西安市雁塔区人民法院民 事 判 决 书（2020）陕0113民初16352号原告：陕西未来宠网络科技有限公司，住所地：西安市高新区。法定代表人：刘大盼，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：刘新，山东金装律师事务所律师。被告：陕西奕高网络科技有限公司，住所地：西安市高新区。法定代表人：赵元亮，该公司总经理。原告陕西未来宠网络科技有限公司（以下简称“未来宠公司”）与被告陕西奕高网络科技有限公司（以下简称“奕高公司”）技术委托合同纠纷一案，本院受理后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，由审判员独任审理。原告未来宠公司法定代表人刘大盼及其委托诉讼代理人刘新、被告奕高公司法定代表人赵元亮到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，2019年11月14日，原告（甲方）与被告（乙方）签订了《未来宠APP开发合同书》，合同第一条第2项规定：乙方根据甲方要求，在合同期限内完成APP系统设计、开发、并在指定时间内交付甲方使用，交付后由甲方独立管理、运维、运营。第二条约定合同金额总计90000元，项目预付款27000元，项目进度款36000元，原告如期支付了上述两笔款顼计63000元整。第三条约定本项目开发周期为2019年11月15日至2020年2月29日，合同到期后，原告多次催促，被告一直拖延。此后原告积极为开业做准备，租赁房屋及招聘员工。原告公司运营必须以被告开发的软件为基础，2020年5月底，原告派人去被告处查看软件开发情况，发现被告开发的软件仅完成了30%。2020年6月9日原告将书面解除合同通知用微信告知了被告法人赵元亮。因被告严重违约，导致原告无法如期开业，原告每月支出房租3280元及2020年5月员工工资31000元。为维护原告合法权益，诉至法院，请求判令：1.被告退还已支付的软件开发费63000元，并赔偿原告2020年5月份工资损失31000元、2020年4月份场地服务费损失299.5元、5月份场地服务费损失3280元；2.本案诉讼费由被告承担。被告辩称，双方签订合同后，原告拖延10日后交付首付款，后我公司在11月27日要求原告验收原型图，原告直至12月3日才确定好，后又拖延验收UI设计图，2020年1月22日才付了第二笔款项。根据合同约定，甲方拖延开发周期，周期应延至2020年7月1日。受疫情影响，我公司于2020年3月16日开工。2020年6月1日，原告来我公司验收项目，后原告微信表示要带走产品并支付尾款。6月3日原告接手了产品但未付尾款27000元。6月8日原告微信告知我公司其将不支付尾款并要求我公司赔偿。综上，请求驳回原告诉请并要求原告支付合同尾款。经审理查明，2019年11月14日，原告未来宠公司（甲方）与被告奕高公司（乙方）签订《未来宠APP开发合同书》，约定甲方委托乙方开发APP系统栏目架构及相关功能以未来宠APP功能UI设计需求为准；乙方根据甲方要求，在合同期限内完成APP系统设计、开发、并在指定时间内交付甲方使用，交付后由甲方独立管理、运维、运营。本项目合同金额总计人民币90000元，甲方需在签订合同后支付合同总计金额的30%款项给乙方，合计27000元，甲方需在验收《UI设计图》确认后3个工作日内向乙方支付合同总计金额的40%款项给乙方，合计36000元，甲方需在APP系统测试包开发完成后验收确认，并在3个工作日内向乙方支付合同总计金额的30%款项给乙方，合计27000元。若甲方在合同规定的时间内未付款，则按照甲方付款日为准，为项目交付日，因付款延误超时导致的所有后果和责任，全权由甲方自行承担。合同第三条约定，1.本项目开发周期为2019年11月15日至2020年2月29日止，共计三个半月；2.项目开发周期阶段：2.1第一阶段：乙方提供全部UE原型图及UI设计稿，期间甲方需提供给乙方所需的相关文件（图片、文字），若因甲方未及时配合乙方验收或提供文件和反复修改导致延误超时，所延误时间按合同规定总开发周期往后延伸，因延误超时导致的所有后果和责任，全权由甲方自行承担。2.2第二阶段：第一阶段验收确认后，乙方按照甲方验收确认的UI设计版本进行程序封闭开发，封闭开发期间甲方不可做任何修改，所有要求修改的内容延伸至APP系统测试包验收确认前修改。若因甲方未及时配合乙方验收确认或反复修改导致延误超时，所延误时间则按合同规定总开发周期往后延伸，因延误超时导致的所有后果和责任，全权由甲方自行承担。2.3第三阶段：乙方开发完成APP程序运行测试包并提供给甲方运行测试验收，甲方指定相关人员并及时反馈系统测试BUG……。合同签订后，原告未来宠公司于2019年11月24日向被告奕高公司支付首付款27000元，被告奕高公司于2019年12月10日完成UI设计图并通知原告验收。2020年1月22日，原告向被告支付了第二笔进度款36000元。后原告未来宠公司法定代表人刘大盼与被告奕高公司法定代表人赵元亮通过微信联系项目进度。2020年4月17日，赵元亮称“预计到5月15号了，开发周期三个月看来是提前不了了”，刘大盼回复“行，我知道了。”2020年5月30日，赵元亮在微信聊天记录中称“要代码干嘛？他们自己完善？”刘大盼回复“他们熟悉啊，熟悉代码了解架构接过来之后的版本他们要做呐”。后赵元亮称“你意思就是，现在接走APP付多钱的问题，就这问题是吧？”刘大盼回复“我是说现在就是我们看一下具体工期程度。然后我们知道产品现在大致什么样了，咱俩商量钱和付款方式的问题就完了。”2020年6月1日，刘大盼在微信聊天记录中称“只要是产品按正常走，我接过来，按你说的我付部分尾款，然后交工咱俩结算就是”。后赵元亮向刘大盼发送了APP系统代码，但交付的APP后端管理系统、安卓系统、苹果系统三大板块开发均未完成，存在程序启动后页面显示为“搜街”管理平台、逻辑功能不全等诸多问题。2020年6月4日，赵元亮在与刘大盼的协商中承认因赶另一项目进度耽误原告工期，并预估在现有基础上完成该项目还需两个月。后双方协商无果，原告于2020年6月8日以根本违约为由与被告解除合同。另查明，2019年12月2日，陕西未来宠宠物用品有限公司更名为陕西未来宠网络科技有限公司。上述事实，有《未来宠APP开发合同书》、收据、微信聊天记录、录音等证据及庭审笔录在卷佐证，并经当庭质证，可以作为认定本案事实的依据。本院认为，原告与被告签订的《未来宠APP开发合同书》系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照约定履行各自的义务。本案中，合同约定项目开发周期为2019年11月15日至2020年2月29日止，共计三个半月，因春节放假及疫情影响，后赵元亮向刘大盼表示开发周期预计到5月15日，刘大盼亦表示认可，应视为双方对于合同中项目开发周期的变更。但到期后系统开发未完成，被告交付的APP系统亦存在诸多问题，且被告表示后续开发还需2个月时间，其行为已严重违反双方订立合法的根本目的。原告向被告发送的解除合同通知，符合法定解除条件，被告亦认可收到，故原告于2020年6月8日与被告解除合同的行为合法有效，本院予以确认。对于原告要求被告退还已支付的开发费用63000元的诉讼请求，本院予以支持。关于原告主张被告赔偿其支出的工资及场地服务费，系企业为正常运转而产生的正常开销，与涉案合同的履行无直接因果关系，不应作为被告违约造成的损失，对原告的该项诉讼请求，本院不予支持。综上，兹依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第一百零七条之规定，判决如下：一、被告陕西奕高网络科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陕西未来宠网络科技有限公司返还已付的开发费用63000元；二、驳回原告陕西未来宠网络科技有限公司的其他诉讼请求。本案案件受理费2239元，由原告负担793元，被告负担1446元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。审判员  吕睿涵二〇二〇年十一月十二日书记员  史艺华打印：相丽华校对：马格2020年月日送达1