广东省佛山市顺德区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0606民初21110号原告：广东长鹿环保度假农庄有限公司，住所地佛山市顺德区伦教街道三洲建设东路，统一社会信用代码：91440606752869569D。法定代表人：陈艳芳。委托诉讼代理人：刘竹雀，广东君厚律师事务所律师。委托诉讼代理人：孙琳玲，广东君厚律师事务所律师。被告：广州壹号实业有限公司，住所地广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫游戏产业园D12号，统一社会信用代码：91440113MA59BAT65Y。法定代表人：邱芸。委托诉讼代理人：彭怡聪，广东百健律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨紫露，广东百健律师事务所实习律师。原告广东长鹿环保度假农庄有限公司与被告广州壹号实业有限公司买卖合同纠纷一案,本院于2018年11月1日立案受理，依法由审判员伍晖仪适用简易程序独任审判。分别于2019年3月20日、4月10日公开开庭审理了本案，第一次庭审时，原告的委托诉讼代理人刘竹雀、被告的委托诉讼代理人彭怡聪、杨紫露到庭参加诉讼；第二次庭审时，原告的委托诉讼代理人孙琳玲、被告的委托诉讼代理人彭怡聪、杨紫露到庭参加诉讼。在诉讼中，被告于2018年11月27日向本院提出管辖权异议，经审查后本院于2018年12月10日作出驳回管辖权异议的民事裁定；被告对上述裁定不服提出上诉，佛山市中级人民法院经审查后于2019年2月1日作出民事裁定，驳回上诉，维持原裁定。本院于2019年3月11日收到退案，上述审查被告提出管辖权异议的期限依法不计入审理期限内。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即向原告返还货款135000元；2.判令被告按合同总价款30%支付违约金即135000元；3.本案诉讼费由被告负担。事实和理由：原告与被告于2016年8月13日签订了一份《广东长鹿环保度假农庄有限公司魔幻自行车游乐设备合同书》，约定原告向被告购买一台魔幻自行车，价款为450000元，被告自合同签订之日起450个日历日（即至2017年11月6日）内将设备全部安装、调试完毕并经原告验收合格交付使用。2016年8月18日，原告向被告支付了合同总价款20%定金及总价款10%预付款合计135000元。其后，因被告逾期交货，双方于2018年1月3日签订了一份《魔幻自行车游乐设备补充协议》，约定被告于2018年1月18日前先安装一台免检魔幻自行车暂替代原合同项下须经省检的魔幻自行车，并同意赔偿原告损失100000元；若被告仍未能在2018年5月1日前向原告提供须经省检的魔幻自行车，原告有权解除涉案两份合同，已收取的赔偿金100000元不予退还，被告需退还原告已支付的135000元并赔偿原告合同总价款30%的违约金。其后，被告仍未能按补充协议约定的期限履行交货义务，原告于2018年7月10日向被告发出解除涉案合同的通知书。但被告一直拒绝退还已收货款及支付违约金，据此，原告特向法院提起诉讼。被告辩称，请求继续履行涉案的两份合同，若原告坚持解除合同，则被告只同意向原告返还已付款项135000元，不同意支付违约金，请求法院予以驳回该违约金的诉请，理由如下：1.被告因研发涉案合同的设备已投入大量人力物力，但设备须经省检后才能提供合格证明，该义务涉及广东特征设备检测院等非被告所能控制的不可抗力因素，并非被告怠于履行合同义务造成的，经多方努力后，被告现在可向原告交付经省检合格的涉案设备，为此被告请求继续履行涉案两份合同；2.原告在履行涉案合同中并没有实际损失，即使被告逾期交付设备而被认定违约，原告主张的违约金过高，被告仅同意支付原告的违约金以实际损失的30%为限；3.在合同履行过程中，被告在2018年1月6日已向原告支付了100000元的补偿，并于2018年1月18日安装了一台免检的魔幻自行车设备供原告免费使用至2018年7月5日，且向原告开具了135000元的发票供原告抵扣16%的税款，已足以赔付对原告造成的实际损失，原告请求被告再向其支付违约金135000元明显过高，若法院支持原告的诉请，不计算免费提供给原告使用了半年的魔幻自行车及发票税费的责任，被告将承担超过合同总价款52.2%以上比例的违约金，有违公平原则。原告围绕其诉讼请求依法提交了以下证据：原告的营业执照复印件、被告的国家企业信用信息公示资料打印件、《广东长鹿环保度假农庄有限公司游乐设备合同书》、顺德农商银行自助业务回单、《游乐设备补充协议》、告知函、运单详情打印件、律师函复印件、EMS邮件底单及投递记录（各1份）、魔幻自行车排队位平面图打印件、《茶餐厅租赁合同》、《双皮奶商铺合作合同》、《风车城堡下精品店合同》、微信聊天记录截图打印件、游乐设施验收检验报告；对于双方无争议的证据，本院予以确认并在卷佐证；对于有争议的证据，本院认证如下：对于魔幻自行车排队位平面图打印件，无法佐证系涉案设备的安装场地，与本案无关，故本院对该组证据不予确认；对于《茶餐厅租赁合同》、《双皮奶商铺合作合同》、《风车城堡下精品店合同》，上述证据均是原告与第三人签订的合同，与本案无关，故本院对该组证据不予确认；对于微信聊天记录截图打印件，系电子证据，无法佐证聊天对象的身份，故本院对该组证据不予确认；对于游乐设施验收检验报告，来源合法，与本案存在关联性，故本院对该组证据予以确认并在卷佐证。被告在诉讼中没有提供证据。根据上述有效证据及结合当事人的陈述，本院对以下法律事实予以确认：2016年8月13日，原告广东长鹿环保度假农庄有限公司（甲方）与广东金博实业有限公司（乙方）签订了一份《广东长鹿环保度假农庄有限公司游乐设备合同书》，约定：1.甲方向乙方购买一台魔幻自行车游乐设备，价款45万元（含税）；2.自签订合同之日起450个公历日内乙方安装全部设备、调试完毕并经甲方验收合格交付使用，交货时甲方或甲方委托第三方进行验收，验收合格、调试完毕且乙方向甲方提供广东省特种设备检测研究院检测合格证后即为交货成功；3.签订合同五日内，甲方向乙方支付合同总价款20%定金及10%预付款合计135000元……；4.乙方逾期交货或交货不能通过甲方验收和省检且未在约定日期内更换合格设备的，每逾期一日，按合同总价款1‰支付违约金，该违约金最高限额为合同总价款30%，逾期达30日，甲方有权解除合同，乙方返还已付款项并支付上述违约金；……。签订上述合同后，原告于2016年8月18日向广东金博实业有限公司支付了款项135000元。2017年4月26日，广东金博实业有限公司变更名称为广州壹号实业有限公司，即本案被告。因被告未按上述合同约定的时间向原告履行交货义务，原告广东长鹿环保度假农庄有限公司（甲方）与被告广州壹号实业有限公司（乙方）于2018年1月3日签订了一份《游乐设备补充协议》，约定：1.乙方因未及时交货及自身存在过错行为严重损害了甲方利益，乙方自愿支付10万元（包含洗手间拆除及未按期交货赔偿费用）赔偿金给甲方，该款乙方应于2018年1月6日前支付给甲方；2.乙方免费提供免检魔幻自行车设备暂时替代原合同项下设备直至2018年5月1日或乙方提供原合同项下设备为止，免检魔幻自行车设备及运输、安装费用由乙方负责；3.乙方应于2018年1月18日前安装完毕免检魔幻自行车设备并验收合格；4.乙方应加快速度办理原合同项下省检设备的检测工作，并于2018年4月23日前完成原合同项下的设备交付使用义务；5.免检设备拆除的人工费、材料费、运输费以及省检设备的安装、运输、保险、调试费用均由乙方承担；6.乙方未能按本协议约定于2018年5月1日前向原告履行原合同项下的交付义务，原告有权解除本协议及原合同，本协议约定的赔偿金不予退还，乙方不仅应向甲方支付原合同总价款30%的违约金，且应退还甲方已支付的款项，并七日内拆除其免费提供的免检设备。签订上述协议后，被告按约定向原告支付了赔偿金10万元，并于2018年1月18日向原告提供了一台免检魔幻自行车设备供原告使用至2018年7月5日。2018年7月10日，原告制作了一份告知函，认为被告未能按协议约定的时间履行交货义务，要求与被告解除补充协议及原合同，并要求被告退还已付款项135000元及违约金135000元。原告于2018年8月9日通过EMS方式将上述告知函送达给被告。原告认为被告至今没有退还已收款项及支付违约金，遂于2018年10月31日向法院提起诉讼。在诉讼中，原告陈述其损失包括两部分：涉案场地的租金每月至少收取15000元，第一部分是双方于2017年12月14日解除合同时，场地已闲置38天加上重新规划时间90天合计128天（即4.2个月）；第二部分从原告2018年7月5日拆除免检魔幻自行车设备至2019年春节（即2019年2月1日）前原告再次购买同类型设备，闲置时间长达6.89个月，合计超过11个月，按每月15000元计算11个月为165000元。另查，原告于2019年1月21日在涉案场地安装了魔术单车，该设备于2019年2月1日经广东省特种设备检测研究院检验合格。本院认为，本案案由为买卖合同纠纷，原告与被告签订的涉案两份合同，系当事人真实意思表示，没有违反法律规定，属合法有效合同，应受法律保护。原告按约定向被告支付合同定金及预付款合计135000元，但被告未按约定履行交货义务，被告在诉讼中要求继续履行涉案两份合同，因被告经原告同意延期交货后仍未能按补充协议约定的期限履行交货义务，已构成根本违约，原告已于2018年8月9日向被告发出书面解除通知书，故被告要求继续履行涉案两份合同，理据不成立，本院不予接纳。原告要求被告退还已支付款项135000元，被告对此并无异议，故原告的该项诉请，理据成立，本院予以支持。承上述，被告未能按期履行交货义务，显属违约，原告要求被告支付违约金，理据成立，本院予以支持。但被告提出抗辩，认为虽然未按期履行交货义务，但在合同履行中已赔偿了原告损失100000元，如果继续向原告支付涉案合同总价款30%（即135000元）的违约金，明显过高，仅同意支付原告实际损失的30%，要求法院予以调整。对此，本院认为，首先，对于涉案场地闲置期间的确认，第一，根据《广东长鹿环保度假农庄有限公司游乐设备合同书》的约定，被告应当于签订合同后450天公历日交付涉案设备，即被告应于2017年11月6日交付，但被告一直未能交付，双方于2018年1月3日签订了《游乐设备补充协议》，原告同意被告迟延交货至2018年5月1日，被告为此愿意支付赔偿款100000元，该赔偿款实际已包括2017年11月6日至2018年5月1日期间的场地闲置损失；第二，在2018年1月18日至2018年7月5日期间，被告向原告提供了免检魔幻自行车设备给原告免费使用，原告在诉讼中陈述的闲置期间也不包括2018年5月1日至2018年7月5日期间；第三，被告于2018年7月5日拆除免检魔幻自行车设备后至原告于2019年2月1日正式投入使用同类型设备，即原告主张的涉案场地闲置期应从2018年7月5日计至2019年2月1日止，约7个月。其次，对于涉案场地闲置期间的损失，被告认为并未产生任何损失，但涉案场地在上述期间确实处于空置，必然会产生一定损失，故被告认为并未产生任何实际损失的抗辩，理据不成立，本院不予接纳；但即使按原告主张的场地闲置费每月15000元计算，原告主张的违约损失（包括预期损失等）也仅为105000元（15000元×7个月），该损失尚未达到涉案《游乐设备补充协议》约定的违约金135000元，即该协议约定的违约金明显过高，故本院结合原告主张的损失、双方合同履行的情况、当事人过错程度以及预期利益等因素考虑，酌定被告应向原告支付违约金90000元，超出部分，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、被告广州壹号实业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内，一次性向原告广东长鹿环保度假农庄有限公司退还款项135000元；二、被告广州壹号实业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内，一次性向原告广东长鹿环保度假农庄有限公司支付违约金90000元；三、驳回原告广东长鹿环保度假农庄有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取为2675元（原告已预交），由原告广东长鹿环保度假农庄有限公司负担375元，由被告广州壹号实业有限公司负担2300元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  伍晖仪二〇一九年四月二十三日书记员  陈玉琳