广东省广州市花都区人民法院民 事 判 决 书（2021）粤0114民初8692号原告（反诉被告）：茂名湛建工程项目管理有限公司，住所地茂名市茂南开发区锦堂居委下塘村102号2楼A201，统一社会信用代码91440902MA51HWPC48。法定代表人：李先寿，该公司经理。委托诉讼代理人：孙飞飞，广东法申律师事务所律师。被告（反诉原告）：广州市圣丰混凝土有限公司，住所地广州市花都区花山镇和郁村和郁大丰工业区，统一社会信用代码91440101788917630T。法定代表人：卢志扬，该公司经理。委托诉讼代理人：邓艳兰，广东为峰律师事务所律师。原告茂名湛建工程项目管理有限公司（以下简称“湛建公司”）诉被告广州市圣丰混凝土有限公司（以下简称“圣丰公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2021年4月23日立案受理后，依据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，本院依法由审判员毕杰颖适用简易程序独任审理。在诉讼过程中，圣丰公司提出反诉，本院依法对本诉与反诉公开合并于2021年6月21日开庭进行审理。原告（反诉被告，以下均简称“原告”）湛建公司的委托诉讼代理人孙飞飞，被告（反诉原告，以下均简称“被告”）圣丰公司委托诉讼代理人邓艳兰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告湛建公司增加后的诉讼请求为：1.被告赔偿原告因其违约导致的经济损失人民币520725.39元；2.被告向原告赔偿律师费3万元；2.本案诉讼费用由被告负担；事实和理由：2020年11月，原被告双方经过合议签订了《广州市预拌混凝土购销合同》，自愿约定了原被告双方的权利义务。根据合同第四条约定，供料计划经双方确认后，被告应按时、按要求将混凝土运送交货地点。但被告一直没有足量供货，影响了工程正常施工。且根据《工作联系单》显示，因被告无故不接单，原告已于2021年1月3日致函被告协商供货事宜，被告已在2021年1月5日签收，但一直未予以回复。现被告未按合同约定供料，且每次供料均不符合原告订单所要求的数量，造成项目无法正常生产，以及停工期间工人工资和因工期误期可能面临的违约金赔偿等损失。由此造成了原告经济损失，被告应予以赔偿。因被告停止供料期间，给原告造成的损失如下：1.2021年1月份项目部工人伙食费共71760元；2.根据《广州统达工地工人停工补偿协议》需补偿金额为：370000元；3.塔吊租赁费用申请书显示费用56000元；4.2021年1月停工产生的板房租赁费22965.39元。综上所述，因被告原因不按时交货造成原告经济损失，被告应按照合同约定承担违约责任，赔偿原告经济损失。故向法院起诉，请求法院判如所请。被告圣丰公司辩称：我方请求法院驳回湛建公司的全部诉讼请求。圣丰公司并未违约，湛建公司要求圣丰公司赔偿经济损失无事实和法律依据，应予以驳回。一、湛建公司违反合同约定未予办理结算手续，且拖延支付货款，圣丰公司依约有权暂停供货。1.1湛建公司未配合圣丰公司办理结算，圣丰公司已多次告知湛建公司，未补齐手续前将不接报料计划。购销合同6.2条约定，湛建公司未按合同约定确认结算表的，圣丰公司有权暂停供货。合同履行期间，圣丰公司多次要求湛建公司对数（即办理结算），但湛建公司一直未按合同约定配合圣丰公司办理结算。且圣丰公司多次告知湛建公司，未办齐手续前（办理结算），暂停供货，但湛建公司均未予回复。1.2湛建公司逾期付款，情形严重。购销合同5.3条约定，当月货款，湛建公司应于第三个月7号前向圣丰公司付清。合同履行期间，共产生货款4252683元，其中2020年11月共产生货款1267620元，湛建公司应于2021年1月7日前向圣丰公司付清；2020年12月，共产生货款2318245元，湛建公司应于2021年2月7日前向圣丰公司付清；2021年1月，共产生货款666818元，湛建公司应于2021年3月7日前向圣丰公司付清。但是截至2021年1月16日，湛建公司仅共计向圣丰公司支付了770000元，湛建公司已严重违约。根据购销合同6.2条，湛建公司逾期付款的，圣丰公司有权暂停供货。二、湛建公司用以证明其损失的证据均由其单方制作，主张损失未实际发生，且其未积极止损。湛建公司用以证明其损失的所有证据均由其当方制作，未有实际支出凭证，不能证明这些损失与圣丰公司停供存在必然的联系。此外，湛建公司在圣丰公司告知其未办齐手续前将暂停供货的情况下，应当积极采取补救措施，防止停工的情况出现。但是，湛建公司未采取任何措施防止损失扩大，湛建公司不得就扩大的损失要求赔偿。综上，圣丰公司未有违约情形，相反，湛建公司存在多种违约情形，湛建公司要求圣丰公司赔偿经济损失无事实和法律依据，法院应驳回湛建公司的所有诉讼请求。另外，被告并未违约，原告要求被告支付律师费无法律和事实依据，请求法院予以驳回。为证明本诉主张的事实，湛建公司向本院提供如下证据：1.圣丰公司的工商登记信息。2.《广州市预拌混凝土购销合同》，证明原被告双方成立买卖合同关系，且对订货及送货、结算与付款、违约责任等均有约定。3.圣丰公司送货时间表，证明被告一直没有足量供货。4.中国工商银行汇款电子回单，证明原告已支付了770000元的货款。5.《工作联系单》及快递签收单，原被告双方合同负责人的微信聊天记录，证明原告在被告无故停止供料后，已发函给被告且被告已签收；原告一直积极处理供应混凝土事宜，但被告不予配合，不履行合同关于供货的约定。6.《1月份停工时期项目部工人伙食费开支记录》、《广州统达工地工人停工补偿协议》、《广州统达工地工资支付表》、《塔吊租赁费用申请书》、《临时设施板房租赁费》，证明原告因被告无故停止供料导致停工所产生的损失。7.委托代理合同和律师费发票，证明就本案诉讼原告已支付了3万元律师费。为反驳湛建公司的诉讼请求，圣丰公司向本院提供微信聊天记录，证明圣丰公司多次要求湛建公司对数（即办理结算），但湛建公司一直未按合同约定配合圣丰公司办理结算事宜。被告圣丰公司提出反诉请求：1.湛建公司向圣丰公司支付货款3482683元。2.湛建公司向圣丰公司支付违约金169979.13元（暂计至2021年5月17日），违约金分为两部分，第一部分为169979.13元；第二部分以3482683元为本金，按每日万分之五之标准，自2021年5月18日起计算至本金偿清之日止。3.湛建公司向圣丰公司赔偿前期律师费用33000元。4.本案受理费由被告承担。事实和理由：2020年11月，圣丰公司与湛建公司签署《广州市预拌混凝土购销合同》，合同约定湛建公司向圣丰公司采购预拌混凝土货物，用于统达智能厂房自编号2#及地下室工程。合同约定，双方每月结算一次，当月货款湛建公司须在第三个月7日前100%支付给圣丰公司；逾期支付的，湛建公司应按每日万分之五之标准向圣丰公司支付违约金。又约定，圣丰公司为主张权利发生的一切费用，包括但不限于律师费由湛建公司承担。合同履行期间，圣丰公司依约向湛建公司供应预拌混凝土，但是湛建公司从未配合签署结算，且未依约履行付款义务，截至反诉日，湛建公司尚欠付圣丰公司货款3482683元未予偿清。另，圣丰公司因本案诉讼委托律师，发生前期律师费用33000元；后期律师费用为风险代理，圣丰公司保留向湛建公司追索后期律师费用的权利。故向法院提出反诉，请求法院判如所请。湛建公司对圣丰公司的反诉答辩称，2020年11月，湛建公司与圣丰公司经过合意签订了《广州市预拌混凝土购销合同》，自愿约定了原被告双方的权利义务。对于圣丰公司反诉请求的第1点，向其支付货款人民币3482683元的诉请，湛建公司对货款数额有异议；对圣丰公司提出的其他诉讼请求，湛建公司均不予认可。一、圣丰公司违反合同约定在先，其在支付货款期限未到前就无故不接单，导致湛建公司被迫停工，造成严重经济损失，应由圣丰公司承担违约责任而非湛建公司。根据双方签订的《广州市预拌混凝土购销合同》第五条第5.2和5.3的约定，双方每月结算一次，当月货款在第三个月7号前支付。但圣丰公司在2021年1月3日便无故不接单，停止对湛建公司供货，导致湛建公司被迫停工，造成严重的经济损失。湛建公司已于2021年1月3日致函圣丰公司协商供货事宜，圣丰公司已在2021年1月5日签收，但一直未予以回复。圣丰公司每次供料均不符合湛建公司订单所要求的数量，现更是未按合同约定供料，造成湛建公司项目无法正常生产，且停工期间湛建公司因事前的约定仍要支付相关工资、租赁费等，同时因工期误期还可能面临违约金赔偿等损失。上述原因促使湛建公司未支付货款，以借此促使圣丰公司继续履行合同，以免给湛建公司造成进一步的经济损失，这是湛建公司为了应对圣丰公司无故不接单的违约行为而迫于无奈采取的救济措施。根据合同第六条6.1的约定，圣丰公司原因导致供料中断的，圣丰公司应赔偿湛建公司因此而造成的直接经济损失；再根据合同第六条6.2的约定，应是先有湛建公司未按本合同约定支付货款的，圣丰公司才有权暂停供货才能要求违约金，但本案事实是圣丰公司无故不接单在先，其违约在先，故其无权要求湛建公司支付违约金。二、圣丰公司诉请的律师费是因为其先行无故停止供货的违约行为导致的此次纠纷，其先行违约行为产生的费用支出不应由湛建公司承担。根据合同第六条6.3的约定，应由违约方承担守约方为主张权利而发生的一切费用，圣丰公司违约在先，是违约方，如圣丰公司不先无故停止供货，不会导致此次的纠纷产生，也就没有本案的诉讼发生；其才是应该承担湛建公司为主张权利而发生的一切费用的承担者，包括湛建公司因本案所支出的律师费、诉讼费等。综上，湛建公司并不存在违约行为，无需支付违约金；圣丰公司所声称的各种款项是由于其自身违约造成的，人民法院应当驳反诉原告的全部诉讼请求。为证明其反诉主张，圣丰公司向本院提交以下证据：1.《广州市预拌混凝土购销合同》，证明圣丰公司与湛建公司系买卖合同关系。合同约定，双方每月结算一次，当月货款湛建公司须在第三个月7日前100%支付给圣丰公司；逾期支付的，湛建公司应按每日万分之五之标准向圣丰公司支付违约金。又约定，圣丰公司为主张权利发生的一切费用，包括但不限于律师费由湛建公司承担。2.下单微信记录；3.送货单；4.供货明细表，以上证据共同证明湛建公司要求圣丰公司的送货单按照其下单内容填写，圣丰公司向湛建公司共计供货货值4252683元，截至反诉日，湛建公司尚欠付圣丰公司货款3482683元。5.广州市建设工程造价管理站文件（2020年11月至2021年1月），证明2020年11月至2021年1月广州市预拌混凝土税前综合指导价标准。6.委托代理合同，证明圣丰公司因本案诉讼委托律师，发生前期律师费用33000元。7.转账凭证&律师费发票，证明圣丰公司因本案诉讼委托律师，发生前期律师费用33000元。根据原被告的诉辩意见及提供的证据，根据民事诉讼的举证责任、证据审核认定规则及证明标准，本院认定如下事实：2020年11月，湛建公司（甲方、需方）与圣丰公司（乙方、供方）签订《广州市预拌混凝土购销合同》（以下简称《购销合同》），约定圣丰公司向湛建公司承建的位于广州市花都区统达智能厂房自编号2#及地下室供应预拌混凝土，供货期间自2020年11月23日起至主体完工为止。施工部位、强度等级、坍落度要求及对应价格如下表：施工部位强度等级坍落度（mm）单价（元／m3）备注C15140±20⑴若工程所需普通混凝土的大塌落度要求在180-220mm范围内，则在原混凝土等级单价基础上增加15元／m3。⑵使用抗渗砼，抗渗等级为P6-P8的在原砼单价基础上增加10元／m3；抗渗等级为P10-P12在原混凝土单价基础上增加15元／m3。⑶若需细石砼，则在原混凝土等级单价基础上增加15元／m3。⑷使下水下砼，则在原混凝土等级单价基础上增加15元／m3。⑸若需掺加膨胀剂，则在原混凝土等级单价基础上增加45元／m3。⑹若需路面砼，则在原混凝土等级单价基础上增加10元／m3。⑺若需7天早强，则在原混凝土等级单价基础上增加25元／m3；若需3天早强，则在原混凝土等级单价基础上增加35元／m3。⑻润泵砂浆按600元／m3（含运费）。⑼其他特殊要求，砼价格另议。⑽本合同单价为含税价格。乙方开具3%的增值税专用发票。⑾若需使用不加灰砼，则在原混凝土等级单位基础上增加25元／m3。⑿CFG桩所用砼则在原混凝土等级单价基础上增加15元／m3。C20140±20C25140±20C30140±20C35140±20C40140±20C45140±20C50140±20C55140±20C60140±20该《购销合同》还约定：5.1结算方式：浮动单价材料按月结算，具体结算办法如下：各规格型号、强度等级商品砼的到场综合结算单价＝供应期内各规格型号、强度等级商品砼的含税信息价P1×调价系数η，其中I.P1为供应期内广州市建设工程造价管理站发布的《广州市建设工程造价管理站关于发布20XX年X月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》（穗建造价【20XX】X号）附件中各规格型号、强度等级商品砼信息价×（1+增值税税率3%），如：2020年1月份结算单价参照2020年1月信息价，以此类推；II、调整系数η为成交人谈判报价确定值，合同期内固定不变，买卖双方已确定的各规格型号、强度等级商品砼调整系数η=0.91。5.2双方每月结算一次。对当月货款，圣丰公司应在次月10号前向湛建公司提交一式五份加盖章确认的《混凝土结算表》，湛建公司应在七天内完成确认并加盖公章确认的将其中三份原件交回圣丰公司。湛建公司若对结算表有异议，应在该期限内以书面形式告知圣丰公司，逾期未答复则视湛建公司对圣丰公司提交的结算表内容无异议。5.3当月货款湛建公司须在第三个月7号前100%支付给圣丰公司，例如7月份货款在9月7号前支付；8月货款在10月7号前支付，以此类推，至所有混凝土结算为止。6.2湛建公司未按合同约定确认结算表或湛建公司未按本合同约定支付货款视为违约，圣丰公司有权暂停供货。湛建公司逾期支付货款的，应自逾期之日起按照未付金额以每日万分之五的标准向圣丰公司支付违约金，并承担因此而引起的一切经济损失。6.3一方违约状态持续达30日的，守约方有权单方面解除本合同并追究其违约责任，且由违约方承担因此而产生的一切后果。违约方除承担前述违约责任外，还应赔偿对方为主张权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）等等。上述《购销合同》签订后，圣丰公司依约向湛建公司供应混凝土，根据圣丰公司统计，圣丰公司共向湛建公司供应混凝土4252683元，其中2020年11月供货1267620元、2020年12月供货2318245元、2021年1月供货666818元（具体见附表一），湛建公司对上述供货的事实没有异议，但认为在广州市建设工程造价管理站发布的广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知对部分型号混凝土价格不明确；且上述价格双方口头约定为不含税价格，应以指导价×0.91；另，圣丰公司计算的防水混凝土单价不合理。双方确认：送货后湛建公司共向圣丰公司支付货款77万元，具体如下：⑴2021年1月5日支付10万元；⑵2021年1月7日支付10万元；⑶2021年1月8日支付10万元；⑷2021年1月9日支付10万元；⑸2021年1月10日支付10万元；⑹2021年1月11日支付5万元；⑺2021年1月12日支付12万元；⑻2021年1月15日支付10万元。另查明，2020年12月24日圣丰公司将《混凝土结算表》交付给湛建公司，但在圣丰公司多次（2020年12月28日、2021年1月5日、2021年4月17日）请求下，湛建公司一直未对上述结算表予以确认，也未就混凝土结算向圣丰公司提出书面的异议。本院认为：湛建公司与圣丰公司签订《广州市预拌混凝土购销合同》，双方形成买卖混凝土的合同关系，送货后湛建公司向圣丰公司支付货款77万元，双方对上述事实没有异议，本院予以确认。本案的争议焦点是：1.混凝土的单价是否含税。2.应如何确定的抗渗类型混凝土的单价。对于第1个争议焦点：湛建公司认为双方口头约定不含税，故应以不含税的单价结算；圣丰公司则主张按含税的单价结算。对此，本院认为，首先，《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》载明的预拌混凝土价格为税前价格，即上述通知载明的单价为不含税单价，在发生交易需缴纳税款前提下，湛建公司主张按不含税的价格结算无理，其辩解意见应不予采纳。其次，双方签订的《广州市预拌混凝土购销合同》第二条2.1点第⑽约定：“本合同单价为含税价格。乙方（圣丰公司）开具3%的增值税专用发票。”第5.1条I点约定“（P1为）各规格型号、强度等级商品砼信息价×（1+增值税税率3%）”，即《购销合同》已明确约定销售价格为含税价格，且明确含税价格的计算方式，圣丰公司要求依双方约定的计算方式按税后价结算，有据有理，应予确认。对于第2个争议焦点：对于具有抗渗功能型号为泵送C35P6、泵送C30P6及C30P6混凝土，圣丰公司主张按《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》中防水混凝土标准确定单价，湛建公司则认为应按原混凝土单价的基数上增加10元／m3确定单价。对此，本院认为，《广州市预拌混凝土购销合同》第二条第2点第⑵载明：“使用抗渗砼，抗渗等级为P6-P8的在原砼单价基础上增加10元／m3；抗渗等级为P10-P12在原混凝土单价基础上增加15元／m3。”以上约定系对抗渗混凝土的特别约定，故应按上述特别约定确定具有抗渗功能型号为泵送C35P6、泵送C30P6及C30P6混凝土单价，依据上述约定，本院确定2020年11月及2020年12月份泵送C35P6混凝土单价为629元【泵送C35混凝土单价660元×（1+0.03）×0.91+抗渗10元】；2020年12月份泵送C30P6混凝土单价为608元【泵送C30混凝土单价638元×（1+0.03）×0.91+抗渗10元】；2020年12月份C30P6混凝土单价为600元【C30混凝土单价630元×（1+0.03）×0.91+抗渗10元】。《购销合同》约定按《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》载明的单价计价属于一般约定，在双方有特别约定的情况下，圣丰公司以一般约定确定上述3类型混凝土的单价的意见，本院不予采纳。湛建公司对圣丰公司主张其他类型混凝土的单价没有异议，本院亦予以确认。根据广州市建设工程造价管理站发布的2020年11月、2020年12月、2021年1月《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》（穗建造价【2020】91号、穗建造价【2021】9号、穗建造价【2020】24号）及《购销合同》约定，本院核算2020年11月至2020年12月期间，各类型混凝土的单价如下：2020年11月送货型号指导价型号税前指导价（m3）特殊要求附加实际单价（元／m3）泵C15瓜米泵C15581元细石砼加15元581×（1+3%）×0.91+15=560C35P6普通泵送660元抗渗P6660×（1+3%）×0.91+10=629泵C15泵C15581元581×（1+3%）×0.91=545C15细石C15573元细石砼加15元573×（1+3%）×0.91+15=552C30三天早强C30630元三天早强加35元630×（1+3%）×0.91+35=6252020年12月送货型号指导价型号税前指导价（m3）特殊要求附加实际单价（元／m3）泵C30泵C30638元638×（1+3%）×0.91=598泵C30P6普通泵送638元抗渗P6638×（1+3%）×0.91+10=608C30P6普通C30630元抗渗P6630×（1+3%）×0.91+10=600泵C35P6普通泵送660元抗渗P6660×（1+3%）×0.91+10=629泵C55C55777元777×（1+3%）×0.91=728C55C55769元769×（1+3%）×0.91=721C55同比砂浆合同约定600元2021年1月送货型号指导价型号税前指导价（m3）特殊要求附加实际单价（元／m3）泵C30泵C30633元633×（1+3%）×0.91=593泵C40泵C40684元684×（1+3%）×0.91=641泵C50泵C50741元741×（1+3%）×0.91=695C50同比砂浆合同约定600元泵C55泵C55770元770×（1+3%）×0.91=722C55同比砂浆合同约定600元根据上述送货单价，本院核定2020年11月份圣丰公司送货1232071元，2020年12月份送货2266917元，2021年1月份送货666818元，以上合计4165806元（具体见附表二）。现双方不再履行《购销合同》，扣除湛建公司已支付货款77万元后，湛建公司还应向圣丰公司支付剩余未付货款3395806元（4165806元-770000元）。圣丰公司要求超过本院核定部分，本院不予支持。《购销合同》第5.2条约定：“双方每月结算一次，对当月货款，乙方（指圣丰公司，下同）应在次月10号前向甲方（指湛建公司，下同）提交一式五份加盖章确认的《混凝土结算表》，甲方应在七天内完成确认……甲方若对结算表有异议，应在该期限内以书面形式告知乙方，逾期未答复则视为甲方对乙方提交的结算表内容无异议。第5.3条约定：“当月货款甲方须在第三个月7号前100%支付给乙方，例如7月份货款在9月7号前支付；8月份货款在10月7号前支付，以此类推，至所有混凝土结清为止。”第6.2条约定：“甲方未按本合同约定确认结算表或甲方未按本合同约定支付货款视为违约，乙方有权暂停供货。甲方逾期支付货款，应自逾期之日起按照未付金额以每日万分之五的标准向乙方支付违约金，并承担因此而引起的一切经济损失。”本案中，2020年11月圣丰公司向湛建公司送货已达1232071元，但圣丰公司向湛建公司送达《混凝土结算表》后，湛建公司未依约予以确认，也未向圣丰公司提供书面的意见，而是采取回避的态度，且截至2021年1月7月湛建公司仅向圣丰公司支付20万元的货款，直至2021年1月16日为77万元，仍未按约定足额支付2020年11月份圣丰公司的送货货款，湛建公司的行为已构成违约，故圣丰公司依约暂停供货，并要求湛建公司支付逾期付款违约金，合法有理，本院予以支持。对于逾期付款违约金的计算方式，根据双方诉辩意见及本案的实际情况，本院确定为：从2021年1月8日起，按《购销合同》约定应付未付货款为计算基数（具体见附表三），按年利率15.4%计算至付清全部款项之日止。圣丰公司要求超过本院核定部分，本院不予支持。《购销合同》第6.3条约定：“一方违约状态持续达30日的，守约方有权单方面解除本合同并追究其违约责任，且由违约方承担因此而产生的一切后果。违约方除承担前述违约责任外，还应赔偿对方为主张权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）”本案中，湛建公司未依约付款，已构成违约，圣丰公司因此聘请律师参加诉讼并提起反诉，并因此支付律师费33000元，该律师费支出未超过广东省律师服务收费标准，故圣丰公司要求湛建公司承担律师费33000元，本院亦予以支持。对于本诉，首先，湛建公司称因圣丰公司停止供货造成其工人伙食开支伙食费支出71760元、停工经济补偿370000元、塔吊租赁费用56000元、板房租赁费22965.39元，其所依据的证据均系湛建公司单方制作或内部制作的材料，不足以证明其实际支出，更不能证明因圣丰公司停止供货而造成其实际损失。其次，湛建公司未按约定与圣丰公司进行对数结算，也未按时支付货款，湛建公司违约在先，圣丰公司停止供货并无不妥。再次，混凝土系种类物，即使圣丰公司停止供货，湛建公司亦可以通过其他途径获得混凝土进行生产，圣丰公司停止供货亦不必然造成湛建公司上述损失。综上，湛建公司要求圣丰公司赔偿其上述损失，本院不予支持。对于湛建公司的律师费支出，同上理由湛建公司违约在先，湛建公司要求圣丰公司承担律师费3万元支出，没有事实依据，本院亦予以驳回。为此，依照2017年10月1日施行的《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条，1999年10月1日施行的《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，判决如下：一、原告（反诉被告）茂名湛建工程项目管理有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向被告（反诉原告）广州市圣丰混凝土有限公司支付货款3395806元；二、原告（反诉被告）茂名湛建工程项目管理有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向被告（反诉原告）广州市圣丰混凝土有限公司支付上述未付货款逾期付款利息（逾期付款利息的计算方式：以未付款项为计算基数，按年利率15.4%计算至款项付清之日止，详见附表三）；三、原告（反诉被告）茂名湛建工程项目管理有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向被告（反诉原告）广州市圣丰混凝土有限公司支付律师费33000元；四、驳回原告（反诉被告）茂名湛建工程项目管理有限公司的全部诉讼请求；五、驳回被告（反诉原告）广州市圣丰混凝土有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付上述欠款，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费减半收取4504元，由原告（反诉被告）茂名湛建工程项目管理有限公司负担；反诉案件受理费18034.7元，由被告（反诉原告）广州市圣丰混凝土有限公司负担449.9元，由原告（反诉被告）茂名湛建工程项目管理有限公司负担17584.8元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。当事人上诉的，应在递交上诉状次日起七日内向广州市中级人民法院预交上诉案件受理费。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。审判员毕杰颖二〇二一年九月六日书记员任静欣陈玮欣附本判决所适用的法律条文2017年10月1日施行的《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条【民事主体依法承担民事责任】民事主体依照法律规定和当事人约定，履行民事义务，承担民事责任。1999年10月1日施行的《中华人民共和国合同法》第一百零七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任第一百零九条【金钱债务的违约责任】当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。附表一：圣丰公司统计的供货明细表供货明细表序号日期强度等级数量（m3）单价金额浇筑方式12020-11-27C15瓜米75603920.00泵送22020-11-27C1575453815.00泵送32020-11-27C35P61099648712152.00泵送42020-11-28C35P6772648500256.00泵送52020-11-28C15细石2655214352.00塔吊62020-11-30C30三天早强5362533125.00直卸72020-12-04C35P6867648561816.00泵送82020-12-05C35P6601648389448.00泵送92020-12-08C552972821112.00泵送102020-12-08C30343598205114.00泵送112020-12-13C55同比砂浆26001200.00泵送122020-12-13C555672840768.00泵送132020-12-15C35P6203648131544.00泵送142020-12-15C5510972879352.00泵送152020-12-15C30P6238629149702.00泵送162020-12-16C30P614062988060.00泵送172020-12-17C5577215047.00吊卸182020-12-17C30P62162113041.00吊卸192020-12-18C35P64964831752.00泵送202020-12-18C556972850232.00泵送212020-12-18C30P6472629296888.00泵送222020-12-19C30P61762910693.00泵送232020-12-20C307.55984485.00泵送242020-12-23C559872871344.00泵送252020-12-23C3015059889700.00泵送262020-12-26C55107287280.00泵送272020-12-26C30116.559869667.00泵送282021-01-07C55同比砂浆26001200.00泵送292021-01-07C5510772277254.00泵送302021-01-07C30170593100810.00泵送312021-01-09C55同比砂浆26001200.00泵送322021-01-09C40106416410.00泵送332021-01-09C558772262814.00泵送342021-01-09C30238593141134.00泵送352021-01-11C50同比砂浆26001200.00泵送362021-01-11C5010569572975.00泵送372021-01-11C3014059383020.00泵送382021-01-16C55同比砂浆26001200.00泵送392021-01-16C557572254150.00泵送402021-01-16C3010759363451.00泵送合计4252683.00附表二：本院核算确认供货明细供货明细表序号日期强度等级数量（m3）单价金额浇筑方式12020-11-27C15瓜米75603920.00泵送22020-11-27C1575453815.00泵送32020-11-27C35P61099629691271.00泵送42020-11-28C35P6772629485588.00泵送52020-11-28C15细石2655214352.00塔吊62020-11-30C30三天早强5362533125.00直卸72020-12-04C35P6867629545343.00泵送82020-12-05C35P6601629378029.00泵送92020-12-08C552972821112.00泵送102020-12-08C30343598205114.00泵送112020-12-13C55同比砂浆26001200.00泵送122020-12-13C555672840768.00泵送132020-12-15C35P6203629127687.00泵送142020-12-15C5510972879352.00泵送152020-12-15C30P6238608144704.00泵送162020-12-16C30P614060885120.00泵送172020-12-17C5577215047.00吊卸182020-12-17C30P62160012600.00吊卸192020-12-18C35P64962930821.00泵送202020-12-18C556972850232.00泵送212020-12-18C30P6472608286976.00泵送222020-12-19C30P61760810336.00泵送232020-12-20C307.55984485.00泵送242020-12-23C559872871344.00泵送252020-12-23C3015059889700.00泵送262020-12-26C55107287280.00泵送272020-12-26C30116.559869667.00泵送282021-01-07C55同比砂浆26001200.00泵送292021-01-07C5510772277254.00泵送302021-01-07C30170593100810.00泵送312021-01-09C55同比砂浆26001200.00泵送322021-01-09C40106416410.00泵送332021-01-09C558772262814.00泵送342021-01-09C30238593141134.00泵送352021-01-11C50同比砂浆26001200.00泵送362021-01-11C5010569572975.00泵送372021-01-11C3014059383020.00泵送382021-01-16C55同比砂浆26001200.00泵送392021-01-16C557572254150.00泵送402021-01-16C3010759363451.00泵送合计4165806.00附表三：逾期付款利息的计算方式计算期间应付款（元）累计已付款（元）累计未付款（元）年利率2021.1.8123207130000093207115.4%2021.1.9123207140000083207115.4%2021.1.10123207150000073207115.4%2021.1.11123207155000068207115.4%2021.1.12-2021.1.14123207167000056207115.4%2021.1.15-2021.1.7123207177000046207115.4%2021.1.8-2021.2.73498988770000272898815.4%2021.2.8至清偿之日止4165806770000339580615.4%