河北省兴隆县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0822民初2157号 原告：承德建龙特殊钢有限公司。 住所地：河北省承德市兴隆县平安堡镇。统一社会信用代码：911308227343441444。 法定代表人：王雪原，执行董事。 委托诉讼代理人：伊风帆，男，1992年5月5日出生，汉族，住河北省兴隆县。 委托诉讼代理人：张景林，男，1986年9月14日出生，汉族，住河北省承德市鹰手营子矿区。 被告：唐山重型装备集团有限责任公司。 住所地：曹妃甸工业园0公里东。统一社会信用代码：911302306946525127。 法定代表人：陈思，董事长。 委托诉讼代理人：白立军，男，1977年9月29日出生，汉族，住河北省唐山市路南区。 委托诉讼代理人：高其慧，女，1984年8月17日出生，汉族，住河北省唐山市路北区。 原告承德建龙特殊钢有限公司（以下简称建龙公司）与被告唐山重型装备集团有限责任公司（以下简称唐山重型公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年10月15日立案后，依法适用普通程序，于2020年11月19日公开开庭进行了审理。本案当事人原告建龙公司的委托诉讼代理人伊风帆、张景林，被告唐山重型公司的委托诉讼代理人白立军、高其慧到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告建龙公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令解除原、被告双方签订的安装工程合同；2、请求依法判令被告向原告支付违约金598,000.00元；3、要求被告承担本案所有诉讼费用。事实和理由：2020年6月10日，被告中标原告“215㎡烧结机利旧新宝泰设备拆除搬迁安装工程”项目，2020年7月14日被告公司与原告签订了该项目的《安装工程合同》和《技术合同》，合同中约定了承包项目总价款为2,990,000.00元及付款支付方式，工期为100天，被告需在2020年10月30日完工满足原告投产、技术标准等，可在合同签订后被告迟迟不进场履行合同中约定的应尽的义务，原告曾多次督促被告进场施工，被告均以各种理由拖延，9月1日由于被告的拖延将会严重耽误原告的投产工期，原告向被告发送了《联系函》要求其在三日内给出我公司进场施工日期和完成日期，不回复视为单方终止，被告在收到后仍继续拖延，直至今日被告仍未进场施工，剩余时间已不足按合同约定工期完工，被告的行为完全违背了诚实信用原则，无视双方签订的合同。据此，提出上述诉讼请求。 被告唐山重型公司辩称，一、原、被告双方签订的《215㎡烧结机利旧新宝泰设备拆除搬迁安装工程合同》生效日期为2020年8月7日，非原告方主张的2020年7月14日。合同中第16.1条约定：合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同专用章之日起生效。原告在8月6日仍在进行合同审批流程。我方于8月7日收到通知，前往原告处取回合同。因此，案涉合同生效日期为2020年8月7日。二、案涉合同生效后，我方积极组织施工前准备工作。在我方收到原告方的《工作联系函》后，也积极与对方进行沟通，并前往原告处协商施工进度问题，为确保如期完工，我方到新宝泰厂区查勘施工现场时，发现已有第三方施工队对案涉合同设备进行拆除。三、按照合同约定，在我方进行拆除设备前，原告要保证拆除前设备的完整性。而原告无视双方已生效合同，并不履行合同义务，导致我方无法进场施工，原告根本违约在先，反要求我方支付违约金，转嫁责任给我方，显然不合常理。四、原告方不能依据合同第12.1.3条：“乙方（即我方）单方终止合同，未给甲方（即原告方）造成损失的乙方向甲方支付合同总金额的20%作为违约金”追究我方责任。《中华人民共和国合同法》第八条明确规定：依法成立的合同，对当事人具有约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。我方严格按照合同约定积极组织施工方案，积极履行合同，而原告的违约行为导致无法履行合同义务，导致双方签订合同目的不能实现。综上，原告诉请无事实和法律依据，不应得到法庭支持，请法庭查明案件事实，驳回原告诉请，维护我方合法权益。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认，并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院确认如下：原告提交的1号证，系2020年7月3日原告承德建龙特殊钢有限公司与被告唐山重型装备集团有限责任公司签订的承德建龙特殊钢有限公司215㎡烧结机利旧新宝泰设备拆除搬迁安装工程技术协议复印件一份。用以证实该项目在拆迁前双方就技术条件等进行了约定。被告质证认为，对技术协议内容真实性没有异议，但最终签订协议、盖章日期是2020年7月11日，收到最终版本是2020年8月7日。原告提交的1号证，具有真实性、合法性且与本案具有关某，本院予以采信。原告提交的2号证，系2020年7月14日原告承德建龙特殊钢有限公司与被告唐山重型装备集团有限责任公司签订的承德建龙特殊钢有限公司215㎡烧结机利旧新宝泰设备拆除搬迁安装工程合同复印件一份。用以证实签订合同的时间、地点及合同的内容。被告质证认为，对原告提交的2号证，真实性、合法性、关某予以认可。对该证据的证明目的不予以认可。合同签订时间同技术协议是一样的。原告提交的2号证，具有真实性、合法性且与本案具有关某，本院予以采信。原告提交的3-1证，系2020年9月1日工作联系函复印件一份，3-2号证，系微信截屏打印件1份、3-3号证，快递单查询单打印件1份。用以证实被告对该项目的工期严重超期，我公司向被告公司催促。通过微信及邮寄的方式送达被告公司，至今日被告公司仍没有答复，视为被告单方终止合同。被告质证认为，对原告方提供的3号证整组证据真实性、合法性认可，关某和证明目的不认可。原告没有任何理由行使不安抗辩权，没有证据证明我方履行不能，原告单方主观臆断我方不能完成拆装项目，在合同没有解除前，就另行与第三方签订施工合同造成我方客观履行不能，原告违约在先，我方要求原告出示与第三方签订的合同，证明原告与第三方签订合同的时间及第三方进入现场的时间。原告递交的3-1号证、3-2号证、3-3号证具有真实性、合法性且与本案具有关某，本院予以采信。原告提交的4号证，系2020年9月10日与案外人湖南中冶长天重工科技有限公司签订的承德建龙特殊钢有限公司215㎡烧结机利旧新宝泰设备拆除搬迁安装工程合同复印件一份。用以证明2020年9月1日我公司积极催促被告进场施工，发工作联系函，被告并没有答复我公司，我公司为了避免损失扩大，不得已与湖南中冶长天重工科技有限公司签订了安装工程合同。被告质证认为对原告提交的4号证真实性、合法性、关某不认可。被告虽对原告提交的4号证有异议，但未能提供充分证据予以反驳，原告提交的4号证，具有真实性且与本案具有关某，本院予以采信。被告提交的1号证，系微信截屏打印件2张。用以证明双方最终签订的技术协议、盖章日期是2020年7月11日，收到最终版本是2020年8月7日。原告质证认为，对该证据真实性不认可，技术封面上有打印的日期。被告提交的1号证，达不到其证明目的，本院不予以采信。被告提交的2号证，系证人赵某出庭的证言、光盘一张、照片打印件6张。用以证明2020年9月9日下午3点半左右证人赵某到建龙公司施工现场，看到有7个工人在施工现场拆除设备，用手机拍摄的视频和照片记录了施工过程，经过落实不是我公司的员工，是原告方与第三方在施工。现在的中部滑道、尾部密封罩、液压拉紧装置都已经拆除了。对证人证言真实性、合法性、关某不认可，证人赵某是被告公司的员工。对光盘和照片真实性、合法性、关某不予以认可。被告提交的2号证，不具有合法性，本院不予以采信。被告提交的3号证，系2020年9月7日来客入场登记单、临时入场证打印件各1份。用以证明我公司的倪宏、李晓智、谢骅、高其慧找原告单位的杨爱国进行了协商。原告质证认为，对被告提交的3号证真实性、合法性、关某不认可，被告提供的3号证，不能证明被告公司的工作人员来我公司为何事，只能证明来过我公司，达不到被告的证明事实。被告提交的3号证，具有真实性，但达不到被告的证明目的，本院不予以采信。 结合当事人的陈述和证据，本院对本案事实认定如下：2020年7月3日原告承德建龙特殊钢有限公司（甲方）与被告唐山重型装备集团有限责任公司（乙方）签订了承德建龙特殊钢有限公司215㎡烧结机利旧新宝泰设备拆除搬迁安装工程技术协议。2020年7月14日原告承德建龙特殊钢有限公司（甲方）与被告唐山重型装备集团有限责任公司（乙方）签订了承德建龙特殊钢有限公司215㎡烧结机利旧新宝泰设备拆除搬迁安装工程合同。合同第三章价款与结算方式“3.1乙方承包项目总价款为：人民币贰佰玖拾玖万元整（￥：2,990,000.00元），税率13%，总价包括烧结机项目的可利用设备拆除、修理、损耗、完善、交接口内设备升级费及安装费用（含安装用的水电费）、包装费、运杂费、工程文件、培训费、现场服务费、安装调试工程中的专利和专门技术诀窍费用的使用权、各种险费、交接口内所有设备、备件、证件补齐费用、特种设备验取整费用、税金一切费用（具体范围以技术协议为准）。注：本合同不含税金额不变，不含税金额不随国家税率变化而变化。3.3.1预付款：合同签订后，施工队进新宝泰现场十日内，甲方向乙方支付合同总价款的20%，即人民币伍拾玖万捌仟元整（￥：598,000.00元）；同时向甲方开具合同总价50%的增值税发票……”。合同第六章交货及验收调试“6.1完成时间：初步安排拆卸工期30天，安装工期70天（以预付款到账日期开始计算，如甲方原因或现场不具备施工条件或乙方不具备拆迁条件，则工期相应顺延）。本拆迁利旧工程甲方8月23日前烧结机主厂房天车具备使用条件，乙方承诺甲方2020年10月30日投产总工期：甲方天车具备使用条件准确日期，乙方按照工期约定进行施工”。合同第十二章合同终止“12.1.3未经甲方同意，乙方不得解除合同。乙方单方终止合同，未给甲方造成损失的乙方向甲方支付合同总金额的20%作为违约金，给甲方造成损失的按实际损失金额进行赔偿，损失金额由甲方确定……。”合同签订后，被告唐山重型装备集团有限责任公司未安排工人进施工现场进行施工。2020年9月1日原告承德建龙特殊钢有限公司向被告唐山重型装备集团有限责任公司发出来工作联系函，其内容“唐山重型装备集团有限责任公司：我公司在2020年6月10日组织了215㎡烧结机利旧新宝泰设备拆除搬迁安装工程现场招标，6月20日完成招标结果签字并发出中标通知书，6月22日贵公司返回中标通知书盖章予以确认。达成合意后我公司与贵公司于2020年7月3日签署了编号为CD-215M2SJ-C-021-2020,《技术协议》、7月14日签署了编号为CD-215M2SJ-C-021-2020《安装工程合同》。7月3日、7月14日合同签订后贵公司未在合理期限内进厂施工，贵公司均以借口推脱，合同约定：“拆卸工期30天，安装工期70天，乙方承诺满足甲方2020年10月30日投产总工期”。从今天开始计算至工程结束工期只剩余不足60日，而贵公司仍未进场开始拆卸，贵公司拖延工期已属严重违约且严重影响了我公司整个项目工程的投产运行，鉴于情况紧急，我公司强烈要求贵公司于本函到达（注：到达方式以微信、电子邮件方式等和纸质邮寄先到为准，均具有法律效力）你处三日内书面答复施工进度及最终完工节点，逾期不答复或答复工期超期则视为贵公司单方违约履行不能，单方终止合同，承担相应的法律责任！请尽快回复予以为盼！承德建龙特殊钢有限公司，2020年9月1日”.被告唐山重型装备集团有限责任公司于2020年9月4日收到了工作联系函，但始终未给予书面答复，也未进场进行施工。原告承德建龙特殊钢有限公司为了减少损失，于2020年9月10日与湖南中冶长天重工科技有限公司签订了承德建龙特殊钢有限公司215㎡烧结机利旧新宝泰设备拆除搬迁安装工程合同。原告承德建龙特殊钢有限公司要求判令解除原、被告双方签订的安装工程合同，支付违约金598,000.00元。诉至本院。 本院认为，原告承德建龙特殊钢有限公司与被告唐山重型装备集团有限责任公司签订的承德建龙特殊钢有限公司签订的215㎡烧结机利旧新宝泰设备拆除搬迁安装工程合同是当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律行政法规的强制性规定，为有效合同。原、被告应认者真履行合同中确定的义务。被告唐山重型装备集团有限责任公司未按合同约定的时间进场进行施工，致使双方签订合同的目的不能实现，造成了根本违约。原告承德建龙特殊钢有限公司要求解除双方签订的设备拆除搬迁安装工程合同的诉讼请求，本院不予以支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以恢复原状，采取其他补救措施，并有权赔偿损失”。违约条款可以解释为“其他补救措施”而与解除权并存。结合《中华人民共和国合同法》第九十八条规定“合同的权利义务终止，并不影响合同中结算条款的效力”。故解除合同与违约金条款可以并存，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定，买卖合同因违约而解除后，守约方主张继续适用违约金条款的，人民法院应予支持；但约定的违约金过分高于造成损失的，人民法院可以参照合同法第一百一十四条第二款的规定处理。《中华人民共和国合同法》第一百七十四条规定，法律对其他有偿合同有规定的，依照其规定；没有规定的，参照买卖合同的有关规定。建设工程施工合同和承揽合同对此没有规定，应适用买卖合同的规定。原告承德建龙特殊钢有限公司要求被告唐山重型装备集团有限责任公司支付违约金598,000.00元的诉讼请求，本院予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第四项、第一百七十四条的规定，判决如下： 一、解除原告承德建龙特殊钢有限公司与被告唐山重型装备集团有限责任公司签订的承德建龙特殊钢有限公司215㎡烧结机利旧新宝泰设备拆除搬迁安装工程合同。 二、被告唐山重型装备集团有限责任公司于本判决生效后十日内支付给原告承德建龙特殊钢有限公司违约金598,000.00元。 如未按本判决指定的期限履行义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费9,780.00元，保全费3,620.00元，合计13,400.00元，由被告负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省承德市中级人民法院。 审判长 刘中如人民陪审员王素荣人民陪审员王海涛 二〇二〇年十一月二十日 书记员 赵                 颖 附页 一、判决的相关法律依据 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）、因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）、法律规定的其他情形。 第一百七十四条法律对其他有偿合同有规定的，依照其规定；没有规定的，参照买卖合同的有关规定。 二、上诉期限及方式 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省承德市中级人民法院，同时预交上诉费9780.00元（以上诉人名称预交至河北省承德市中级人民法院，开户行：中国建设银行股份有限公司承德市车站路支行，账号：13×××02，向本院提交银行票据），逾期未交上诉状或者提交上诉状七日内未交上诉费用的，视为不上诉或者撤回上诉，本判决即发生法律效力，如不上诉本判决在送达之日起十五日后发生法律效力。 三、申请执行的期限以及不申请执行的法律后果 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定，申请执行的期限为二年，本案原告于判决生效后，自动履行期限届满之日二年内向本院申请执行，逾期不申请执行，人民法院即不再强制执行。 -10- -11-