宁夏回族自治区中宁县人民法院民事判决书（2020）宁0521民初2978号原告：宁某。法定代表人：侯某。委托诉讼代理人：张某，住宁夏回族自治区银川市。代理权限为特别授权。被告：吴某。法定代表人：黄某。被告：任某1，住宁夏回族自治区中宁县。委托诉讼代理人：任某2，住宁夏回族自治区中宁县。系被告任某1儿子。代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：王某，宁夏丰安律师事务所律师。代理权限为特别授权。原告宁某与被告吴某、任某1承揽合同纠纷一案，本院于2020年8月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告德瑞昇公司委托诉讼代理人张某，被告汇鑫隆公司法定代表人黄某、被告任某1及其委托诉讼代理人任某2、王某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。德瑞昇公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令二被告立即支付工程款50000元，承担迟延支付利息3364.6元，合计53364.6元；2.案件受理费用由二被告共同承担。事实及理由：2018年7月9日，原告与原宁夏启达工贸有限公司中宁分公司的负责人任某1签订了《消防安装工程施工合同书》。合同约定，原告承建该公司位于新堡镇刘营村的液化气钢瓶储存库房内的消防报警系统、可燃气体报警系统、泄爆门安装等工程，承包方式采用包工包料，原告保证承包工程消防验收合格通过，工程总价款11万元，合同签字生效起三日内宁夏启达工贸有限公司中宁分公司支付原告5万元，竣工后经消防部门验收合格或取得营业前消防安全检查合格意见书3天内，双方结清全部工程款。合同签订后，被告支付了合同约定的初期款项5万元。原告根据合同约定进行施工，并于20l8年11月竣工并经消防验收合格。工程竣工后，原告多次要求宁夏启达工贸有限公司中宁分公司按照合同约定支付工程款，该公司仅仅支付了l万元工程款，剩余工程款至今没有支付，其行为已构成违约，依法应当立即支付拖欠的工程款50000元，并承担迟延支付利息3364.6元(利息自20l8年11月计算至2020年4月)。后宁夏启达工贸有限公司中宁分公司注销，其总公司宁夏启达工贸有限公司改名为吴忠市汇鑫隆燃气有限公司。汇鑫隆公司辩称，我公司没有与原告签订过《消防安装工程施工合同书》，该工程合同书是任某1个人签订的，与我公司无关。对原告的诉讼请求，我公司不同意承担。任某1辩称，首先，原告的主体不适格，本案被告任某1没有和原告签订过《消防安装工程施工合同书》，任某1是以个人名义与张某个人签订的《消防安装工程施工合同书》，任某1也不代表原宁夏启达工贸有限公司中宁分公司，合同上没有加盖本案原告及宁夏启达工贸有限公司中宁分公司的公章。任某1和张某签订的《消防安装工程施工合同书》也不是承揽合同，而是建设工程施工合同，合同中写明一揽子承包，包括消防工程的土建施工及安装，原告起诉的案由错误。其次，任某1和张某签订的《消防安装工程施工合同书》的建设工程、建设单位、施工单位、工程名称、工程内容都是空白的，是因为工程内容不好表述，双方商定以图纸为准。工程的施工内容包括消防控制室的土建施工、消防报警系统、可燃气体报警系统、泄爆门窗的购买安装、防雷措施的安装，其中土建工程还包括厂子的围墙，墙体门窗开洞以及值班室改造，但张某在施工过程中只安装了消防报警器、拉来的两幅门、八个窗子、风机（风扇）没有安装，还拉来了两箱灭火器，对库房进行了方钢柱子的加固，还进行了电路布局，其余施工内容均未完成，为了尽快按照消防部分的要求完成施工，任某1只好自己又找施工人员完成了消防控制室的土建及门窗安装和围墙砌筑等，由于张某拖延工期，未能按合同约定，在四十个工作日内完成施工导致任某1停业9个月，被中宁县住建局罚款5万元，直到2019年5月16日任某1才办理了燃气经营许可证。后来该项目虽然经过了消防验收，但任某1支付了张某未能完成的施工工程款，受到了经济损失。对原告的诉讼请求，因任某1和张某未进行工程款的结算，任某1已付6万元工程款实际上已超付张某工程款，不同意支付。本院经审理认定事实如下：2018年7月9日，张某代表原告与任某1签订了《消防安装工程施工合同书》。约定，原告承建宁夏启达工贸有限公司中宁分公司液化气钢瓶储存库房消防安装工程，采用一揽子承包方式，保证消防验收一次性合格通过，工程总价款11万元，合同签字生效起三日内任某1支付原告工程款5万元，工程经消防部门竣工验收合格或取得营业前消防安全检查合格意见书后3天内，双方结清全部工程款。合同生效后，任某1应积极组织图纸会审，技术交底会议，并及时向原告提供施工设计图纸四套。合同签订后，任某1给原告支付工程款5万元。20l8年6月22日涉案工程经消防验收合格。以上事实有原告向法庭提交的《消防安装工程施工合同书》一份和被告向法庭提交的《消防安装工程施工合同书》、建设工程消防设计审核意见书各一份及原、被告的陈述所证实。经庭审质证、审核，本院对其证明效力予以确认。本院认为，双方签订的《消防安装工程施工合同书》虽然是张某个人签订，但在随后的施工均为原告进行施工，现原告指派张某作为诉讼代理人以原告的名义主张权利，应视为对张某代理行为的追认，故原告的诉讼主体适格，被告关于原告主体不适格的辩解意见不成立，不予采信。被告任某1自认其以个人名义与张某签订合同，被告汇鑫隆公司当庭亦不认可与原告签订过合同，认为合同系任某1个人签订与其公司无关，应视为对被告任某1的代理行为不予追认，应由被告任某1个人承担责任，被告汇鑫隆公司不应承担责任，故对原告要求被告汇鑫隆公司承担责任的诉讼请求不予支持。根据庭审查明，原告持有的《消防安装工程施工合同书》写明了工程名称和内容，而被告任某1持有的《消防安装工程施工合同书》工程名称和内容均为空白，双方在原告施工结束后，未对工程款进行结算，现双方对工程内容存在争议，根据被告提交的工程取费表可以证实涉案工程的取费包括土建和安装两部分，现原告提交的证据不能证实被告任某1将涉案工程中土建部分进行剔除和欠付原告工程款5万元的事实，故原告的诉讼请求无证据证实，不予支持。被告任某1关于双方未对工程款进行结算，原告主张拖欠工程款事实不清、证据不足的辩解意见成立，予以采信。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十八条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回原告宁夏德瑞昇实业有限公司的诉讼请求。案件受理费567（已减半收取），由原告宁夏德瑞昇实业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中卫市中级人民法院。审 判 员 顾 学 文二〇二〇年十一月十六日书 记 员 李丹彩花附：本案适用法律条文：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第四十八条行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。