 委托诉讼代理人：董娜，河北佳诚律师事务所律师。 被告（反诉原告）：秦皇岛市中医医院，住所地秦皇岛开发区长江东道**，统一社会信用代码121303004018161072。 法定代表人：朱立春，院长。 委托诉讼代理人：张逊，办公室主任。 委托诉讼代理人：杨晓林，河北昊海律师事务所律师。 原告（发诉被告）河北友成医疗器械贸易有限公司（以下简称原告友成医疗器械）与被告（反诉原告）秦皇岛市中医医院（以下简称被告中医院）买卖合同纠纷一案，本院于2019年1月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告友成医疗器械委托诉讼代理人武霞、董娜，被告中医中医院委托诉讼代理人张逊、杨晓林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）友成医疗器械向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付货款2227040元及按同期银行贷款利率为基础，参照逾期罚息利率给付逾期付款利息按6.525%至给付之日止；2.请法院降低《秦皇岛市中医医院医疗设备采购合同》中约定逾期交货违约金的比例，按照中国人民银行同期贷款利率（年利率4.35%）计算；3.诉讼费由被告承担。事实与理由：原、被告双方签署了《秦皇岛市中医医院医疗设备采购合同书（合同编号：2017002）》（以下简称《合同》），《合同》约定原告于合同签订后90天内（即2018年2月23日前）向被告交付医用血管造影X射线机设备。但因《合同》约定的标的物生产厂家东芝医疗系统（中国）有限公司系日本东芝医疗系统株式会社在华全资子公司，由于母公司日本东芝医疗系统株式会社于2018年1月4日正式更名为佳能医疗系统株式会社，而作为其子公司的东芝医疗系统（中国）有限公司也相应进行更名及并购工作，从而导致暂停生产及供货。经原告多方协调，因佳能医疗系统株式会社全球一体化这一重大商业变更事项的执行未能解决。后原告于2018年6月25日完成交货，并于2018年7月4日安装完毕并经被告验收合格，至此，原告已履行合同义务，被告应支付全部货款。但时至今日，被告支付了2694000元首付款及3160960元货款，剩余2227040元货款仍未支付，同时，根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款规定，被告还应向原告支付迟延付款期间的利息（按照中国人民银行同期贷款利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算，即年利率6.09%）。另《合同》约定的延迟交货违约金过高，应予以降低。综上，为维护原告合法权益，特向贵院提起诉讼，望贵院支持原告的诉讼请求。 被告（反诉原告）中医院辩称，一、被答辩人要求被告给付利息及货款不符合客观实际。1、答辩人与被答辩人双方于2017年11月23日签订了《秦皇岛市中医医院医疗设备采购合同书（合同编号：2017002）》，答辩人向被答辩人购买付医用血管造影X射线机一台，总价为898万元。第一笔货款合同生效后支付价款30%（269.4万元），第二笔货款，货到验收合格后支付合同价款的60%（538.8万元），第三笔：设备使用满一年后付清合同价款的10％（89.8万元）。2、答辩人按照该合同约定向被答辩人支付了第一笔货款：合同价款的30％（269.4万元）、该合同第四条约定交货日期为签订合同90天内，被答辩人应当于2018年2月21日之前向答辩人交付医用血管造影X射线机，但被答辩人于2018年6月25日才交付了血管造影X射线机，被答辩人延迟交货124天，被答辩人所述的公司更名及并购工作不属于不可抗力，按照合同第七条第二款约定，被答辩人应当支付每天0.2％的违约金222.704万元（124天X0.2％X898万元=222.704万元）及逾期付款的同期银行贷款利息4.004218万元。3、2018年11月26日答辩人扣除被答辩人迟延交货违约金222.704万元后，将应付的第二笔货款316.096万元汇给了被答辩人；被答辩人要求给付利息一（131251.68元）、货款222.704万及利息二（20720.75元）不符合客观实际，不能获得法院支持。4、被答辩人延迟交货是第一次违约，延迟交货之后不按照合同约定支付违约金及利息是第二次违约，将公司更名及并购工作认定是不可抗力不符合法律规定，是被答辩人的行为导致了答辩人不能按期支付第二笔付款：合同价款的60％（538.8万元）；2018年11月26日答辩人扣除被答辩人迟延交货违约金222.704万元后，将应付的第二笔货款316.096万元汇给了被答辩人，被答辩人主张利息一、利息二不能成立。二、被答辩人请求降低逾期交货违约金比例，没有事实和法律依据。双方对于逾期交货违约金的规定，意思表示真实，处于双方自愿；从逾期交货的实际履行情况来看，约定的交货期间完全可以实现，被答辩人所述的公司更名及并购工作不属于不可抗力，被答辩人请求降低逾期交货违约金比例没有事实和法律依据。三、综合本案情况，诉讼费应当由被答辩人全部承担。 被告（反诉原告）中医院反诉称，一、请求人民法院判令反诉被告给付逾期交货违约金222.704万元及逾期付款的同期银行货款利息4.004218万元；请依法驳回反诉被告主张迟延付款期间利息、降低逾期交货违约金比例的诉讼请求；二、由反诉被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：一、反诉被告应当支付违约金222.704万元及逾期付款的同期银行贷款利息，反诉被告主张给付货款222.704万元的诉讼强求应当驳回。反诉原告与反诉被告于2017年11月23日，签订了《秦皇岛市中医医院医疗设备采购合同》（合同编号20170020），反诉原告向反诉被告购买医用血管造影X射线机一台，总价为898万元。第一笔货款：合同生效后支付合同价款的30％（269.4万元），第二笔货款：货到验收合格后支付合同价款的60％（538.8万元），第三笔货款：设备使用满一年后付清合同价款的10％（89.8万元）。反诉原告按照该合同约定向反诉被告支付了第一笔货款：合同价款的30％（269.4万元）。该合同第四条约定交货日期为签订合同后90天内，反诉被告应当于2018年2月21日之前向反诉原告交付医用血管造影X射线机，但反诉被告于2018年6月25日才交付了医用血管造影X射线机，反诉被告延迟交货124天，反诉被告所述的公司更名及并购工作不属于不可抗力，按照合同第七条第二款约定，反诉被告应当支付每天0.2％的违约金222.704万元（124天X0.2％X898万元=222.704万元）及逾期付款的同期银行贷款利息4.004218万元。二、反诉被告主张迟延付款期间利息一（131251.68元）、利息二（20720.75元）的诉讼请求应被驳回。反诉被告延迟交货是第一次违约，延迟交货之后不按照合同约定支付违约金及利息是第二次违约，将公司更名及并购工作认定是不可抗力不符合法律规定，是反诉被告的行为导致了反诉原告不能按期支付第二笔货款：合同价款的60％（538.8万元）；2018年11月26日答辩人扣除被答辩人迟延交货违约金222.704万元后，将应付的第二笔货款316.096万元汇给了被答辩人；反诉被告主张迟延付款期间利息的诉讼请求应被驳回。三、反诉被告降低逾期交货违约金比例的诉讼请求应被驳回。双方对于逾期交货违约金的约定，意思表示真实，处于双方自愿；从逾期交货的实际履行情况来看，约定的交货期间完全可以实现，反诉被告所述的公司更名及并购工作不属于不可抗力，反诉被告降低逾期交货违约金比例的诉讼请求应被驳回。四、综合本案情况，诉讼费应当由被答辩人全部承担。 原告（反诉被告）友成医疗器械辩称，1、被告中医院主张的违约金已由反诉原告在应付货款中自行扣除，再次要求反诉被告支付没有事实及法律依据，约定违约金比例过高应予降低。2、对于逾期支付违约金的利息不应支持，违约金本身按日计算，已经足够弥补对方损失，且反诉原告并未明确提出要求我方支付违约金，我方不存在逾期支付的情况，其反诉主张无事实及法律依据，请法院驳回。 本院经审理认定事实如下：2017年11月23日，原告友成医疗器械与被告中医院签订了《秦皇岛市中医医院医疗设备采购合同书》（合同编号：2017002），约定被告中医院向原告友成医疗器械购买医用血管造影X射线机一套，生产厂家为东芝医疗系统株式会社，规格型号INFX-9000V,价款8980000元；交货日期为合同签订后90天内；交货地点秦皇岛市中医医院；付款方式，合同生效后被告中医院支付原告友成医疗器械合同款的30%，货物到达被告中医院交货地点，验收、安装调试合格后，支付合同款60%，设备使用一年后付清合同款10%；设备交货日期最长不超过合同签订后的90天，友成医疗器械对超出其合理控制范围的因素所引起的迟交货不承担责任。如发生上述事由，有成医疗器械有权书面通知中医院并相应顺延交货期；如因上述情况以外的原因发生逾期交货，友成医疗器械应向中医院支付违约金，违约金按逾期交货部分的价款的每天0.2%计算……。合同签订后，被告中医院依约定向原告支付了合同款的30%货款2694000元。在合同履行过程中，因指定的设备生产厂家东芝医疗系统会社于2018年1月4日更名为佳能医疗系统株式会社，国内业务暂停供货，因东芝医疗系统株式会社（更换为佳能医疗系统株式会社）不能及时向原告友成医疗器械提供定制货物，造成原告友成医疗器械对（被告反诉原告）迟延供货，原告友成医疗器械于2018年6月25日向被告中医院完成交货，2018年12月26日，被告中医院向原告友成医疗器械支付货款3160960元，经原告友成医疗器械催要，被告中医院认为应扣除2227040元违约金，不应再支付货款。 上述事实有双方当事人陈述、《秦皇岛市中医医院医疗设备采购合同书》、佳能医疗系统（中国）有限公司《关于公司名称变更告知函》等证据予以证实。 本院认为，原告友成医疗器械与被告中医院签订的《秦皇岛市中医医院医疗设备采购合同书》合法有效，当事人应按约定全面履行自己的合同义务，原告友成医疗器械因供货方原因不能向被告中医院履行交货义务，虽不属于不可抗力，不是法定免责事由，但根据双方签订的秦皇岛市中医医院医疗设备采购合同书》第七条运输条款第一项约定“原告友成医疗器械对超出其合理控制范围的因素所引起的迟交货不承担责任。”原告友成医疗器械因合同约定的定制设备供货方变更名称，一定期间停止业务，造成迟延供货，超出了原告合理控制范围，属于合同约定免责事由。原告主张本院对违约金数额予以调整，根据法律规定，当事人主张约定的违约金过分高于造成的损失的，可以请求人民法院予以适当减少。对于违约金数额确定应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况，当事人的过错程度及逾期理由等因素，根据公平原则和诚实信用原则，以补偿性为主，惩罚性为辅予以确定。被告中医院未举证证明因原告友成医疗器械迟延交货造成的实际损失，故对原告友成医疗器械主张调整逾期交货违约金的比例，以合同价款为基数按照中国人民银行同期贷款利率（年利率4.35%）计算违约金的请求本院予以支持，违约金酌情调整为8980000元×4.35%÷365天×124天（迟延交货天数）=132707.18元，被告拖欠原告货款2227040元应予支付。原告友成医疗器械要求被告中医院给付迟延付款逾期利息，因双方对是否支付违约金及数额有争议，被告并非恶意拖欠，对该部分诉讼请求不予支持。被告中医院要求原告友成医疗器械给付逾期交货违约金222.704万元及逾期付款的同期银行货款利息4.004218万元的反诉请求本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第二款、第一百三十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）秦皇岛市中医医院于本判决生效后十日内给付原告（反诉被告）河北友成医疗器械贸易有限公司货款2227040元； 二、原告（反诉被告）河北友成医疗器械贸易有限公司于本判决生效后十日内给付被告（反诉原告）秦皇岛市中医医院违约金132707.18元； 三、驳回原告（反诉被告）、被告（反诉原告）其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费25830元，减半收取计12915元，原告（反诉被告）河北友成医疗器械贸易有限公司负担6458元，被告（反诉原告）秦皇岛市中医医院负担6457元；反诉费25830元，减半收取计12915元，由被告（反诉原告）秦皇岛市中医医院负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省秦皇岛市中级人民法院。 审判员 张 一 二〇一九年四月十日 书记员 李思元