安徽省淮南市田家庵区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)皖0403民初4180号 原告：刘勇,男,1967年9月10日出生,汉族,安徽省凤台县人，大学文化，潘集区生态环境分局二级主任科员，户籍地安徽省淮南市潘集区，现住安徽省淮南市田家庵区。 被告:淮南铭匠装饰工程有限公司，住所地安徽省田家庵区广场中路西侧福苑商住楼**，社会统一代码91340400MA2P0C2929。 法定代表人:王斐,该公司总经理。 原告刘勇诉被告淮南铭匠装饰工程有限公司（以下简称铭匠装饰公司）合同纠纷一案，本院于2020年9月9日立案，依法适用简易程序，于2020年11月18日进行公开开庭审理。原告刘勇到庭参加诉讼，被告铭匠装饰公司的法定代表人王斐经本院依法送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告刘勇向本院提出诉讼请求：诉讼请求:1、判令被告承担违约责任,支付违约金6000元,退还未完工工程价款2000元,合计8000元;2、诉讼费由被告承担。事实和理由2018年6月8日原告与被告签订《淮南市住宅室内装饰装修施工合同》,合同编号:50,合同约定:原告将罗马广场6-2013室的房屋交被告装修施工;合同约定罗马广场6-2013室装饰工程由被告包工、包基础材料、包主材;工程期限为90个工作日,“2018年6月8日2--2018年9月8日”;合同预算造价72000元,由被告设计图纸等。并约定装饰工程款分三期给付(首期、中期、尾期)、违约责任等。2018年5月27日原告向被告支付5000元,2018年6月7日又支付5000元,第三次2018年7月11日支付33200元,2018年8月25日支付28800元。在原告第三次付款后,被告开始施工,并于2018年10月3日完成了大部分工程量(尚有管道没有包、玄关柜没有安装),当日被告即向原告出具加盖被告公司印章的工程保修单,并承诺“包管道和玄关柜一个月之内弄齐”。但被告至今没有人来安装玄关柜、也没有人来包管道,至今装饰工程没有完全竣工。原告认为被告装修施工至今没有竣工,工期逾期已经超过一年以上,按合同约定(工期延误,每天按照工程造价1%的标准支付违约金),被告应当支付违约金。 被告铭匠装饰公司于开庭前提交书面答辩状辩称，对于原告诉讼请求的违约金6000元，未完工的工程造价项目价值2000元，合计8000元的赔款，我方不同意退还。对于原告诉讼请求的工程超期违约金6000元，因已签署《淮南市住宅室内装饰装修施工合同》（一）第八章第四条“甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延”。（二）第十三章第六条约束，甲方未按期足额支付分期工程款的，每延误一天向乙方支付工程造价的1‰的违约金。原告签约，原定“开工日期2018年6月8日-竣工日期2018年9月8日共计90个工作日”并按照约定工程款分三期付款合同总价72000元，因刘勇延迟交款，所以开工日期按照合同从6月8日顺延到7月11日开工，延迟33个工作日无法施工，原告本应该赔偿我方违约金2376元，答辩人在2018年10月3日提前8天竣工验收并签署工程保修单，所以我方不认可原告诉讼请求的违约金6000元。对于未完工的工程造价项目价值2000元（管道未包、玄关柜没有安装）公司表示已经施工完毕，共收取三根包管道费用卫生间2根、厨房一根，阳台改造后需要增加一根包管，本来就没有预算，要包管道就需要另外增加费用，刘勇没有支付费用。未安装玄关柜是因为客户选择款式超过预算，公司协商退款原告不愿意，玄关柜800元，答辩人愿意承担800元的玄关柜退款。扣除800元玄关柜的费用，刘勇还应支付铭匠装饰公司1576元赔偿款。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，因被告铭匠装饰公司于开庭前提交证据未到庭参加诉讼，视为放弃质证的权利，对原告提交的身份证复印件、《淮南市住宅室内装修施工合同》、收据4张、工程保修单、微信截图，被告提交的公司法人身份证复印件、半包工程项目预算表、主材工程项目预算表、工程保修单、工程验收单、装饰装修施工合同、收据、诉状、合同审批流程单，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查认证的证据，本院认定事实如下：2018年6月8日，原告刘勇与被告铭匠装饰公司签订一份《住宅室内装饰装修工程施工合同协议条款》，内容为：“发包方（甲方）：刘勇承包方（乙方）：淮南铭匠装饰工程有限公司第一条工程概况工程地址：。工程装饰装修面积：142平方米。工程承包方式：双方商定采取以下第1种方式：（1）乙方包工、包基础施工材料、包部分（或全部）主材（以甲方委托乙方代购主材材料清单为准）；工程期限90个工作日。开工日期：2018年6月8日（首期工程款到位的第三天为开工日期）；竣工日期：2018年9月8日（合同约定验收合格的日期为竣工日期）。合同价款：本合同工程预算造价为72000元大写柒万贰仟元整。……工程款支付：首期款合同签订当日付工程造价的60%￥43200元中期款在瓦工工程验收合格三日内付工程造价的35%及工程变更全款￥25200元尾款在墙面工程验收合格三日内付工程造价的5%及工程后期变更全款￥3600元”……甲方：刘勇（签名）乙方：魏邦（签名）并加盖淮南铭匠装饰工程有限公司章2018年6月8日。半包工程项目预算表中约定“主卧卫生间砌砖包管130元／根、厨房砖砌包管130元／根、次卫生间砖砌包管130元／根”。主材工程项目预算表“玄关鞋柜800元／项”。合同签订后，原告刘勇于2018年5月27日支付5000元装修款，2018年6月7日支付5000元装修款，2018年7月11日支付33200元装修款，2018年8月25日支付28800元装修款。被告依约进场施工，2018年10月3日装修工程竣工验收，被告铭匠装饰公司出具《工程保修单》。现原告以被告至今未将装修工程竣工要求被告赔偿损失为由，诉至我院，请求判如所请。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，原被告形成装饰装修合同关系，均应自觉履行双方约定的义务。对原告要求被告退还未完成工程造价2000元的诉讼请求，被告辩称共收取三根包管道费用，阳台改造后需要增加一根包管，要包管道就需要另外增加费用，刘勇没有支付费用。未安装玄关柜是因为客户选择款式超过预算，公司协商退款原告不愿意，玄关柜800元，答辩人愿意承担800元的玄关柜退款。本院认为，客厅玄关鞋柜因被告愿意承担800元的退款，故对原告该部分诉讼请求依法予以支持；因原被告签订的合同中仅约定了三根砌砖包管的费用，对于原告所述的阳台砌砖包管未在合同约定的范围内，原告亦未提交相关证据证实其已经支付该包管的费用，对原告的该部分诉讼请求依法不予支持。其次，对原告要求被告承担违约金6000元的诉讼请求，被告辩称因刘勇延迟交款，所以开工日期按照合同从6月8日顺延到7月11日开工，延迟33个工作日无法施工，原告本应该赔偿违约金2376元，被告在2018年10月3日提前8天竣工验收并签署工程保修单，所以不认可原告诉讼请求的违约金6000元。本院认为，因案涉主体工程在2018年10月3日即竣工验收并办理工程保修手续，双方因玄关鞋柜价格及包管费用未能达成一致意见，以致该两项至今未能妥善处理，该情况不属于被告违约情形，且原告未能提交相关证据证实被告有违约的行为，故对原告要求被告支付违约金6000元的诉讼请求，本院依法不予支持。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告淮南铭匠装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告刘勇玄关鞋柜费用800元； 二、驳回原告刘勇的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的履行期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费50元，依法减半收取25元，由被告淮南铭匠装饰工程有限公司负担（应于本判决生效后七日内交至我院）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提交副本，上诉于安徽省淮南市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  崔化冰 二〇二〇年十一月三十日 法官助理王丽梦 书记员陶梦梦 附1:本案证据目录 一、原告刘勇提交的证据。 1、原告身份证复印件。证明主体身份 2、淮南市住宅室内装饰装修施工合同。证明合同关系,约定的工程价款及工期等 3、收据4张。证明原告已经付清72000元。 4、工程保修单。证明填写保修单时间2018年10月3日时工程没有竣工:被告承诺“包管道和玄关柜一个月内弄齐”,但至今未弄。 5、微信截图。证明原告催促,被告承诺一再不能兑现。 二、被告淮南铭匠装饰工程有限公司于庭前提交的证据。 1、身份证复印件、半包工程项目预算表、主材工程项目预算表、工程保修单、工程验收单、装饰装修施工合同、收据、民事诉状、合同审批流程单。 附2：本案适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。