广东省珠海市金湾区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0404民初2082号原告：珠海拾比佰彩图板股份有限公司，住所地：珠海市××××××××。法定代表人：杜某1。委托诉讼代理人：马锋云，广东正拓律师事务所律师。委托诉讼代理人：谢飞源，广东正拓律师事务所实习律师。被告：xxx星通白铁不锈钢商店，住所地：珠海市××××××××××××××××××。委托诉讼代理人：张汉宏，男，系被告公司员工。原告珠海拾比佰彩图板股份有限公司诉被告金湾区星通白铁不锈钢商店承揽合同纠纷一案，本院于2020年7月3日受理后，依法适用简易程序于2020年8月26日公开开庭进行了审理。原的委托诉讼代理人马锋云、谢飞源，被告的委托代理人张汉宏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：一、解除原、被告签订的《项目合同》（编号：HD20190617xxx）；二、被告支付罚款2000元；三、被告归还预支款2万元；四、被告支付因项目未完工原告另行聘用他人额外产生的增加费用41,387.04元；五、被告支付违约金51,000元。事实与理由：2019年6月17日，原、被告签订了一份《项目合同》，约定被告承接原告的一线风管项目，合同总金额为17万元，被告收到预付款后10日内进场，工期为18天，若被告未能按期完成，被告应按日向原告支付货款3%的违约金，若工程无法验收，为达到验收合格的目的所发生的一切费用由被告负责。合同签订后，原告于2019年6月26日向被告支付50%合同款85,000元，但被告未能在18日内完工。2019年8月22日，原、被告会议纪要确定该项目于10天内完工，若被告无法完工，按《项目合同》的约定支付违约金。然后被告未在约定时间内完工。2019年8月30日，原、被告确认，由于被告于2019年8月11日在施工过程中过失导致原告发生火警事故，需对被告罚款2000元，该款从原告应付款中予以抵扣，被告表示同意。2019年9月29日，被告与原告签订了一份《协议》，协议中被告称因资金紧缺无法支付其上游供应方，严重影响了原告的项目进度，便向原告以借款的方式预支货款20,000元，原告为了配合被告尽快周转资金以完成该工程项目，便向被告预支20,000元，双方约定被告应于2019年10月15日前归还该款，否则，该款从原告应付款中予以扣除，同时，还应每日向原告承担1000元的违约金。但是，被告收到该预支款后仍未能将工程完成，也并未按约将该款归还给原告。上述合同和协议签订后，原告先后经多次催告，但被告却一直采取消极的态度对待，不予配合完成工程，严重影响了原告项目进度，原告为避免扩大损失，无奈之下，已另行聘请他人将工程完成，导致原告产生费用126,387.04元，该费用比双方合同尾款预算85,000元额外增加了41,387.04元，该增加费用应由被告承担。原告认为，被告先后多次均未按约完成本工程项目，已严重违反双方合同约定及违背诚实信用原则，双方合同已达到解除的要件，为此，原告对被告已不存在应付款，双方之前约定的从原告应付款中抵扣的罚款2000元、预支货款20,000元、违约金，被告需另行向原告支付。此外，双方合同第五条约定若工程无法按期验收，为达到验收合格的目的所发生的一切费用由被告负责，本合同项目因被告原因未能按期完工，原告另行聘请他人完成项目所产生的金额比双方合同尾款预算85,000元额外增加的41,387.04元应由被告承担。同时，由于双方合同约定的违约金过高，原告自愿将违约金调整为合同总金额的30%即51,000元。综上，原告特向本院提起诉讼，请求判如所请。原告向本院提交了以下证据：1.项目合同；2.会议签到表；3.工作联络函、三楼办公室顶棚火警事故报告；4.协议；5.设备安装调试验收单、原告另行聘请他人完工产生的费用明细；6.项目合同、风管安装技术学院、承包商安全生产管理协议书、转账明细；7.购销合同二份、转账明细；8.购销合同一份、聊天记录；9.淘宝订单信息；10.发票、聊天记录；11.项目前后对比图；12.后续完成项目的实物图及支出的物料明细、报价单、与金湾恒得的购销合同、与佛山钜象的购销合同。被告辩称，对于支付罚款2000元和借支款2万元没有异议，但对其他诉讼请求有异议，原、被告之间曾经协商好，违约金不用支付，因为疫情，被告没有经济收入所以不用支付。被告未向本院提交证据。经审理查明，2019年6月17日，原、被告签订了一份《项目合同》，约定被告承接原告的一线风管项目，合同总金额为17万元，被告收到预付款后10日内进场，工期为18天，若被告未能按期完成，被告应按日向原告支付货款3%的违约金，若工程无法验收，为达到验收合格的目的所发生的一切费用由被告负责。合同签订后，原告于2019年6月26日向被告支付50%合同款85,000元，但被告未能在18日内完工。2019年8月22日，原、被告会议纪要确定该项目于10天内完工，若被告无法完工，按《项目合同》的约定支付违约金。后被告在约定时间内仍未完工。2019年8月30日，原、被告确认，由于被告于2019年8月11日在施工过程中过失导致原告发生火警事故，需对被告罚款2000元，该款从原告应付款中予以抵扣。2019年9月29日，被告与原告签订了一份《协议》，协议中被告称因资金紧缺无法支付其上游供应方，严重影响了原告的项目进度，便向原告以借款的方式预支货款20,000元，原告为了配合被告尽快周转资金以完成该工程项目，便向被告预支20,000元，双方约定被告应于2019年10月15日前归还该款，否则，该款从原告应付款中予以扣除。后原告向被告支付预支款20,000元，被告收到该预支款后仍未能将工程完成，也并未按约将该款归还给原告。上述合同和协议签订后，涉案的风管项目一直无法完工，后原告与第三方珠海市万亿企业有限公司签订合同，将涉案合同的剩余工程继续完成，导致原告产生费用126,387.04元。根据原告提交的与被告以及第三方珠海市万亿企业有限公司的报价单来看，二者的项目重合度在80%以上，后者的价格比前者要高。被告认为超支工程款造价过高，认为增加30%比较合理。本院认为，原、被告之间签订了关于一线风管的《项目合同》，双方形成承揽合同关系，双方均应恪守合同约定的权利义务。原、被告双方争议的焦点如下：关于借款2万元。被告在施工过程中因资金紧张，向原告借款2万元，并承诺在以后的货款中扣除，但由于后续被告没有施工完毕，无法扣除，被告对此亦无异议，故原告请求被告返还借款2万元，有事实及法律依据，本院予以支持。关于罚款2000元。被告在施工过程中，因操作不当，导致原告的厂区发生火警事故，原告对被告罚款2000元，被告对此亦表示同意，故该笔罚款2000元，本院予以支持。关于超支的工程款损失。由于被告后续资金无法跟上，导致涉案的风管项目中途停工，原告为完成该项目不得不另外聘请其他公司来完成后续工程，由此而导致损失，被告应承担赔偿责任。关于工程款数额，原告主张实际支付了126,387.04元，用于完成后续工程及购买材料，被告不予认可，认为最多增加30%的费用。本院认为，因为被告未能完工，工程烂尾，导致后续接手施工单位施工时，势必增加施工的难度和费用，费用增加是合理的，但是根据原告提交的与被告以及第三方珠海市万亿企业有限公司的报价单来看，二者的项目重合度在80%以上，后者的价格比前者要高，故结合本案实际情况，本院酌情支持工程超支费用为未完工工程款的30%，即85,000元×30%=25,500元。关于违约金。由于被告的原因导致涉案的项目未能如期完工，原告于2019年6月26日支付工程款预付款85,000元，按照合同约定被告应10天内进场，风管施工及安装工期共计20天，被告应至少于2019年7月26日前完工。后原告多次催促，被告亦多次承诺按期完工，其仍未完工，故被告应按照合同约定向原告支付违约金，合同约定为每天按货款（17万元）的3%支付违约金，此约定明显过高，本院酌情调整为按照原告起诉时一年期贷款市场报价利率（3.85%）四倍，即年利率15.4%，从2019年7月27日开始计算至原告将涉案剩余工程承包给珠海市万亿企业有限公司之日止（2019年10月24日）。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告xxx星通白铁不锈钢商店于本判决发生法律效力之日起十日内向原告珠海拾比佰彩图板股份有限公司返还借款2万元；二、被告xxxx星通白铁不锈钢商店于本判决发生法律效力之日起十日内向原告珠海拾比佰彩图板股份有限公司支付罚款2000元；三、被告xxx星通白铁不锈钢商店于本判决发生法律效力之日起十日内向原告珠海拾比佰彩图板股份有限公司支付超支工程款25,500元；四、被告xxx星通白铁不锈钢商店于本判决发生法律效力之日起十日内向原告珠海拾比佰彩图板股份有限公司支付违约金（以本金17万元为基数，按照年利率15.4%从2019年7月27日开始计算至2019年10月24日止）；五、驳回原告珠海拾比佰彩图板股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费因适用简易程序减半收取1294元，被告金湾区星通白铁不锈钢商店负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省珠海市中级人民法院。审 判 员 陈立涛二〇二〇年十月三十日法官助理 吕扬扬书 记 员 张志锋