天津市南开区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0104民初5067号原告：高红兵，男，1978年1月21日出生，汉族，个体经营者，住天津市东丽区。委托诉讼代理人：焦雯，天津津海律师事务所律师。委托诉讼代理人：董建峰，天津津海律师事务所律师。被告：时光，男1983年9月26日出生，汉族，个体经营者，住天津市和平区。委托诉讼代理人：马晓磊，天津观海律师事务所律师。原告高红兵与被告时光装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年6月9日立案后，依法适用简易程序使用互联网系统进行在线公开庭审。原告高红兵及委托诉讼代理人焦雯、董建峰，被告时光委托诉讼代理人马晓磊到庭参加诉讼，被告时光在线参加诉讼。本案现已审理终结。原告高红兵向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告向原告支付工程款204000元；2.判令被告给付原告从2018年5月1日至实际给付之日的利息（实际使用装修工程之日起到实际给付之日工程款的同期银行贷款利息，暂计至2020年6月15日）；3.本案的诉讼费由被告承担。事实与理由：2017年12月27日原被告签订委托装修协议，约定原告施工位于天津市南开区××道××广场××层的装修工程，工程预算为800000元，后经双方沟通增加了44000元增项。原告于2018年3月2日动工至2018年4月中旬施工完毕，被告于2018年5月1日开始使用本工程，被告合计付款640000元，尚欠原告工程尾款204000元，暂计利息20887元，合计224887元，原告经多次讨要无果，故成讼。被告时光辩称，请求驳回原告诉请。被告时光不是本案适格被告。原告请求被告支付工程款的诉请主张依据不足。施工严重超期且严重不合格，给菲尼克斯（天津）有限公司造成了经济损失。原告并无施工资质，委托装修协议无效。原告未按照规定开具发票，导致菲尼克斯公司多缴纳税款。综上原告请求没有事实依据，因此关于利息和诉讼费的诉请不应得到支持。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。经审理本院查明如下事实：原告与被告于2017年12月27日签订委托装修协议，被告将××广场××层交由原告进行设计施工装修，工期50天，自2018年1月1日至2018年2月26日。装修范围包括结构改造、强弱电改造、上下水改造等图纸标注所有项目。工程预算80万元，工程款按进度支付。自合同签订之日起支付工程款的40%，工程进行到结构改造、强弱电改造完毕，付工程款40%，工程验收结束后付工程款20%。协议落款处原、被告签名并按捺指印。2017年12月27日，被告向陶江红账户支付装修款总额的40%即32万元，2018年3月14日，被告向陶江红账户支付装修款24万元，2018年3月26日，被告向陶江红账户支付装修款8万元，总计64万元。原告另主张工程产生增项，对此，原告提交通过微信向被告传送本项目增项明细的照片截图，显示增项合计43180元。诉讼期间，原告提出财产保全申请，并提供担保，本院依法对被告采取了诉讼保全措施，相关法律文书已向被告方送达。本院认为，原告与被告签订的委托装修协议不违反法律法规强制性规定，合法有效，双方应严格遵守。原告履行完毕装修义务，被告理应按约定支付装修款。关于被告认为其不是本案适格被告，真正的施工发包方系案外人菲尼克斯（天津）有限公司，被告只是任职该公司的抗辩，根据被告目前提交的证据难以证明其主张，况且原告提交的委托装修协议、原告方收款银行卡明细、原、被告之间的微信聊天截图，均体现原、被告之间形成了合同关系，根据合同相对性原则，被告具有付款义务。关于被告抗辩工程有延误问题，通过微信聊天截图及被告答辩状可知，因春节期间无法施工和涉及提交图纸的问题，原告实际进场施工时间比协议约定的时间晚，以致造成工期延后虽属实，但现有证据不能认定系原告造成。关于被告主张原告不具有施工资质问题，在签订协议时被告对原告系个人承包涉案工程应系明知，故其抗辩本院不予采信。关于被告有关工程质量的抗辩，被告认可2018年5月1日工程交付使用，故发包人擅自使用后又以质量不符合约定为由主张权利的本院不予支持。关于增项问题，被告已在答辩状中承认欠付20万元装修款，未否认增项一事，法律规定，在诉讼过程中，一方当事人陈述的于己不利的事实无需另一方当事人举证。综合原告提交的增项明细截图，本院对发生增项工程款43180元予以认定。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条的规定，判决如下：一、本判决生效后三十日内，被告时光给付原告高红兵装修款203180元，并给付以203180元为基数，按中国人民银行同期同档贷款基准利率自2018年5月1日起计算至2019年8月19日的利息，和按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月20日起计算至实际给付之日止的利息；二、驳回原告高红兵其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取2336.5元，保全费1670元，由被告时光负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判员  孔郁二〇二〇年十一月二十六日法官助理张存栋书记员吕艳玲附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。宣判后当事人权利义务告知书一、上诉权的行使。当事人不服我院第一审判决、裁定，有权在判决、裁定书指定的期限内提出上诉。逾期不上诉，我院作出的判决书、裁定书即发生法律效力。当事人提出上诉的，应在上诉期内，将上诉状正、副本递交本院，并按照相关规定预交上诉费用。未在上诉期内递交上诉状的，视为未提起上诉。经对方当事人申请，该案件即有可能进入人民法院执行程序。二、申请再审权的行使。当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向我院申请再审。当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行。当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出；有《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第三项、第十二项、第十三项规定情形的，自知道或者应当知道之日起六个月内提出。三、主动履行。判决书发生法律效力后，负有履行义务的当事人应当主动向对方当事人履行判决书确定的义务，也可与主审法官联系主动履行事宜。四、申请执行权的行使。发生法律效力的判决书、裁定书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。该期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。申请执行人逾期申请执行的，人民法院不予受理。