甘肃省平凉市中级人民法院民事判决书（2019）甘08民初22号原告：朱某朱某，住陕西省西安市莲湖区，住陕西省西安市莲湖区。委托诉讼代理人：王某1王某1，甘肃晨东律师事务所律师。被告：甘肃静宁建筑企业（集团）有限责任公司。住所地平凉市静宁县北环路162号。法定代表人：张某张某，该公司董事长。委托诉讼代理人：高某高某，该公司项目经理。委托诉讼代理人：车某车某，甘肃胜友律师事务所律师。第三人：王某2王某2，住陕西省商洛市，住陕西省商洛市。原告朱某朱某因与被告甘肃静宁建筑企业（集团）有限责任公司（以下简称静建公司）、第三人王某2王某2、陕西航天建筑工程有限公司（以下简称陕西航建）建设工程施工合同纠纷一案，于2017年12月12日向本院提起诉讼，本院审理后于2018年6月28日作出（2017）甘08民初72号民事判决。宣判后，原告朱某朱某、被告静建公司均不服，向甘肃省高级人民法院提起上诉，甘肃省高级人民法院审理后，于2018年12月27日作出（2018）甘民终665号民事裁定书，撤销本院（2017）甘08民初72号民事判决，发回本院重审。本院于2019年2月19日立案后，依法另行组成合议庭公开开庭进行了审理。原告朱某朱某及其委托诉讼代理人王某1王某1，被告静建公司的委托诉讼代理人高某高某、车某车某，第三人王某2王某2到庭参加诉讼。庭审中，静建公司申请撤回对陕西航建追加为第三人参加诉讼的申请，本院予以准许。本案现已审理终结。朱某朱某向本院提出诉讼请求：1.依法确认朱某朱某与静建公司签订的《建筑工程劳务施工合同》无效；2.判令静建公司立即向朱某朱某支付工程欠款8188742.1元，并承担利息579696.48元（利息从2017年8月16日起至2019年4月1日至。），共计8768438.58元；3.判令静建公司支付朱某朱某代付分项工程款404810元；4.判令静建公司立即返还履约保证金100万元，支付利息32504.17元，共计：1032504.17元；（利息暂计算至起诉之日，以履约保证金支付之日2017年3月1日起至实际给付之日利息为准）；5.判令静建公司立即返还现场剩余物资：两部施工电梯、钢管、配电箱；6.判令静建公司赔偿朱某朱某停、窝工损失17万元，（从2017年8月15日暂计算至起诉之日，以实际给付及止损之日为准）；7.判令静建公司承担本案的诉讼费用、保全费、担保费。事实及理由：2017年3月1日朱某朱某与静建公司签订《建筑工程劳务施工合同》一份，约定：静建公司将其承包的平凉市新河湾三期4﹟、9﹟楼及地下车库工程施工劳务分包给朱某朱某，同时约定了工程承包方式、范围、价款及支付方式、合同履约保证金等内容。合同签订后，朱某朱某组织人员依约履行施工义务，并完成部分施工任务，其中，车库于2017年6月29日完成封顶，4﹟楼于2017年7月14日完成封顶，9﹟楼于2017年8月15日完成封顶。但是静建公司未按约定支付工程款，给朱某朱某造成巨大的经济损失。因朱某朱某不具备施工资质，所签订的施工合同无效。但是，所完工程经过了竣工验收，符合法定的付款条件。静建公司项目经理高某高某已与朱某朱某就已完工程进行结算，工程款数额明确，应予支付。朱某朱某交纳的履约保证金100万元应当返还。另外，因静建公司未按约定支付进度款，给朱某朱某造成停工、窝工损失17万元，应当赔偿。还有，朱某朱某施工时租赁他人施工设备，主要有钢管、施工电梯两部、配电箱等价值49.2945万元，在撤场时留在施工现场，静建公司应予返还。静建公司辩称，一、关于朱某朱某、静建公司、第三人以及各分包班组之间的关系。涉案的××区的××区、9号楼及地下车库工程是由新世纪房地产开发有限责任公司（新世纪房产公司）开发的，发包给静建公司总承包建设的。由高某高某担任新河湾3区4号、9号楼及地下车库工程的项目经理。2017年3月1日，静建公司以其平凉分公司的名义将4号楼、9号楼及地下车库的全部建筑劳务发包给朱某朱某和第三人王某2王某2两人。（双方合同内容后面还将详述）。朱某朱某和第三人王某2王某2两人将全部建筑劳务大包后，即组织各班组入场工作。先后在涉案工程上为朱某朱某及第三人提供分项建筑劳务的有：张高坤带领的钢筋分包班组、明群平带领的外架分包班组、何学治带领的9号楼及车库木工分包班组、邓方平带领的4号楼木工分包班组、罗清维带领的电渣压力焊班组、蔡本旭带领的混凝土班组。朱某朱某和王某2王某2还将全部的砌体工程、二次构造、内外墙抹灰、地面垫层、层面工程、楼梯工程等二次分包给李勇，在李勇的二次分包范围内又有阳和兵、阳彪的砖工班组，宋永存带领的砖工分包班组，陈新志带领的内墙抹灰班组。史凤亭、周宏生、王汉军、朱彦伟等工人分别从事钢筋植筋、打磨作业、挂钢板网等建筑劳务；王安国、邵鹏刚、王伟、王宁、亢宁、赵小红、朱英华、郭冬冬等人为原告及第三人从事技术、财务、预算及工地管理；王延鹏、裴志强、王永红、郝俊、张亭飞、贾涌泉、代毅成、陈恒、王德耀、裴二强、张光伍、王汉军、程龙刚、赵理运、王崇虎、谢永龙、刘文科、李彦锁、冯哈克、刘转红、宋治国、冯玲叶、刘永利、刘六梅、米福荣、郭九红、王金柱、金广荣、尤晓将、李军、赖古八、张学光、王惠军、尚易荣、谢海生、赵永星、杨治强、张四田、李福刚、李晓松、叶茗浩、王菊莲、刘转能、朱润成、宋院红、宋粉红、王丽芳、秦社社、焦兴福、张红霞、陈龙岗等八十多人，或从事以拖拉机、三轮车从事材料转运，或从事零工等，均在朱某朱某及王某2王某2分包范围内从事劳务。二、朱某朱某、王某2王某2和静建公司签订的《建筑工程劳务施工合同》，相关内容双方约定明确。该合同的当事人，总包方是静建公司，分包方是朱某朱某和王某2王某2。工程名称是平凉市新河湾三期4号、9号楼及地下车库工程。承包方式是劳务承包。包括主体结构及二次结构等的全部劳务施工（钢筋、木工、混凝土、外架、砌砖、内外墙抹灰、楼梯公共部位贴砖、刮白、地坪）；机械设备、周转材料及辅材、内外脚手架、设施材料。施工及承包范围包括。基础防水保护层及屋面防水层以下所有工序所需的劳务用工及满足于本工程相关的机械、机具、周转材料；现场清理、基坑周边防护、主体施工阶段防护及防护栏杆刷漆；钢筋工程、模板工程、混凝土工程、脚手架工程、砌体工程、抹灰、现场内材料倒运；成品保护、施工现场清理、垃圾清理到施工现场指定场地；乙方所提供机械保养、维修、使用、进出场以及承包内容内的机械零配件购置及其费用；结构图所显示预留洞模板制作、预留、预埋、安装工作。同时，还以表格的形式，明确列明了全部工程中应当由朱某朱某施工的内容和范围。承包单价和结算依据。承包单价按建筑面积每平方米460元；车库承包单价按建筑面积每平方米650元；合同外用工技工260元每天，普工150元每天。第四条第6项约定，出现返工现象由甲方（静建公司）现场签证，并承担费用。合同工期约定，施工期间因乙方施工管理混乱、劳动力不足、施工质量差等因素，甲方可要求限期整改。如施工过程中乙方无故停工退场，甲方按完成工程量的50%结算。工程质量部分约定，本工程质量按国家规范要求，验收标准为合格；乙方必须对该工程质量负责，施工中必须有完整的质量保证体系，严格按国家及市属质监标准进行质量检验与控制；严格按照甲方技术交底及安全交底要求进行施工；钢筋工程按规定要求施工，模板支撑方案经济合理，拆模后的混凝土面内实外光、垂直平整，无任何形式的蜂窝麻面及跑模现象。如出现不合格，限期整改，且所耗费材料由乙方承担；返工，出现一次严重不合格，限期返工，并处罚1000元，出院重大质量事故，限期返工，并按实际损失进行处罚。返工发生的人工、材料、机具等所有费用均由乙方负责；施工中多次出现相同的质量问题或不按项目质检员要求整改，质量检查人员有权处罚500－1000元每次罚款。乙方在施工中造成的质量问题，如遇业主罚款，乙方应全额承担。双方材料设备供应部分，约定：甲方进场的材料乙方必须按照要求使用，不得人为浪费和损坏，一经发现处以2倍的罚款。乙方权利义务和责任部分，约定：乙方应自行负责工人安全教育及人身安全等问题，乙方应购买安全保险，如因乙方安排及管理等缺陷发生的安全事故，甲方不负责由乙方全额承担。合同履约保证金部分，约定：本合同签订之日起缴纳合同履约保证金100万元。主体完成至9层退35%；主体结构封顶退35%，承包范围内的工作达到初验标准退30%的履约保证金。争议和纠纷处理程序部分，约定：如连续两次发生乙方不能及时发放农民工工资，造成纠纷及影响，甲方有权直接发放给工人。三、在合同履行过程中，朱某朱某、王某2王某2构成严重违约。其一、严重拖欠农民工工资，为此工人曾到平凉市人力资源和社会保障局上访、投诉，也曾找发包方新世纪房产公司、静建公司及工程项目经理高某高某处索要工资。静建公司和新世纪房产公司代发了部分朱某朱某分包范围内劳务工资。其二、工程质量存在问题。其三，材料浪费严重。其四、在静建公司项目部代发工资时，唆使多人拿着假工单冒领工资。其五，伪造静建公司项目部的授权委托，伪造虚假的借条。目前公安机关正在调查。其六、未完成合同范围内的全部分包劳务，2017年11月20日冬季休工后，于11月26日进行了结算，之后提前撤场。第二年（2018年）3月1日开工后完全是由静建公司自行完成的剩余劳务。四、双方结算情况。工程自2017年3月初开工后，2017年11月20日工程进入冬季休工期，建筑工程全面停工。停工后，朱某朱某找到新世纪房产公司总经理袁广军，要求就全年完成的工程进行结算。静建公司项目经理认为朱某朱某分包范围内的全部劳务没有完工，不具备结算条件，应待来年复工干完后再结算。后几经交涉袁广军就指派新河湾项目部经理曾正伟，带领朱某朱某找到高某高某，并胁迫说如果给朱某朱某不结算，新世纪房产公司就给静建公司及项目部不付工程款。无奈之下，静建公司项目经理高某高某只得在曾正伟的主持下，与朱某朱某签署了结算单，就开工到休工的全部工程进行了结算。全部结算价款为12266088.90元。但是该结算，并未得到静建公司签章同意，静建公司亦不认可。五、双方在合同第六条第二项约定“如施工过程中乙方无故停工退场，甲方按完成工程量的50%结算。”因此，依约定静建公司应支付12266088.90元的50%即6633044.45元。就是按全部结算的工程价款12266088.90元来看，经静建公司计算，已超付了工程款，不存在欠付朱某朱某工程款的问题。1.向朱某朱某付款5069000元。其中直接付朱某朱某4694000元，375000元通过平凉市劳动监察大队代付。2.向第三人王某2王某2支付1963405元。直接向王某2王某2支付1475000元，第三人王某2王某2签字确认由新世纪房产公司代发工资488405元。3、向张高坤钢筋分包班组代付款608000元。静建公司代付320000元，新世纪房产公司代付288000元。4、向明群平外架分包班组代付款33万元。静建公司代付9万元，新世纪房产公司代付24万元。5、向何学治9号楼及车库木工班组代付108万元。静建公司公司代付432000元，新世纪房产公司代付648000元。6、向邓方平带领的4号楼木工分包班级代付668000元。静建公司代付22万元，新世纪房产公司代付448000元。7、向李勇二次分包范围内的各班组代付1034950元。阳彪、阳和兵砖工班组共代付494950元，宋永存砖工班组代付82000元，陈新志内墙抹灰班组代付458000元。8、由新世纪房产公司向罗清维带领的电渣压力焊班组代付4万元。9、由新世纪房产公司向朱某朱某的工人史风亭、周宏生、王汉军、朱彦伟四人代付劳务费62000元。10、由新世纪房产公司向朱某朱某的管理人员及零工代付工资727168元。11、向蔡本旭带领的混凝土分包班组代付140275元。静建公司代付2万元，新世纪房产公司代付120275元。12、静建公司代付朱某朱某材料费、设备费用、转运费用444723元。13、朱某朱某应当承担的工程质量违约金及罚款、工伤赔偿、浪费的材料费715850元。其中违约金及罚款、工伤赔偿款82100元、浪费的钢筋款475610元，浪费的混凝土款158140元。14、朱某朱某应当承担的税金1448157.98元，或者由朱某朱某向静建公司提供增殖税专用发票。以上，静建公司及项目部、项目经理高某高某、发包人新世纪房产公司直接向朱某朱某、第三人王某2王某2及朱某朱某和第三人王某2王某2分包范围内的劳务班组、工人、管理人员支付、代付的款项共计12167521元，应当由朱某朱某及第三人承担的罚款违约金及工伤赔偿82100元，浪费的材料款633750元，应当承担的税金1448158元，合计14331529元。六、保证金应当按合同约定返还。双方签订的合同第十五条明确约定“本合同签订之日起缴纳合同履约保证金100万元。主体完成至9层退35%；主体结构封顶退35%，承包范围内的工作达到初验标准退30%的履约保证金。”截止2017年11月26日双方结算之日，全部工程已完成了主体封顶，正在进行二次结构施工，后续工程还有很多，远远未达到初验标准。故保证金应当返还70万元。其余30万元，作为朱某朱某、王某2王某2应当承担的违约责任，应当不予返还。七、关于本案的处理，静建公司认为：其一，本案中合同是静建公司和朱某朱某、王某2王某2两人签订的，朱某朱某起诉，欠缺了必要共同诉讼的原告，请求以主体不适格为由驳回起诉。其二，双方结算的全部价款为12266088.90元，静建公司，新世纪房产公司共支付、代付12167521元；应当由朱某朱某、王某2王某2承担的罚款违约金及工伤赔偿82100元，浪费的材料款633750元，应当承担的税金1448158元，合计14331529元。远远超出静建公司应当支付的款项，因此，应当依法驳回朱某朱某的诉讼请求。其三，对于超付的部分，静建公司保留另案起诉的权利。其四，对于履约保证金，应当部分返还。关于变更的第一项诉讼请求，静建公司认为不存在代付工程款的问题。第三人王某2王某2述称，朱某朱某所诉事实全部属实。朱某朱某因为不认识静建公司项目经理高某高某，经其介绍认识后，朱某朱某与高某高某签订了劳务分包合同，其作为见证人在合同上签了名字。同时王某2王某2也从高某高某处承包了新河湾4#、9#号楼的水电劳务工程，结算的工程款都是自己完成的，与朱某朱某没有关系。在合同履行中王某2王某2参与了部分款项的收付，对情况比较了解。朱某朱某完成了大部分工程，并且经过质检部门验收签章。朱某朱某与静建公司项目经理高某高某进行了结算，但是静建公司拖欠工程款不付，造成农民工工资无法兑付以及朱某朱某个人经济损失，应当承担支付责任。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：关于朱某朱某提交的证据：1.朱某朱某提交的《建筑工程劳务施工合同》与本院上次审理时候提供的不一致，本次提交的合同没有王某2王某2的签名，但本院上次审理时提交的合同有王某2王某2的签名，且静建公司提交的合同与朱某朱某上次审理时提交的合同一致，故对朱某朱某本次提交的合同不予认定。保证金收据，静建公司对收据无异议，仅对返还条件有异议，予以认定。2.分项验收资料复印件，是由建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别对新河湾1区4﹟楼、9﹟楼工程地基与基础分部（地下车库）和主体结构分部工程进行了验收，分部工程质量验收记录、验收纪要均有施工单位、设计单位、监理单位的签字确认，予以认定。3.2017年10月25日朱某朱某单方制作的结算单无静建公司或其工作人员签章认可，不予认定。2017年10月26日的结算单，对工程量、价款表述明确，有朱某朱某与静建公司项目经理高某高某签字按印，予以认定。《公证书》，静建公司未对内容提出实质性异议，予以认定。4.2017年11月27日朱某朱某签字的现金领款单，大、小写金额不同，其中大写金额与静建公司提交的单据金额一致，应以大写金额认定付款数额为469.4万元。5.借条一张、收款收据二张及植筋工程结算书，因所涉工程系合同外工程，朱某朱某无证据证明该部分工程系双方认可的增加、变更工程，以及对工程量、价款等内容进行过确认，故不予认定。6.管理人员工资表系朱某朱某应当履行的义务，与静建公司缺乏直接的因果关系，不予认定。关于静建公司提交的证据：1.静建公司提供的申请书、挂靠协议、挂靠关系证明可以证明高某高某挂靠静建公司的事实，予以采信；《平凉市新河湾三期4号、9号及地下车库工程建筑工程劳务施工合同》与朱某朱某在本院第一次审理时提供的一致，予以认定；新世纪房产公司出具的《关于新河湾一区4号、9号楼代付人工费事宜说明》系新世纪房产公司向静建公司出具关于代付人工费的详细情况，可以作为认定案件事实的依据，予以认定；新河湾一区4#、9#楼封顶礼单与本案没有关联性，不予采信。2.静建公司提供的公安机关接处警记录、调查笔录、光碟不能直接证明朱某朱某在履行合同过程中存在违约行为，不予采信。3.王某2王某2领款单10份、工资表及农民工工资发放确认书收条，证明王某2王某2从静建公司领款1475000元、新世纪房产公司代付人工费488405元，共计1963405元，王某2王某2予以确认，可以作为认定本案事实的依据。4.张高坤与朱某朱某结算单、静建公司支付张高坤劳务费的领款单2张（金额32万元）、新世纪房产公司代付张高坤劳务费领条3份（金额288000元），与新世纪房产公司《关于新河湾一区4号、9号楼代付人工费事宜说明》能够互相印证，可以认定静建公司、新世纪房产公司代付张高坤劳务费共计608000元。5.朱某朱某与明群平结算单、领款单3份（金额9万）、领条2张（金额24万），有朱某朱某及其工长、结算员签字，与新世纪房产公司《关于新河湾一区4号、9号楼代付人工费事宜说明》能够互相印证，可以证明静建公司代付明群平劳务费9万元，新世纪房产公司代付24万元，共计33万元的事实。6.朱某朱某与何学治结算单、领款单2份（金额432000元）、领条3份（金额648000元），有朱某朱某及其工长、结算员签字，与新世纪房产公司《关于新河湾一区4号、9号楼代付人工费事宜说明》能够互相印证，可以证明静建公司代付何学治劳务费432000万元，新世纪房产公司代付648000万元，共计1080000元的事实。7.朱某朱某与邓方平结算单、领款单1份（金额22万元）、领条3张（金额448000元），有朱某朱某及其工长、结算员签字，与新世纪房产公司《关于新河湾一区4号、9号楼代付人工费事宜说明》能够互相印证，可以证明静建公司代付邓方平劳务费22万元，新世纪房产公司代付448000元，共计668000元的事实。8.李勇与朱某朱某签订的《劳务合同》及报价单可以证明朱某朱某将部分劳务转包李勇的事实；阳和兵、阳彪领款单3份（金额4万元）、证明（金额1810元）、领条（金额1万元）、收款收据（金额2万元），可以证明静建公司代付阳和兵、阳彪劳务费71810元；农民工工资发放表、收条33份与新世纪房产公司《关于新河湾一区4号、9号楼代付人工费事宜说明》中代付阳和兵264780元、张彬二次结构班组96000元、砖工33000元能够相互印证，可以证明新世纪房产公司代付阳和兵班组劳务费393780元的事实；王某2王某2签字的宋永存收款收据1份，证明静建公司支付宋永存人工费2万元；收条3张共计62000元，新世纪房产公司《关于新河湾一区4号、9号楼代付人工费事宜说明》中2017年10月份发放人工费砌体班组宋永存2万元，与收条不符，故认定新世纪房产公司代付2万元；王某2王某2签字的陈新志收款收据（金额5万元）、领条（金额1万元）、收条（金额3万元）、领款单（金额4万元）证明静建公司代付陈新志人工费13万元；领条3张与新世纪房产公司《关于新河湾一区4号、9号楼代付人工费事宜说明》能够相互印证，证明新世纪房产公司代付陈新志人工费328000元。9.朱某朱某与罗清维结算单、领条（金额1万元）收条（金额2万元）、借条（金额1万元）与新世纪房产公司《关于新河湾一区4号、9号楼代付人工费事宜说明》能够相互印证，证明新世纪房产公司代付罗清维人工费4万元的事实。10.朱某朱某签字的结算单2份、收条3份（金额55000元）、领条2份（金额7000元），证明新世房产公司代付史凤亭、周宏生、王汉军、朱彦伟人工费共计62000元，予以认定。11.新世纪房产公司代付朱某朱某管理人员及零工工资中有朱某朱某、王某2王某2签字确认的共计700182元，予以认定。12.领条（金额25000元）、收条3份（金额115275元），证明静建公司、新世纪房产公司代付黄涛砼班组人工费140275元的事实，与新世纪房产公司《关于新河湾一区4号、9号楼代付人工费事宜说明》能够相互印证，予以认定。13.供货合同书、平凉家富木材批发部销售清单6份、平凉家富木材批发部收款收据1份（金额15万元），供货合同书有王某2王某2签字盖章、销售清单有朱英华签字，可以证明静建公司代付朱某朱某、王某2王某2材料款15万元；刘琴领款单（金额5万元）、转账凭证（金额3万元），没有合同书及其他证据印证，不予认定；朱某朱某与济南汇友建工机械有限公司平凉销售服务站马春军签订的《机械租赁合同》、领款单2份（金额44000元）、收条一张（金额2万元）、转账凭证一份（金额4万元），证明支付电梯租赁费，但该收款人是马合平，与朱某朱某签订的机械合同一方马春军不相符，不予认定；18张领条、收条中只有尤晓将5000元与《关于新河湾一区4号、9号楼代付人工费事宜说明》能够相互印证，予以认定；领款单（金额26000元）一份，缺乏原件核对，也无其他证据佐证，不予认定。14.工程质量违约金、工伤赔偿款、浪费材料损失的单据、罚款单等证据，因静建公司已向本院另行起诉，本案当中不予审查。15、税款明细15页不属本院审查范围，不予认定。根据以上证据，本院查明本案事实如下：2017年3月1日静建公司平凉分公司与朱某朱某、王某2王某2签订《建筑工程劳务施工合同》，约定：静建公司将其承包的平凉市新河湾三期4﹟、9﹟楼及地下车库工程劳务施工分包给朱某朱某，总面积约3.2万平方米，最终以实际完成范围的设计图纸、合同约定，按《陕西省建筑工程概预算99》建筑面积计算规则计算的建筑面积为准。住宅楼承包单价按每平方米460元计算，车库承包单价按每平方米650元计算，合同外用工，技工每天260元，普工每天150元。同时还约定了工程承包方式、范围、进度款及支付方式、履约保证金等内容。合同签订后，朱某朱某向静建公司交纳履约保证金100万元，并组织人员进行施工，完成部分施工任务。2017年6月27日、10月26日，由建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别对新河湾1区4﹟楼、9﹟楼工程地基与基础分部（地下车库）和主体结构分部工程进行了验收，分部工程质量验收记录、验收纪要等资料均存放于施工单位静建公司。2017年11月26日静建公司第二项目部经理高某高某与朱某朱某就已完工程进行结算，4﹟、9﹟楼及地下车库总人工费为1226.60889万元。2017年11月27日，朱某朱某向静建公司出具现金领款单，收到现金469.4万元，并注明为2017年11月26日前所有的现金结算，不含代发款。2018年1月30日，经平凉市劳动监察支队协调，新世纪房产公司代发朱某朱某劳务人员工资37.5万元。王某2王某2从静建公司领取人工费1475000元、新世纪房产公司代付其人工费488405元，共计1963405元；根据静建公司提供的证据，静建公司代付朱某朱某、王某2王某2人工费、材料款共计1464085元，新世纪房产公司代付朱某朱某人工费共计3282962元（具体代付明细详见附表）。以上共计11779452元。双方结算后，朱某朱某撤离施工现场，朱某朱某未完成工程由静建公司组织其他班组继续完成。另查明，本院根据朱某朱某申请在诉讼前对静建公司在中国建设银行甘肃平凉分行静宁县支行××××××账户的存款949.118304万元予以冻结，期限为一年。2018年10月25日以（2017）甘08民初72号民事裁定对上述账户资金进行继续冻结，期限一年。本院认为，本案争议的焦点问题主要有：一是静建公司应否支付朱某朱某、王某2王某2工程款及利息，具体数额如何认定；二是王某2王某2与朱某朱某在本案中关系如何认定；三是朱某朱某主张的保证金、现场遗留物资应否返还；四是朱某朱某主张的窝工、停工损失应否赔偿。关于静建公司应否支付朱某朱某、王某2王某2工程款及利息，具体数额如何认定的问题。本案中，静建公司将其承包的新河湾一区4#、9#楼工程全部劳务分包给无相关施工资质的个人朱某朱某、王某2王某2，违反了法律的强制性规定，该承包合同无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，施工合同无效，但工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。朱某朱某、王某2王某2已完工程经由建设、勘察、设计、施工、监理等单位进行分部验收，质量合格，支付工程款的法定条件成立。且双方对所完工程进行了结算，故对朱某朱某请求静建公司支付工程欠款及利息的主张应予支持。双方结算的工程价款为1226.60889万元。静建公司已支付朱某朱某469.4万元，平凉市劳动监察支队协调代发朱某朱某劳务人员工资37.5万元。王某2王某2从静建公司领取人工费1475000元、新世纪房产公司代付王某2王某2人工费488405元，静建公司代付朱某朱某、王某2王某2人工费、材料款共计1464085元，新世纪房产公司代付朱某朱某人工费共计3282962元，以上共计11779452元。故静建公司应再付朱某朱某下欠工程款486636.9元。利息应从2017年11月26日起算，以中国人民银行公布的同期贷款利率计息，支付至工程欠款付清之日。关于王某2王某2与朱某朱某在本案中关系如何认定问题。首先，静建公司平凉分公司与朱某朱某、王某2王某2签订《建筑工程劳务施工合同》，朱某朱某与王某2王某2均作为承包方均在合同上签字，朱某朱某、王某2王某2也按合同约定进行了劳务施工，二人均为合同的承包人。其次，新世纪房产公司《关于新河湾一区4号、9号楼代付人工费事宜说明》中也明确记载静建公司项目经理高某高某将劳务工程承包给自然人朱某朱某、王某2王某2，说明对外该工程的发包方也知晓朱某朱某、王某2王某2均是涉案工程的劳务承包人；再次，新世纪房产公司代付管理人员工资时，王某2王某2作为承包人多次在人工工资表中签字确认，且新世纪房产公司也向王某2王某2单独代付人工工资；第四、本案中，王某2王某2作为第三人主动申请参加本案诉讼，说明本案的处理结果对其有利害关系。以上事实足以证明王某2王某2与朱某朱某是涉案工程的共同承包人，静建公司支付王某2王某2工程款1475000元、新世纪房产公司代付王某2王某2人工费488405元，两项共计1963405元，应包含在双方结算工程款1226.60889万元之内，在静建公司支付朱某朱某下欠工程款时，应予扣除。关于保证金、现场物资的返还问题。由于双方签订的合同无效，根据《中华人民共和国合同法》第五十八条规定，因无效合同取得的财产应当予以返还，造成损失的应按各自的过错承担相应责任。故朱某朱某主张返还保证金的请求成立，予以支持。但双方对涉案合同无效均有过错，故对保证金利息的主张不予支持。朱某朱某提交的证据不能证明现场物资的权属、价值，对该项主张不予支持。关于停、窝工损失问题。因涉案合同无效，对双方不具有约束力。朱某朱某主张静建公司未按合同约定支付进度款，造成停、窝工的主张没有依据，且该损失系间接损失，不予支持。综上，朱某朱某的部分诉讼请求成立，依据《中华人民共和国合同法》第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条规定，判决如下：一、甘肃静宁建筑企业（集团）有限责任公司与朱某朱某、王某2王某2签订的劳务施工合同无效；二、甘肃静宁建筑企业（集团）有限责任公司支付朱某朱某工程欠款486636.9元并承担利息，利息自2017年11月26日起算，按同期人民银行基准贷款利率计算，至工程欠款付清之日止；三、甘肃静宁建筑企业（集团）有限责任公司返还朱某朱某履约保证金100万元；四、驳回朱某朱某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费78238元，由朱某朱某负担55838元，甘肃静宁建筑企业（集团）有限责任公司负担22400元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于甘肃省高级人民法院。审 判 长 吕长录审 判 员 曹海荣审 判 员 摆建军 二○一九年四月二十九日法官助理 李利萍书 记 员 李芳芳