贵州省凯里市人民法院民 事 判 决 书（2020）黔2601民初1994号原告：厦门嘉福幕墙铝窗有限公司。住所地：厦门市湖里区东港北路****-A。法定代表人：吴毅峰，总经理。委托诉讼代理人（特别授权）：沈睿丹、丛庆珠，北京大成（厦门）律师事务所律师。被告：中建六局建设发展有限公司。住所地：。住所地：天津市滨海新区中心商务区响螺湾旷世国际大厦****房间v>法定代表人：段宝平，董事长。委托诉讼代理人（特别授权）：李文贺，男，1989年5月22日出生，汉族，住天津市海滨新区，系公司法务。委托诉讼代理人（特别授权）：陈高翔，男，1990年10月12日出生，汉族，住天津市海滨新区，系公司员工。原告厦门嘉福幕墙铝窗有限公司（以下简称：嘉福公司）诉被告中建六局建设发展有限公司（以下简称：中建六局）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告嘉福公司的委托诉讼代理人沈睿丹与丛庆珠，被告中建六局的委托诉讼代理人李文贺到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告嘉福公司向本院请求判决：1、被告立即向原告支付工程款11881539元及利息（自起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至被告付款之日止）；2、被告立即向原告支付材料定金40万元、已进场未施工材料1205368.97元、幕墙工程项目部管理费用618500元、临建板房费用38652.42元及利息（自起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至被告付款之日止）；3、被告承担本案诉讼费用、保全费用。事实和理由为：2017年5月12日，原、被告签订《云谷田园滨河商业街及热带雨林水世界工程幕墙施工专业分包合同》（以下简称：幕墙施工合同），原告分包被告位于凯里市区内幕墙工程，承包范围包括商业、ＫＴＶ、水世界全部幕墙工程，具体范围由被告现场指定为准。合同价款采用可调价格方式，按照承包人与业主的结算价款。2018年3月，项目施工停滞，后合同停工，人员全部撤场且至今未复工。鉴于工程项目现场非原告原因已停工长达一年半，目前工程现场荒废、野草丛生、锈迹斑斑，无法继续施工，双方合同已经无法继续履行，合同原本约定的进度款和预留质保金支付条件无法成就，被告应当按原告实际完成产值全额向原告支付工程款，且应当承担因项目停工导致原告向其他配合单位支出的费用。一、滨河××及ＫＴＶ幕墙经业主审核确定产值为7691991.72元，根据合同约定下浮8%，即该部分工程款为7076631元。二、热带雨林水世界部分的幕墙施工，原告已完成产值10657509.03元，按合同约定下浮8%，被告应当支付该部分的工程款为9804908元。自2017年5月23日至今，被告共计支付原告工程款500万元。因此，被告应当支付原告工程款11881539元。三、原告为履行合同，已向各配合单位下单或订货、采购，由于项目停滞，已付定金无法取回，该部分款项为40万元也应当由被告承担。四、已进场但因项目停工导致尚未使用的材料共计1205368.97元也应当由被告承担相应费用。五、被告应当承担停工造成原告幕墙工程项目部管理费用损失618500元。本案工程已停工超过一年半，给原告造成巨大损失，其中差旅费20000元；原告项目部人员在工地附近房租每月1500元，暂计15个月为22500元；原告六名管理人员月薪合计48000元，暂计12个月费用为576000元。六、已经被告审核的临建板房费用38652.42元应当支付给原告。为了维护原告的合法权益，特诉至法院。被告中建六局辩称：一、中建六局已按约定向嘉福公司支付了全部工程款，嘉福公司的主张没有事实和法律依据，不应得到法庭支持。2017年5月12日，原、被告双方签订幕墙施工合同，约定由被告将云谷田园滨河商业街及热带雨林水世界项目的幕墙工程分包给原告施工。分包合同专用条款第34.1条约定本合同价款采用可调价格施工。同时，分包合同专用条款第34.5.2条第（2）款约定：每月支付本月已完工程量产值的70%；承包人工程竣工验收合格后，承包人与业主办理结算、分包人与承包人办理结算后支付给至分包人结算额的95%；剩余5%作为质保金在总承包工程竣工验收满2年后3个月内无质量安全问题，无经济纠纷无息付清。本案中，业主方凯里云谷田园生态农业旅游开发有限公司（以下简称；云谷田园公司）已对嘉福公司施工的滨河××及ＫＴＶ幕墙工程确认产值为7691991.72元，根据分包合同约定的结算方式，产值为7076631元，目前我司已按照合同约定支付了原告70%即4953641.70元。目前项目正处于与业主协商阶段，故工程尚未竣工验收和结算，尚未到达分包合同约定的下一个付款节点，在滨河××及ＫＴＶ工程中，被告不存在违反合同的事实。原告要求被告支付剩余工程款是违背合同意思的行为，是不遵守诚实信用的表现。在热带雨林水慕世界幕墙工程中，业主单位尚未对原告的实际产值作出确认，原告的实际工程量尚不确定。另外，涉案工程亦有原告关联公司，即厦门益舜景观建设工程有限公司（以下简称：益舜公司）负责精装修工程的施工，在精装修工程中，工程量未确定，而已在精装修工程中超付了工程款。故基于脚手架租赁费用，应该待业主单位对原告和益舜公司施工的产值予以确认后，扣减脚手架产生的租赁费后，达成与原告的结算并支付相应款项。二、原告主张材料定金、材料款、管理费、临建板房费没有事实和法律依据。该部分费用并无合同依据或法律依据，不应由我司支付。根据合同相对性原则，材料定金的损失与我司无关联。涉案工程所用材料由原告自己购买并用于涉案工程施工，工程暂时停工后，原告亦未对该部分材料采取有效的保护措施，防止损失扩大。原告向被告主张项目管理费无任何合同或法律依据。原告主张的临建板房所产生的费用应在双方结算后一并支付。我司不应支付本案的诉讼费和保全费用，截止目前，我司已按合同约定的付款节点向原告支付了全部工程款，原告向被告索要工程款没有事实和合同依据，我司不应支付本案的诉讼费和保全费用。经审理查明：2017年5月12日，中建六局作为工程承包人与嘉福公司作为专业分包人签订了一份《云谷田园滨河商业街及热带雨林水世界工程幕墙施工专业分包合同》，合同约定：工程名称为云谷田园滨河商业街及热带雨林水世界幕墙工程，工程地点凯里市区内，合同暂定金额为2500万元，此价款为暂定金额，最终合同价款以双方竣工结算价款为准。该合同附件《专用条款》第10条承包人义务，现场既有且属于承包人的机械设备可免费提供，其他均由分包人自备并承担费用。承包人不会为分包人专门提供某种设备，不会因为分包人的施工而专门保留现场既有设备，分包人在合同单价中已经充分考虑此因素。承包人负责场区分包工程指挥，分包人须严格服从承包人指挥，因分包人自行施工造成事故及损失，分包人承担全部责任。承包人交付现有脚手架给分包人，从交付之日起，按脚手架的垂直投影面积以1.5元／㎡／月计算租金，自交付脚手架之日起分包人对脚手架的使用以及维护负全部责任，在使用期间的安全责任全部由分包人承担。第11条分包人的一般义务，按承包人具体要求执行……。第22条分包工程的所有材料和设备均由分包人负责采购，且由分包人负责材料和设备的试验检验及相应费用。第16条⑴承包人承担本分包工程范围内所有的施工水、电费用。⑵分包人承担本分包工程范围内的临水临电设施的施工费用及维护。⑶承包人不会为分包人提供任何住宿。如果承包人有条件为分包人提供现场生活区，生活区租金双方另行协商……。第34条本合同价款采用可调价格方式：①本合同最终结算价款＝【按照承包人与业主的结算价款（分包人实施的相关工作内容，含图纸会审、设计变更、签证、技术核定等）】＊（1-下浮费率8%）-应扣减的其他费用（安全、质量、工期等罚款以及零星用工（分包人向承包人借工，单价按合同约定执行）扣款等等）。②分包人与承包人的所有工程范围内结算项目及其最终结算工程量以承包人与业主相应结算项目为基础，即工程量的最终确定、签证、索赔等均按业主对承包人的确认数作为承包人与分包人的最终分包结算数……。⑴合同价款包括人工费、机械费、材料费、辅助材料费、检测实验费、系统调试……。第34.5.1进度款请款报告提交时间：每月21日前向承包人提交上月已完工程量确认单（各部门签字必须完整）和预算书，承包人按照施工总承包合同的约定向业主提交工程量进度报表，待确认后双方根据本合同的约定进行预结算，本预结算及前述工程量确认单仅作为工程进度款支付依据，不作为结算依据，承包人收到相关审核人员审核签字同意且承包人收到业主相应进度款后21个工作日内支付。每月支付本月已完工程量产值的70%，承包人工程竣工验收合格，承包人与业主办理结算，分包人与承包人办理完结算后支付至分包人结算额的95%，剩余5%作为质保金在总承包工程竣工验收满2年后3个月内无质量安全问题，无经济纠纷无息付清。上述合同签订后，嘉福公司组织人员对涉案工程进行了施工，嘉福公司已经完成了KTV及商业街的工程量，并与业主方云谷田园公司进行了结算，该部分的工程量审定金额为7691991.72元。因业主方云谷田园公司资金链断裂，造成嘉福公司仅完成水世界部分工程后于2018年5月份停工至今。嘉福公司为了履行上述合同于2017年3月25日与案外人苏州朗固智能科技有限公司签订了一份《苏州朗固智能科技有限公司销售合同》，嘉福公司根据合同约定于2017年4月11日向该公司支付了20万元定金。嘉福公司为了履行上述合同于2017年3月28日与案外人广州帘翔建筑科技有限公司签订了一份《贵州凯里.云谷田-大型平移天窗购销合同》，嘉福公司根据合同约定于2017年4月11日向该公司支付了20万元定金。双方因对水世界原告已完成工程量以及原告还遗留在工程现场的材料价值产生分歧后，原告向本院申请对水世界的工程量以及现场堆放的玻璃和热镀锌方管进行鉴定，贵州皓天工程造价咨询有限公司（以下简称：皓天公司）于2020年9月3日作出《工程造价鉴定意见书（征求意见稿）》，原、被告对该征求意见稿进行质证后，皓天公司于2020年10月15日作出《工程造价鉴定意见书》，鉴定意见为：根据现有资料和条件分析、测算，案涉贵州省凯里市区内水世界幕墙工程造价鉴定意见如下：1、已完部分工程造价取整为人民币7556232元。2、场内堆放的玻璃和热镀锌方管总价取整为人民币513920元。3、小网架施工措施（铺设模板）被告认为没有相关的计价资料，不予计算，原告主张小网架施工措施（铺设模板）实际已经施工，此部分工程造价取整为人民币104776元，该部分鉴定意见供委托人判断使用。原告先行垫付了鉴定费24万元。2018年8月7日、10日、11日三天，经原、被告双方现场人员核实过磅确认，现场存留铝合金型材总重为40870㎏，双方约定单价为27.8元/㎏，总价值为1136186元。原告在涉案工程进行临建板房的建设，造价为38652.42元，该板房审核表上加盖有“中建六局建设发展有限公司滨河商业街及热带雨林水世界工程项目部”的公章。2017年5月23日，被告向原告打款140万元；2018年2月2日打款30万元；2018年2月28日打款320万元；2019年2月14日打款10万元，上述共计金额为500万元。另查明：被告将商业街及KTV及水世界的装修工程分包给益舜公司，该公司也已对涉案工程进行了部分装修。上述事实，有原告的起诉状、被告的答辩状以及本院采信原、被告所举证据材料和庭审记录等在卷佐证，经庭审举证、质证，本院依法审查，可以认定。本院认为：建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。原告与被告之间签订的《幕墙施工合同》系双方的真实意思表示，未违反法律法规的相关规定，故合法有效。原告依约组织人员及设备进场施工，而因为业主方云谷田园公司的资金断裂造成涉案工程自2018年5月份停工至今，现也没有继续开工的计划，故原告要求被告按照其已经施工的实际工程量支付完毕工程款，本院予以支持。被告辩称按照工程进度来付款，本院不予采纳。原告实施的商业街及KTV幕墙已经业主方核定工程量为7691991.72元，按照合同约定下浮8%后，原告主张的金额为7076631元，符合双方约定，本院予以支持。对于热带雨林水世界项目经鉴定，原告施工的工程造价为7556232元以及小网架施工措施（铺设模板）经鉴定工程造价为104776元，故本院予以支持。原告认为被告仅向其支付了工程款500万元，并向本院提交了被告向原告打款的凭证，故本院予以采纳。被告辩称向案外人益舜公司打款就是向原告支付工程款，但是被告与益舜公司之间也在涉案工程上有合作，被告也应向益舜公司支付装修款，故在原告不认可被告向益舜公司打款就是向其打款的情况下，本院不予采纳被告的该辩解意见。故扣除被告已经支付的500万元工程款，被告还尚欠工程款为9737639元。原告为了履行与被告签订的施工合同，向案外人两家公司分别支付了20万元的定金，系为了购买工程材料，而因涉案工程停工，造成原告定金的损失，理应由被告进行赔偿，故原告要求被告支付定金损失40万元，本院予以支持。原告为了履行施工合同，购买的已经堆放在施工现场的铝合金型材双方过磅总重为40870㎏，双方约定单价为27.8元/㎏，总价值为1136186元；原告为了履行合同购买的玻璃和热镀锌方管经鉴定总价为513920元，均系原告实际的经济损失，而原告在涉案工程停工上没有过错，故该损失也应由被告进行赔偿，上述三项损失共计为1650106元。被告辩称原告对其购买的材料放任堆在涉案工地，造成损失的扩大，并且该物品的所有权也是原告，其不应对其进行赔偿。本院认为，原告系为了履行涉案工程而进行的购买材料，而有些材料是为水世界项目订制的，不能用于其他工程，并且被告至今也没有向原告下发停工通知书，让原告不知其项目是否能复工，故被告的辩解意见，本院不予采纳。被告向原告支付该款项后，该物品的所有权归被告。原告诉请因停工造成的管理费用损失618500元，包括租房费用以及六名管理人员的工资，而原告却没有向本院提交相关票据以及管理人员工资册等予以佐证其损失的存在，故本院不予支持。原告诉请临建板房费用38652.42元，虽然双方在合同中约定被告不为原告提供任何住宿，但被告却在审核表上加盖了项目部的公章，并且将原告报的费用63537.51元，审核为38652.42元，故本院认为被告同意该费用由其支付，才进行的审核，故本院予以支持原告的该项诉请。被告要求扣除脚手架的费用，但却没有向本院提交相关证据，故本院不予支付。对于原告要求被告支付自起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款利率支付利息，本院认为，被告作为分包方在本次停工事件中也没有过错，系业主方的过错才导致停工，而且本案还涉及到鉴定等需要花费大量的时间才能确定原告的施工量，这些都不是被告的原因造成的，故本院不予支持该项诉请。原告鉴定花费24万元，该费用应由被告承担。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条、第二百七十二条、第二百八十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告中建六局建设发展有限公司在本判决生效之日起三十日内支付原告厦门嘉福幕墙铝窗有限公司工程款9737639元。二、被告中建六局建设发展有限公司在本判决生效之日起三十日内支付原告厦门嘉福幕墙铝窗有限公司定金损失40万元、进场未施工材料款1650106元、临建板房费用38652.42元。三、被告中建六局建设发展有限公司在本判决生效之日起三十日内支付原告厦门嘉福幕墙铝窗有限公司鉴定费24万元。四、驳回原告厦门嘉福幕墙铝窗有限公司的其余诉讼请求。若义务人未按照判决书确定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费已减半收取为51662元，保全费5000元，由原告厦门嘉福幕墙铝窗有限公司负担6696元，被告中建六局建设发展有限公司负担49966元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本。同时，在上诉期限内直接向上诉法院预交上诉费，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。逾期，本判决则发生法律效力。本判决生效后，如负有履行义务的一方当事人不履行义务，享有权利的一方当事人可在判决确定履行义务期限届满之日起两年内向本院申请执行。审判员  何婷婷二〇二〇年十一月十二日法官助理石本媛书记员姜秋妹