山东省济南市长清区人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0113民初730号原告：北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司济南分公司，住所地济南市历城区。负责人：王占朝，该公司总经理。委托诉讼代理人：邱伟健，男，1981年7月18日出生，该公司员工，住山东省莱州市。委托诉讼代理人：程增刚，山东鼎杰律师事务所律师。被告：济南旅人与酒酒店管理有限公司，住所地济南市长清区。法定代表人：张书军，该公司总经理。委托诉讼代理人：高云，山东从德律师事务所律师。原告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司济南分公司(以下简称瑞祥佳艺济南分公司)与被告济南旅人与酒酒店管理有限公司(以下简称济南旅人与酒公司)装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年2月19日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人邱伟健、程增刚，被告委托诉讼代理人高云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。瑞祥佳艺济南分公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付工程款暂计63568元（具体金额待相关鉴定意见出具后再予确认），并由被告承担逾期付款违约金；2、本案诉讼费及相关费用由被告承担。事实与理由：2018年5月17日，被告与原告签订《施工合同》一份，约定被告将其位于济南市长清区XXXXX商业公园步行街X号楼X－XXX地址的“旅人与酒酒店装修工程”发包于原告。合同约定工程造价为人民币410000元，同时合同对工程价款的支付与结算、违约责任和因发包方提出增减项目或现场实际状况导致必然发生增减项则工期顺延，以及若发生增加费用由发包方负责并调整合同造价等事项均作出了约定。合同签订后，原告按照约定事项积极施工，包括将被告提出增加的工程项目均施工完毕，完成了全部的装修装饰义务。但在工程交付被告且由被告使用后，被告一直未履行合同所约定的工程价款付款义务，经原告多次催要，被告始终不予履行。现为维护自身合法权益，原告特依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规之规定向法院提起诉讼，望依法判如所请。济南旅人与酒公司辩称，涉案工程包死价格为410000元，增加项目包死价格为7000元，不存在其他增加工程的价款问题，因此瑞祥佳艺济南分公司的诉讼请求没有事实依据，也不符合法律规定，应驳回瑞祥佳艺济南分公司的诉讼请求。经审理本院认定：2018年5月17日，济南旅人与酒公司(甲方)与瑞祥佳艺济南分公司(乙方)签订《施工合同》，济南旅人与酒公司将其位于济南市长清区XXXXX商业公园步行街X号楼X－XXX酒店装修工程承包给瑞祥佳艺济南分公司施工，第一条工程项目，工程施工范围：以预算清单为准。使用面积530平方米，工程造价410000元。第三条工程期限，工程期限总工期50天。第五条工程价款支付与结算：1、本合同签订后3日内，甲方支付给乙方合同总金额30%的预付款123000元，2、施工20天内，甲方支付给乙方合同总金额20%的工程款82000元，3、施工40天内，甲方支付给乙方合同总金额30%的工程款123000元，4、竣工3天内，甲方支付给乙方合同总金额12%的工程款49200元，5、工程竣工验收完毕后360天内，甲方支付给乙方合同总金额8%的工程款32800元。第六条施工与设计变更，1、乙方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，履约中甲、乙双方签字认可的相关文件（会议纪要、补充协议等），作为施工的补充依据，与合同具有同等的法律效力。2、由甲方及时同乙方等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，待甲方认可后，乙方应按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机构设备调迁、材料及配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方同意后方可实施。4、甲方如需设计变更，必须作出正式修改通知书及修改新图纸确认后，乙方才予实施。重大修改和增加造价时，必须另行协商，乙方才予实施。5、在施工过程中的洽商，乙方给甲方递交的洽商单2日内未作出答复，则视为甲方默认。合同附件：1.赠送一个吧台，2．赠送阳台地面维修，墙面涂刷乳胶漆，3．合同预算清单所列项目后期施工无增量（甲方提出的变更除外），4．施工项目清单中涉及到的材料运输如需垂直运输，所需费用由乙方自行承担。5．乙方交付的全套设计图纸，设计说明及设计施工资质资料需满足消防要求，如因乙方提供的上述资料不符合消防要求，乙方需无条件修改图纸，提供符合消防要求的资质文件。6．付款节点以施工进度为准，隔墙和地面基层，照明线做完支付工程二期款。吊顶封板，电源线，防水，瓷砖完成后支付工程三期款，所有工程完成验收后支付尾款。此外，合同还就其他事项作了约定。王凯凯代表济南旅人与酒公司在合同上签名，瑞祥佳艺济南分公司在合同上加盖公章。瑞祥佳艺济南分公司提供的涉案工程报价手册，记载工程总造价667345.03元(不含税金)。经双方协商工程最终价为410000元，并书写添加到该报价页。王凯凯代表济南旅人与酒公司在该工程最终价页面上签名，瑞祥佳艺济南分公司在该页面上加盖公章。2018年6月，双方有关人员建立“旅人与酒装修交流群”，2018年7月25日瑞祥佳艺济南分公司在群内发布《停工告知函》，有关内容为：“致旅人与酒：我司于2018年5月17日与贵方就济南市长清区XXXXX商业公园步行街X号楼X－XXX酒店装饰工程签订了施工合同，工程造价410000元。由于此施工项目有项目变更双方公司未达成一致意见及三期款至今未支付，影响后续正常施工，且增项金额较大，为慎重起见暂做停工处理，待双方协商确认变更内容及支付三期款后，再继续施工，延误工期相应顺延，特此告知。”2018年7月26日，王凯凯代表济南旅人与酒公司与瑞祥佳艺济南分公司签订《合同补充协议》(以下简称《补充协议一》)，有关内容为：一、增加的工程内容及价款。甲乙双方一致同意增加的工程量为电源线、石膏找平、灯具安装；增加的该工程量价款为人民币7000元。双方确认以下事项由乙方完成：地面找平（达到铺设地毯要求）、卫生间墙面三面防水1.8米、卫生间地漏管道材料及施工、吧台背景墙瓷砖铺贴施工、所有灯具安装及开孔、所有插座、开关面板、卫生间上梁施工材料及工费；后期出现的漏项、材料工程量不足、工人工资费用由乙方自行承担，甲方概不负责。二、甲乙双方约定在原合同总工期的基础上，增加15天，即工程总工期为65天。如工期到期后（因停水停电原因造成工期延误除外），乙方未完成双方约定的施工量，并对甲方造成经济损失的，由乙方进行承担并赔偿。三、工程价款的付款时间及变更。双方约定付款节点以施工进度为准，即下水管、所有电源线及主线铺设完毕、上水管完成总工程的100％、墙面开槽完毕、五楼整层墙面挂网抹灰完成80％后，甲方需按原合同约定的第三期款项支付合同金额的30％，即人民币123000元；同时甲方承诺上述“一”中增加的7000元工程款，甲方于第四期付款时一并支付。另，双方原合同附件中约定的吊顶封板、防水、瓷砖工序于第三期款项付款后进行。四、本协议未涉及事项，即工程承包方式、双方权利义务及责任以及其他事项同原合同约定，原合同的其余部分继续有效。如有未尽事项，由双方协商解决。瑞祥佳艺济南分公司提供《开工告知单》一份，记载开工日期2018年6月11日，竣工日期2018年7月31日。甲方王凯凯签名时间8月11日，项目经理邱伟健签名时间8月11日。济南旅人与酒公司对告知单记载的开工、竣工日期不予认可。瑞祥佳艺济南分公司提供《竣工验收移交单》一份，记载开工日期2018年6月11日，竣工日期2018年10月4日。地面工程、墙面工程验收评价为差，强电工程未签。瑞祥佳艺济南分公司解释称因当时停电，未做验收。瑞祥佳艺济南分公司提供《合同补充协议》(以下简称《补充协议二》)复印件一份，有关内容为“甲、乙双方经友好协商，就双方2018年5月17日签订的旅人与酒酒店装修工程事宜，达成如下补充协议，以资共同遵守。一、剩余未完成项目内容：1、墙面乳胶漆，2、不锈钢踢脚线，3、壁灯，4、阳台下水篦子，5、公共卫生间门口石膏板吊顶。以上五项未完工项目于4日内完工，并签署尾期资料。二、对于施工中包下水管道此项合同外费用，于完工后当日结清。费用合计7368元整。三、根据合同及补充协议规定，甲方尾款于竣工后3日内支付完毕”。瑞祥佳艺济南分公司同时提供《包下水管道人工、材料费用明细》一张，共计7368元，签有“王凯”名字。济南旅人与酒公司的质证意见：该《补充协议二》为复印件，不予认可。明细表中“王凯”的名字，并非王凯凯的签名，不予认可。瑞祥佳艺济南分公司提供自行编制的《工程项目变更单》一份，变更项目工程造价60967.40元；同时提供录音光盘一张。拟证明工程项目变更情况。济南旅人与酒公司的质证意见：该工程项目变更单系原告方单方制作，不予认可。录音资料不足以证明原告的主张。瑞祥佳艺济南分公司未能提供变更项目经济南旅人与酒公司确认的相关证据。瑞祥佳艺济南分公司提起诉讼时曾要求对此变更项目的工程造价进行鉴定，庭审中要求证人出庭作证，并申请进行现场勘验。本院经审查未予准许。瑞祥佳艺济南分公司、济南旅人与酒公司均认可第一、二、三期工程款已支付完毕，共计付款328000元。本院认为，瑞祥佳艺济南分公司与济南旅人与酒公司签订的《施工合同》、《补充协议一》，系当事人真实意思的表示，无违反法律法规强制性规定的情形，为有效合同。施工合同约定的工程价款为410000元；《补充协议一》工程价款7000元。双方无异议，对此，本院予以确认。双方争议的焦点问题是：一、《补充协议二》及对应的工程价款7368元应否予以认定；二、《工程项目变更单》对应的工程造价应否予以认定。关于焦点一，瑞祥佳艺济南分公司提供的《补充协议二》为复印件；工程价款明细表中“王凯”的名字，并非王凯凯的签名。济南旅人与酒公司对上述证据不予认可。因此，上述证据不能作为定案依据。关于焦点二，《施工合同》约定“甲方如需设计变更，必须作出正式修改通知书及修改新图纸确认后，乙方才予实施。重大修改和增加造价时，必须另行协商，乙方才予实施”、合同附件约定“合同预算清单所列项目后期施工无增量（甲方提出的变更除外）”。瑞祥佳艺济南分公司主张工程项目有变更，所提供的《工程项目变更单》、录音资料等证据，未能达到“必须另行协商，乙方才予实施”的证明标准，即便后期施工有变更，但因瑞祥佳艺济南分公司未能提供双方另行协议一致的证据，其仍应承担举证不能的法律后果。因此，《工程项目变更单》对应的工程造价不应予以认定。综上所述，本案双方无异议的工程价款417000元，双方认可第一、二、三期工程款已支付完毕，共计付款328000元。《竣工验收移交单》记载涉案工程于2018年10月4日竣工验收交付使用，合同约定“竣工3天内，甲方支付给乙方合同总金额12%的工程款49200元。工程竣工验收完毕后360天内，甲方支付给乙方合同总金额8%的工程款32800元”，《补充协议一》约定“甲方承诺上述‘一’中增加的7000元工程款，甲方于第四期付款时一并支付”，济南旅人与酒公司第四期应付款项为49200元+7000元=56200元，其第五期应付款项尚未到期，瑞祥佳艺济南分公司可于付款期限届满后另行主张权利。为此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：由被告济南旅人与酒酒店管理有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司济南分公司工程款56200元；由被告济南旅人与酒酒店管理有限公司以56200元为基数，自2018年10月7日起至付清欠款之日止，按年利率6%向原告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司济南分公司支付利息；驳回原告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司济南分公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1389元，由原告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司济南分公司负担362元，被告济南旅人与酒酒店管理有限公司负担1027元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审 判 长  顾业友人民陪审员  张春法人民陪审员  刘桂华二〇一九年四月二十三日法官助理于菲菲书记员黄莹