西 安 市 碑 林 区 人 民 法 院西 安 市 碑 林 区 人 民 法 院 民 事 判 决 书                         （2020）陕0103民初7124号  原告：陕西中硕环境科技发展有限公司，住所地：西安市新城区。法定代表人：王原齐，该公司执行董事。委托代理人：张宇琪，陕西仁和万国律师事务所律师。被告：张雅茹，女，1972年12月21日出生，汉族，住西安市碑林区。原告陕西中硕环境科技发展有限公司（以下简称中硕公司）诉被告张雅茹合同纠纷一案，本院于2020年8月4日立案受理后，依法由审判员王珍适用简易程序公开开庭进行了审理。原告中硕公司委托代理人张宇琪，被告张雅茹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告中硕公司诉称，2017年8月17日，原被告签订《空调、新风、空气能安装施工合同》约定：“工程名称：云上轻居酒店；工程地点：西安市环城南路xxxxxxxxxxxxx；工程内容：中央空调多联机系统13套、新风13套、空气能热水系统；工期：2017年8月18日至2017年9月15日，共25天；付款方法：合同签订一星期之内被告支付30万元、隐蔽工程结束后被告支付20万元、剩余款项25万元被告在开业后半年内付清；被告未能按合同约定时间内支付应付款项，应每天按合同金额的5‰支付给原告违约金。”合同签订后原告依约进场施工并如期完工，被告在施工伊始尚能依约付款，但自云上轻居酒店2018年5月1日开业后的半年内，被告未依约将剩余款项25万元支付完毕，截至起诉之日仍欠付工程款118000元。原告多次催要，被告拖延推诿不予支付。据了解，被告早已将合同涉及的中央空调多联机系统和空气能热水系统投入使用。请求判令：1、被告支付工程欠款118000元；2、被告支付违约金35400元（以欠付的工程款118000元为基数，按30%计算）；3、被告承担本案诉讼费。被告张雅茹辩称，原被告签订合同属实，工程总造价75万元，被告按照合同约定向原告支付65万元，虽原告陈述尚有11.8万元没有支付，主要原因是原告负责安装的空调、新风、空气源热水系统从酒店开业至今运行不正常，给酒店造成极大损失。验收工程不符合合同约定，被告按照合同约定的验收标准拒绝支付剩余款项。请求驳回原告的诉讼请求。经审理查明， 2017年8月17日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《空调、新风、空气能安装施工合同》约定：“工程名称：云上轻居酒店；工程地点：西安市环城南路东xxxxxxxxxxx；工程内容：中央空调多联机系统13套、新风、空气能（设备型号见附件）；工期自2017年8月18日至2017年9月15日，共25天；承包总价75万元整，付款方法：合同签订一星期内被告付给原告工程总造价30万元整，隐蔽工程结束后被告付给原告20万元整，剩余款项25万元整在开业后半年内付清；质量与验收约定为：按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002及本工程设计图纸验收；对工程质量有争议，应由质量监督部门认定，认定费用及因此造成的损失由败诉一方负担；隐蔽工程验收：工程具备覆盖条件或达到协议约定部位，原告 自检合格后在隐蔽24小时前通知被告代表参加。验收合格，被告代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，原告在限定时间内修改后重新验收；设备验收：原告应于设备到施工现场后24小时内通知被告代表验收，验收时原告应提供产品的合格证书及相关证明材料，被告代表在接到通知后应及时验收；违约责任：被告未能按合同约定时间内支付应付款项时，应每天按合同金额的5‰支付给原告违约金，同时在被告未付清款项之前，所有设备所有权归原告所有；原告未能按合同约定工期完工，应每天按合同金额的5‰支付给被告违约金；关于保修约定为：工程竣工结算时，被告从应付原告之工程款内，按合同价款的5%予留工程保修费，该保修金被告应专户存入银行备用。原告在工程交工验收后五天内，应向被告提交工程保修书，保修期：设备保修期为自机组交付使用之日起二年。安装工程（含安装材料）保修期为自工程交工验收合格之日起壹年。保修期满后原告提供终身维修。”合同签订后，原告开始施工，因酒店装修设计方案发生变化双方协商对工期进行延期。2017年9月20日，原告以“由我公司承建云上轻居酒店的志高空调多联机及全热交换机的安装和隐蔽工程现已完成，所有室内机都已做漏水试验，所有冷凝水管道的坡度和保温都可以正常使用，请甲方予以确认”为由，要求被告对隐蔽工程进行验收。2017年12月10日，被告验收意见为：“经甲方验收机器安装（空调室内机、新风室内机）已完成，其余按照甲方要求进行整改，整改结束后再次验收”。被告辩称其要求原告随酒店装修调整71台空调的高度，原告只调整了三分之一，未全部整改，2018年2月原告完工。对此原告不予认可，原告称其配合被告调整了空调高度，2017年12月10日其已完工。双方对此存在争议。2018年3月22日云上轻居酒店试营业，之后双方再未进行验收，酒店将设备投入使用。在合同履行过程中，原告为XX酒店XX组的安装施工。原告陈述因云上轻居酒店的下水有问题，双方口头协商后，增加了空调恒温机组设备和水泵设施设备的安装施工工程，价款38000元，双方协商由原告承担20000元价款，被告承担18000元价款。被告辩称试营业时，热水供应不正常要求原告维修，原告在原合同基础上增加了两台空调机组，对被告应支付价款18000元予以认可。2017年8月25日至2019年11月8日期间，被告陆续向原告中硕公司法定代表人王原齐银行账户转账支付工程款65万元，现被告尚欠原告剩余工程款118000元未支付。2018年3月至2019年7月期间，因空调不制冷（热）、风机不转等原因酒店多次向原告报修，原告中硕公司合作单位进行了维修。庭审中，被告辩称原告提供的空调、新风、空气能设备质量合格，原告安装的空调、空气能热水系统施工质量不合格，原告未按照国家规范要求施工导致空调漏水，客房热水供给不足，有一组新风无法正常使用，给酒店造成极大损失，但未提起反诉。另查，云上轻居酒店工商登记为西安云上轻居酒店管理有限公司，成立于2017年10月23日，被告张雅茹曾为该公司设立时的股东，并曾担任该公司法定代表人。2020年6月22日，该公司股东、法定代表人由张雅茹变更为祁欣。上述事实有当事人陈述，原告举证《空调、新风、空气能安装施工合同》、隐蔽工程验收单、工商银行借记卡历史明细、招商银行历史交易明细、报修单，被告举证照片、通风与空调工程施工质量验收规范，企业信用报告及庭审笔录在卷佐证。本院认为，依法成立的合同应受法律保护。原、被告签订的《空调、新风、空气能安装施工合同》，系当事人真实意思表示，不违反法律、法规规定，应属有效合同，双方应当按照合同约定履行各自的义务。原告完成空调室内机、新风室内机的安装后，被告要求原告按照被告要求进行整改，整改结束后再次验收。后云上轻居酒店试营业，酒店将设备实际投入使用，双方未再进行验收。现酒店已实际使用设备两年有余，被告应按合同约定向原告支付工程款。被告辩称原告安装的空调、新风、空气源热水系统施工质量不合格，给酒店造成极大损失，因被告在本案中未提出反诉，对被告的此项答辩意见本院依法不予采纳，被告如坚持要求原告就质量问题承担违约责任，可另案起诉解决。因双方就质量问题还存在争议，且原告安装的设备确实存在出现故障进行维修的情况，故对原告要求被告支付违约金的请求，本院依法不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：一、本判决生效后七日内，被告张雅茹支付原告陕西中硕环境科技发展有限公司工程款118000元。二、驳回原告陕西中硕环境科技发展有限公司其余诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。诉讼费3368元减半收取1684元，由原告陕西中硕环境科技发展有限公司负担354元，被告张雅茹负担1330元（此款原告已预交，被告在支付上述款项时一并支付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。   (此页无正文)                           审 判 员   王    珍                                                 二〇二〇年十月二十七日                   书 记 员   吴    凡     1