四川省达州市达川区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)川1703民初529号 原告：四川富林钢结构有限责任公司，住四川省达州市经开区七河路。 法定代表人：糜必林。 统一社会信用代码：915117005804412474。 委托诉讼代理人（特别授权）：侯华，男，生于1977年10月27日，住江苏省张家港市。 委托诉讼代理人：张倍铭，四川法之缘律师事务所律师。 被告：达州市孟昶工程机械有限责任公司，住四川省达州市经开区。 法定代理人：王玉丰。 统一社会信用代码：91511700051276935H。 委托诉讼代理人（特别授权）：廖诗清，男，生于1963年2月8日，住四川省达州市通川区。 委托诉讼代理人：曹世雄，达州市达川区法通法律服务所法律工作者。 原告四川富林钢结构有限责任公司（以下简称富林公司）诉被告达州市孟昶工程机械有限公司（以下简称孟昶公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院2019年2月14日立案受理后，依法适用简易程序，于2019年3月19日公开开庭进行了审理,于2019年4月12日组织双方针对原告补充证据进行了质证。原告富林公司委托诉讼代理人侯华、张蓓铭和被告孟昶公司委托诉讼代理人廖诗清、曹世雄到庭参加诉讼及质证。现本案已审理终结。 原告富林公司向本院提出诉讼请求：1.判决被告继续履行《徐工机械钢结构制作与安装合同》，由原告承建第3、第4号厂房；2.判决被告赔偿原告经济损失20万元；3.案件受理费、保全费等由被告负担。庭审中，原告将第一、二项诉讼请求变更为要求被告赔偿损失73.2万元，同时增加一条终止原被告之间的合同。事实和理由：2018年5月18日，被告将徐工机械钢结构项目发包给原告承建，双方签订的《徐工机械钢结构制作与安装合同》约定：1.工程名称、地点为七河路徐工机械厂房；2.工程承包范围：刚结构（主构件、次构件、维护结构）、制作、运输、卸车、安装，构件二次转运等一切安装使用的辅材，吊装机械、工地材料的看护；承包行为：甲方（被告）提供原材料运至原告生产车间，乙方（原告）负责来料加工、安装（刚构件出厂按蓝图理算，另加3%损耗）；4.制作费用：200吨为一支付节点甲方支付加工费。被告同时提供七河路徐工机械厂房全部（1-4号厂房）图纸，按图施工。合同签订后，原告按期完成来料加工，但被告因环保不达标等问题，直至2018年9月13日才提货及要求安装。原告承建完1号厂房后，被告却将承包给原告的2号厂房交由他人承担，违反双方合同约定。原告为维护自身合法权益，因此诉讼来院。 原告富林公司为支持其诉讼请求，向本院提交了下列证据： 第一组：1.四川富林钢结构有限责任公司营业执照；2.法定代表人身份证明；3.达州市孟昶工程机械有限责任公司营业执照。拟证明：原被告身份信息。 第二组：1.徐工机械结构制作与安装合同；2.项目总图；3.各厂房涉及图纸；4.徐工全部厂房重量清单；5.钢结构工程施工安全协议书。拟证明：1.原告承建被告七河路徐工机械1-4#厂房钢结构工程制作与安装；2.合同价款：200吨为一支付节点；3.被告承建项目包括1-4#厂房，预计用钢材1044吨。 第三组：1.经济损失情况说明。拟证明：因被告违约行为，给原告造成的经济损失约73.2万元。 第四组：1.吊车租赁合同；2.田国华徐工机械吊车结算单；3.刚结构工程安装合同；4.王志徐工机械安装劳务结算；5.中国建设银行网上银行电子回执（2张）；6.证明。拟证明：1.租用田国华吊车，总费用80000元（详见《吊车租赁合同》第二条），一号厂房吊车费用15000元，被告给原告造成损失65000元；2.因被告违约，原告应支付王志停工损失144000元；3.达州隆意达商贸有限公司代原告支付王志劳务费117000元，证明原告与王志存在真实劳务发包关系；4.钢结构工程安装合同证明徐工机械厂房4栋厂房被告全部发包给原告。 第五组：电费发票（3张）。拟证明：即便原告不用也会支付不少于12000元电费，因被告违约，给原告造成电费损失58543.75元。 第六组：工资表（6张）。拟证明：因被告违约，原告停工，支付工人工资348699.14元。 第七组：1.劳务合作协议；2.富林钢结构搭账单；3.达钢设备工程公司到富林钢结构作业人员名单；4.中国建设银行网上银行电子回执；5.证明。拟证明：1.因被告违约，原告支付达钢外聘人员（停工）工资96900元；2.达州隆意达商贸有限公司代原告支付达钢外聘人员劳务费110737元，原告与达钢设备工程公司存在真实的劳务发包关系。 被告孟昶公司答辩称：1.原被告双方签订的《徐工机械制作与安装合同》双方已经履行完毕并进行了终止；2.原告诉称的3.4号厂房的在建是原被告双方终止了原合同后被告方自行再建的，与本案无关，原告的这一诉讼请求不成立；3.原被告双方对原告方的施工工程量及工程款均结算清楚了，并且被告方已经付清原告方的应收工程款；4.被告方在支付原告的工程款期间因银行转账系统故障，被告方已向原告方多支付了工程款699013.35元，现正在另案处理；5。请求法院依法驳回原告的诉讼请求。 被告孟昶公司向本院提交了如下证据： 第一组：营业执照、法人身份证明、法人身份证复印件。拟证明：被告身份情况及主体资格。 第二组：《徐工机械钢结构制作与安装合同》。拟证明：原被告存在建设工程施工合同关系，但该合同并未约定被告方是将钢结构厂房1-4号全部交由原告施工。 第三组：结算清单。拟证明：2018年11月6日原被告之间对工程款已经结算完毕，有双方管理人员签字确认，双方施工合同已经终止。 第四组：达川区法院（2018）川1703民初4241号民事判决书，证明原被告工程款已经支付完毕，被告因银行系统故障导致超付原告工程款699013.35元，法院依法判决原告返还。 本院组织双方当事人进行了证据质证，对原、被告双方均无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 经审理，本院认定事实如下：2018年5月，原告富林公司与被告孟昶公司签订了《徐工机械刚结构制作与安装合同》，合同第一条约定：工程名称：七河路徐工机械厂房；第二条约定：工程承包范围：钢结构（主构件、次构件、维护结构）、制作、运输、卸车、安装。构件二次转运等一切安装使用的辅材，吊装机械，工地材料看护。承包形式：甲方提供原材料运至富林钢构生产车间，乙方负责来料加工、安装。（钢结构出厂按蓝图理算，另加3%损耗）；第三条约定：工期：开工时间2018年6月15日，竣工时间2018年9月15日。《徐工机械刚结构制作与安装合同》另约定了质量验收、工作范围、合同价款、合同单价、安全文明施工、工地代表、工程保修及售后服务、发包方、承包方另定事宜、争议解决等事项。2018年9月17日，原、被告签订了《钢结构工程施工安全协议书》，合同第一条约定：工程名称：徐工工程机械达州配套生产服务中心项目/联合厂房四钢结构工程，同时还约定了甲乙双方的权利和安全责任。合同签订后，原告对被告提供的1号楼原材料进行制作加工，并于2018年9月13日进场安装，2018年11月6日徐工机械1号楼施工安装完毕，同时原、被告对徐工机械1号楼的工程款进行了结算。 另查明：“七河路徐工机械厂房”包括1、2、3、4号楼，现徐工机械厂房2、3、4号楼已由其他主体施工安装。 上述查明事实有《徐工机械刚结构制作与安装合同》、《钢结构工程施工安全协议书》、结算清单及当事人陈述予以佐证。 本院认为：一、关于原、被告签订的《徐工机械钢结构制作与安装合同》约定的工程范围是1号楼还是1、2、3、4号楼的问题。原、被告签订的《徐工机械刚结构制作与安装合同》及《钢结构工程施工安全协议书》中，双方约定的施工范围是七河路徐工机械厂房，但均未明确是1、2、3、4号楼，且原、被告未就合同工程范围签订其他补充协议予以明确，因此合同中的工程范围属于双方约定不明。但庭审中，被告承认《徐工机械刚结构制作与安装合同》中的工程范围包括1、2、3、4号楼，故应当认定工程范围是1、2、3、4号楼；二、关于合同是否终止的问题。截止审理终结前，被告无证据证明曾向原告作出终止《徐工机械钢结构制作与安装合同》的意思表示。结合本案合同实际履行情况，徐工机械2、3、4号楼已由其他主体施工安装，故《徐工机械钢结构制作与安装合同》事实上已无法继续履行，应当予以终止。三、关于被告是否应赔偿原告损失的问题。本院认为，被告虽未将剩余2、3、4号楼交给原告制作安装构成违约，但《徐工机械钢结构制作与安装合同》中明确约定“甲方（被告）提供原材料运至富林钢结构车间，乙方（原告）负责来料加工、安装”。被告未向原告提供2、3、4号楼的原材料，实际上原告未对2、3、4号楼的原材料进行制作。而原告提供的《吊车租赁合同》、《钢结构工程安装合同》、结算单、劳务合作协议、工资表等补充证据均系原告与本案案外人发生的关系，无本案被告的签字、确认，与被告无直接因果关系，也无证据证明被告给原告造成了损失。即使原告存在损失，然原、被告双方签订的《徐工机械钢结构制作与安装合同》中没有约定违约责任条款，故原告主张被告赔偿损失的诉讼请求于法无据。 综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第九十一条、第二百六十九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条第二款之规定，判决如下： 终止原告四川富林钢结构有限责任公司与被告达州市孟昶工程机械有限责任公司签订的《徐工机械钢结构制作与安装合同》（合同编号：20180515）； 驳回原告四川富林钢结构有限责任公司其他诉讼请求； 案件受理费2150元，由本案原告四川富林钢结构有限责任公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省达州市中级人民法院。 审判员  张鑑 二〇一九年四月二十四日 书记员  赵丹