福建省龙岩市新罗区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0802民初5440号 原告：福建省桃城建设工程有限公司，住所地福建省泉州台商投资区杏惠路**福建桃城大厦，统一社会信用代码91350525628711473F。 法定代表人：汤志强，总经理。 委托诉讼代理人：涂睿，福建元威律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨艳彦，福建元威律师事务所律师。 被告：长沙冠奕生物科技有限公司，住所，住所地湖南省长沙市开福区芙蓉北路街道金泰路**湘江世纪城聚江苑市政道路层**房社会信用代码91430105MA4QXK3R2W。 法定代表人：周丽君，总经理。 原告福建省桃城建设工程有限公司（以下简称桃城公司）与被告长沙冠奕生物科技有限公司（以下简称冠奕公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2020年7月1日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，原告桃城公司的委托诉讼代理人杨艳彦到庭参加诉讼。被告冠奕公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 桃城公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除桃城公司与冠奕公司于2020年1月8日签订的《龙岩学院学生文化体育活动中心钢屋架工程施工承包合同》；2.冠奕公司向桃城公司返还工程款13万元；3.冠奕公司向桃城公司赔偿违约损失6.2万元。 事实与理由：2020年1月8日，桃城公司与冠奕公司签订《龙岩学院学生文化体育活动中心钢屋架工程施工承包合同》，合同主要约定：一、工程概况工程名称为龙岩学院学生文化体育活动中心，工程地点为龙岩新罗区，工程内容为学生文化体育活动中心钢屋架屋面工程的材料、生产、运输、施工安装服务。三、合同价款及支付方法本工程按含税总价包干118万元，总价包含所有材料、铺材、资料手续、安全劳保用品、工人意外安全保险、加工、运输、安装、检测、工程需要的机械设备、吊车、工地管理、清洁、产品保护、验收、保修和售后服务等工作。五、合同工期要求冠奕公司收到材料预付款15天内网架材料必须进场，实际开工日期以桃城公司书面通知为准。严格执行施工进度计划，若冠奕公司自身原因延误工期，每延误一天罚款2000元/日。八、冠奕公司工作在施工过程中，冠奕公司违反有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害原告信誉的，桃城公司给予冠奕公司每次1000-5000元罚款，并限期整改，拒绝整改或整改无效，桃城公司有权单方面中止协议。九、资料提交冠奕公司在同桃城公司签订合同后的10日内，须根据现场施工进度要求向监理提交贰份详细的工程施工组织设计及施工方案包含必要的专家认证方案。在本工程施工前，冠奕公司应向监理提交供货计划与技术标准，由监理报请建设单位工程师认可。冠奕公司提供材料的品种、规格、性能、数量等应与经设计院审核的图纸设计要求一致，并于开工前提供给桃城公司检查。十四、违约责任冠奕公司若不按合同的规定或中途不按合同规定履行合同责任，桃城公司将追究冠奕公司责任，并向冠奕公司追索其造成的一切经济损失。 合同签订后，冠奕公司并未按照合同第九条的约定向监理提交工程施工组织设计、施工方案包含必要的专家认证方案、供货计划与技术标准，亦未将提供材料的品种、规格、性能、数量提供给原告检查。桃城公司于2020年3月4日向冠奕公司支付工程款8万元，于2020年4月20日向冠奕公司支付工程款5万元。依据施工承包合同第五条的约定，冠奕公司收到材料预付款15天内网架材料必须进场。然而，自2020年5月20日起，桃城公司多次催促要求冠奕公司进场施工。2020年5月29日桃城公司向冠奕公司发出书面函件，要求三日内立即组织构件运输进场报验并安排安装作业。冠奕公司分别于2020年5月29日、2020年6月1日向桃城公司发出书面函件，均表明涉案钢屋架屋面工程所需材料无法加工、无法正常生产。2020年5月31日，桃城公司为了解涉案钢屋架屋面工程所需材料的加工情况，安排工作人员到漳州华安开发区瑞生祥公司加工厂进行实地考察。经现场查看及向现场工人了解情况得知，截至2020年5月31日，冠奕公司尚未对主梁钢结构进行任何加工。而截至诉前，冠奕公司亦未运输任何标中材料进场。为此，桃城公司于2020年6月5日向冠奕公司发出书面函件要求解除双方于2020年1月8日签订的施工承包合同，并起诉。 违约损失计算明细：冠奕公司应于2020年4月20日15天内，即在2020年5月5日前网架材料安排进场。自2020年5月5日至2020年6月5日冠奕公司应向桃城公司赔偿损失31天×2000元/天=6.2万元。 桃城公司在诉讼中补充陈述，桃城公司为龙岩学院学生文化体育活动中心工程的中标单位暨承包人。同时，据桃城公司统计冠奕公司完成案涉工程量造价总计6459元。 冠奕公司未作答辩。 本院经审理查明的事实如下：冠奕公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，亦未在法定答辩、举证期限内提出异议并提交证据，视为自愿放弃诉讼权利。桃城公司提供的《龙岩学院学生文化体育活动中心钢屋架工程施工承包合同》、招商银行付款回单、龙岩学院钢结构施工微信群聊天记录、《关于加快龙岩学院学生文化体育活动中心施工进度的函》、《关于要求立即组织钢结构进场施工的函》、《函件》、《工作联系单》、《解除合同通知书》、回执流程单等证据，来源合法，具有真实性，与本案具有关联性，能够与桃城公司庭审陈述相互印证，予以确认。桃城公司主张的事实，除“桃城公司于2020年6月5日向冠奕公司发出书面函件要求解除双方于2020年1月8日签订的施工承包合同”外，均提供了相应的证据证明，予以确认。 另查明，案涉《龙岩学院学生文化体育活动中心钢屋架工程施工承包合同》第三条中亦约定，合同签订后5天内桃城公司应支付合同金额13万元给冠奕公司，作为本工程备料款。 本院认为，桃城公司与冠奕公司签订的《龙岩学院学生文化体育活动中心钢屋架工程施工承包合同》，系当事人真实意思表示，其内容不违反法律与行政法规的强制性规定，合法有效。冠奕公司未按合同约定全面地履行合同项下的义务,且在桃城公司催告的合理期限内仍未履行，桃城公司诉请解除案涉合同，有事实与法律依据，予以支持。案涉施工承包合同签订时间为2020年1月8日，按该合同第三条约定，合同签订后5天内桃城公司应支付合同金额13万元给冠奕公司，作为本工程备料款。合同签订后，桃城公司于2020年4月20日才向冠奕公司付清13万元，对此桃城公司主张是因新冠肺炎疫情影响，但案涉工程所在地新罗区受全国突发新冠肺炎疫情影响初始时间是在2020年1月底，故桃城公司的上述主张，不能成立。因此，对桃城公司主张冠奕公司返还工程款13万元的诉请，予以支持；对桃城公司要求冠奕公司按2000元/天标准赔偿自2020年5月5日至2020年6月5日止的违约损失，共计6.2万元的主张，不予支持。本案双方是因履行建设工程分包合同所产生的纠纷，故本案案由应确定为建设工程分包合同纠纷为宜。 综上，桃城公司的诉讼请求部分有理，予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十四条第三项、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下： 一、解除福建省桃城建设工程有限公司与长沙冠奕生物科技有限公司于2020年1月8日签订的《龙岩学院学生文化体育活动中心钢屋架工程施工承包合同》； 二、长沙冠奕生物科技有限公司应于本判决生效之日起十日内返还福建省桃城建设工程有限公司工程款13万元； 三、驳回福建省桃城建设工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4140元，由福建省桃城建设工程有限公司负担1240元、由长沙冠奕生物科技有限公司负担2900元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省龙岩市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 长 廖 晓 红 人民陪审员 赖 武 华 人民陪审员 刘 职 方 二〇二〇年十一月十日 书 记 员 黄敏（代） 附注： 一、引用的主要法律条文 1.《中华人民共和国合同法》 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 3.《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 二、执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 三、主动履行生效法律文书提示 （一）具有金钱给付内容的生效法律文书，履行义务人可以在生效法律文书确定的履行期间内将相应的款项通过法院转交给权利人；款项转入或存入法院指定的履行款账户后，应当及时告知案件承办人，并提供银行转入或存入凭证复印件。 履行款存入以下账户（注：该账户非诉讼费交缴账户） 开户单位：龙岩市新罗区人民法院 开户行：兴业龙岩分行龙岩新兴支行 账号：×××01 支付款项时，请在摘要栏写明款项内容、案件承办人、案号、当事人姓名等。 （二）生效法律文书确定应当负担诉讼费用的当事人，应当在法律文书生效后七日内，自觉到本院诉讼服务中心的开票窗口开具网络版的《福建省政府非税收入缴款通知书》到代收银行缴款，缴款后及时到法院开票窗口领取相应的诉讼费票据；也可通过现场POS机刷卡直接缴款，现场领取相应的诉讼费票据。主动缴款后，应及时向案件承办人提供银行转入或存入凭证复印件，否则法院将依法定程序向当事人追缴。 （三）履行义务人未及时告知已自动履行，导致案件进入执行程序，造成的负担执行费用、列入失信被执行人名单等一切后果自负。