甘肃省庆阳市西峰区人民法院民事判决书（2020）甘1002民初2742号原告（反诉被告）：庆阳市西峰区温泉金鹏空心砖厂。投资人：张小平。委托诉讼代理人：张某，1986年7月13日出生，住甘肃省庆阳市西峰区安定东路146号水利设计院家属楼1号楼332室，张小平之子。委托诉讼代理人：林某，甘肃昕脉律师事务所律师。被告（反诉原告）：由某，住山东省章丘市，现住山东省邹平县。委托诉讼代理人：马某，宁夏纲伦律师事务所律师。原告（反诉被告）庆阳市西峰区温泉金鹏空心砖厂（以下简称温泉金鹏砖厂）与被告由某（反诉原告）由某合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原、被告及其委托诉讼代理人均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告（反诉被告）温泉金鹏砖厂诉称：诉讼请求：1、判令解除温泉金鹏砖厂与由某签订的《合同书》；2、判令由某退还温泉金鹏砖厂建窑技术费54350元；3、判令由某赔偿温泉金鹏砖厂损失118932.80元；4、判令由某赔偿温泉金鹏砖厂损失100000元；5、本案诉讼费用由被告由某负担。事实和理由，2018年8月18日，温泉金鹏砖厂与由某签订《合同书》，约定由某为温泉金鹏砖厂设计二次码烧隧道式生产工艺流水线和点火试烧，并承担2名试烧工人2个月工资，保证工程质量，烘干车上砖坯无坍塌现象，技术指导费共计70000元，工期60天，并约定如由某设计建造达不到承诺，赔偿温泉金鹏砖厂损失100000元。温泉金鹏砖厂按合同约定支付被告技术费44350元，并支付风机定金10000元，但由某未按合同约定替温泉金鹏砖厂购买风机，也没有退还10000元。码烧隧道窑外墙于2019年7月13日、2019年8月3日连续倒塌。致温泉金鹏砖厂损失118932.8元。温泉金鹏砖厂电话联系由某，其到现场查看后承诺予以修复，修复费用由其承担，后由某离去后经多次联系均无结果。工程又不能无限拖延，温泉金鹏砖厂无奈高薪聘请技术人员对未完成的工程进行施工，新技术员到达现场10天后认为由某设计的窑体弊病太多，窑体两侧墙体间无钢筋，无拉墙，墙体内受压导致窑体两侧坍塌；窑体曲缝砖比标准窑体曲缝砖高30公分，导致窑体每辆车增加费用600元，并造成与温泉金鹏砖厂要求的二次装坯要求不一致，使装坯环节增加人工费每月16000元，且系永久性增加，造成损失不可估量。若由某在窑体坍塌后积极配合温泉金鹏砖厂开展补救工作，完善合同义务，温泉金鹏砖厂便可以2019年投产，因其逃避责任，不履行合同义务，推迟温泉金鹏砖厂正常生产143天，按合同约定每天产量120000块砖，每块砖0.045元，损失772200元，并逐天增加，给温泉金鹏砖厂造成严重损失。原、被告之间合同合法有效，由某拒不按照约定履行合同义务，致温泉金鹏砖厂损失严重，其行为构成违约，故提起诉讼，请求依法支持温泉金鹏砖厂的诉讼请求。被告（反诉原告）由某辩称并提出反诉请求：判令反诉被告温泉金鹏砖厂支付反诉原告由某剩余工程技术指导费15650元，承担违约金20000元，合计35650元，案件受理费及反诉费用由温泉金鹏砖厂负担。原、被告于2018年8月18日签订《合同书》，约定由由某负责设计温泉金鹏砖厂二次码烧隧道式生产工艺流水线和点火试烧，达到烘干车上砖坯无坍塌现象，技术指导费共计70000元，工期60天。合同签订后，温泉金鹏砖厂共支付给由某44000元技术指导费，并非54350元，其所称的54350元，包含工人工资350元。窑体坍塌是温泉金鹏砖厂没有做好防水，雨水过多下渗导致，与由某无任何关系，由某不同意退还技术指导费并赔偿损失，承担违约金。合同签订后，由于资金原因，温泉金鹏砖厂未按约定期限支付由某的技术指导费，其违约在先，截止其起诉，尚欠由某技术指导费15650元，并导致工程一直延期，由某实际工作89天，按合同约定，温泉金鹏砖厂每天应支付由某1000元违约金。风机定金10000元属实，由某已支付给枣庄神工制冷机械有限公司，因温泉金鹏砖厂违约不支付后期风机款，导致风机未按时发货，与由某无关。涉案砖厂开工时间是2018年10月20日，并非2019年3月20日，故请求依法驳回温泉金鹏砖厂的诉讼请求，支持反诉原告由某的反诉请求。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据双方当事人的陈述和审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年8月18日，温泉金鹏砖厂与由某签订《合同书》，合同约定：1、温泉金鹏砖厂需建新型节能砖厂，由由某负责设计二次码烧隧道式生产工艺流水线（标砖日产量达到12万块）和点火试烧（点火一个月内达到产量要求后终止合同）。由某保证工程质量，而且烘干车上砖坯无坍塌（人为因素除外）现象，如达不到上述承诺，由某赔偿100000元。2、费用包含烧工2人1月工资在内合计70000元,双方签字付定金20000元，开工后放线付10000元，干到曲缝砖时付20000元，干到吊顶时付20000元，试产正常后结清余款。3、工期60天，自开工之日起，因自然因素工期顺延，若因温泉金鹏砖厂因素造成停工的，每超期1天罚款1000元。4、温泉金鹏砖厂负责免费提供由某人员施工期间的食、宿条件；因由某是专利技术，本合同适用于本次工程，且温泉金鹏砖厂要对由某的相关技术资料保密。5、由某进入工地后要文明、安全施工，安全责任由其自负。双方承担施工现场监理，及时纠正施工问题，杜绝工程质量隐患。双方自觉遵守以上条文，未尽事宜，另行协商解决，签字生效。合同签订后，由某组成人员进入场地施工，至2019年6月29日，耐火棉吊顶工程完工。温泉金鹏砖厂支付由某技术费44350元，包含技术员工资350元.2019年7月13日、2019年8月3日，下大雨时，二次码烧隧道两侧墙体连续倒塌。温泉金鹏砖厂联系由某修复，由某到场看后让温泉金鹏砖厂清现现场，随后修复，由某回家后双因隧道墙体倒塌责任问题未能达成一致意见，由某便拒绝修复，温泉金鹏砖厂遂组织人员施工修复，支付材料费、人工费、清理费共计88224.80元。另查，在合同期内，温泉金鹏砖厂支付给由某10000元，2019年5月9日，由某与枣庄神工制冷机械有限公司，签订《工业品买卖合同，》以自己名义定购2台神工离心风机，每台50000元，共计100000元，预付10000元作为订金，合同执行期限6个月，逾期订金不退。本院认为：《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”第一百一十三条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”第一百一十四条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”原告（反诉被告）庆阳市西峰区温泉金鹏空心砖厂与被告（反诉原告）由某2018年8月18日签订的《合同书》系双方真实意思表示，属有效合同，双方应当按照约定全面履行自己的义务。由某提供技术指导施工完成的二次码烧隧道式生产工艺流水线在交付后墙体坍塌，工程质量不能保证，属履行合同义务不符合约定，应当继续履行，采取补救措施防止损失的扩大，但由某未采取补救措施，温泉金鹏砖厂聘请人员对二次码烧隧道两侧墙体进行修复，且因为修复隧道致生产投产时间推后，造成温泉金鹏砖厂既得利益损失，依双方之约定，由某应当赔偿由此造成的损失100000元。由某拒绝修复的行为系以自己的行为表明不履行合同义务，符合合同解除条件，故对原告请求解除合同的请求合理，应予支持；由某提供的是技术指导，其已完成大部分工程，隧道两侧墙体坍塌未修复，是履行合同不符合约定，故对温泉金鹏砖厂请求由某退还已付技术指导费的请求不予支持，但由某请求温泉金鹏砖厂给付剩余技术指导费的反诉请求亦不予支持；由某反诉称温泉金鹏砖厂违约，应赔偿其违约金20000元，其提供的证据并不能证明工期拖延至89天及墙体坍塌系温泉金鹏砖厂原因所致，故对其该项反诉请求不予支持；综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、第一百一十九条之规定，判决如下：一、解除原告（反诉被告）庆阳市西峰区温泉金鹏空心砖厂与被告（反诉原告）由某2018年8月18日签订的《合同书》；二、被告（反诉原告）由某赔偿原告（反诉被告）庆阳市西峰区温泉金鹏空心砖厂损失100000元；三、驳回原告（反诉被告）庆阳市西峰区温泉金鹏空心砖厂的其他诉讼请求。四、驳回被告（反诉原告）由某的反诉请求。上述给付内容限判决书生效后十日内履行完毕。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费1399元，反诉案件受理费746元，由原告（反诉被告）庆阳市西峰区温泉金鹏空心砖厂负担399元，被告（反诉原告）由某负担1746元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于甘肃省庆阳市中级人民法院。审判员 常喜娥二〇二〇年十一月十日书记员 刘轩麟