浙江省永康市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0784民初5432号 原告：永康市鹏宵工贸有限公司，住所地：浙江省永康市城西新区西田畈村39号。 法定代表人：朱志鹏。 委托诉讼代理人：陈志毅，浙江言迪律师事务所律师。 委托诉讼代理人：童英豪，浙江言迪律师事务所律师。 被告：曹伍，男，1986年4月27日出生，汉族，住安徽省金寨县。 本院于2020年8月21日立案受理原告永康市鹏宵工贸有限公司（以下简称“鹏宵公司”）与被告曹伍加工合同纠纷一案，依法由审判员朱建明独任审判，于2020年9月23日公开开庭进行了审理。原告鹏宵公司的法定代表人朱志鹏及委托代理人童英豪，被告曹伍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告鹏宵公司向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告于2018年10月24日签订的《神创模具厂模具合同》；2、由被告双倍返还原告定金42000元，返还预付款29000元，合计71000元。事实和理由：原告与被告开办的永康市开发区神创模具厂（已被注销）于2018年10月24日签订模具加工合同，约定：付50%模具款作为定金；定作物制作过程中，甲方有权修改图纸制作内容；签字起60天应交给需方完整样品，如未能及时交货，应赔付需方200元一天的损失。当天原告支付定金5万元，原告也进行模具生产，但迟迟没有达到原告要求。原告于2020年6月1日对被告进行催告，要求其在收到短信后20天内拉走模具并按照原告之前承诺完成整改，但被告一直拒绝回复信息，也没有对模具进行整改，致使原告的合同目的不能实现，其行为已构成根本违约。 被告曹伍答辩称：原告已付给我50000元定金。原告2019年1月份让我维修的几个问题，我基本修好了，因原告配件不到位的原因，主要是折叠部分需要螺丝、弹簧，原告没有给我，耽误了调试时间，2019年4月30日原告拿走了全部模具，模具已经全部做好了，否则原告不会拿走。做模具不能保证百分百好，原告拿走后也一直让我修。原告6月份来信息让我继续修理，我是不认可的，原告让我修模具，需要双方进行面谈列出问题，哪一处有问题我都不知道怎么维修。我加工的模具没有问题，原告的诉讼请求不能接受，我可以帮原告维修，但是原告也应当支付尾款。 为证明其诉讼请求，原告鹏宵公司向本院提供证据如下： 一、《神创模具厂模具合同》一份，证明：双方存在米高车塑料模具承揽合同关系，约定价款、交付期限、违约责任，并约定原告有权修改图纸制作内容等。 二、银行转账记录、代付证明、扣款通知书各一份，证明：原告按约支付被告50000元，其中21000元（按合同价款20%计算）为定金，29000元作为预付款。 三、原告法定代表人朱志鹏与被告微信聊天记录、短信记录打印件各一份，证明被告在合同履行过程中存在违约的事实。说明：2019年1月18日被告出具了维修单，2019年4月30日交付后，其中第1点所列问题“底板孔位未打通、间隙大，刹车片和面板有摩擦，与底板也有摩擦，折叠配合定位会晃动”至今仍存在；第2点问题后来改好了；第3点所列问题，被告说改好了，还没有试模；第4点所列问题，前面部分已经改好，后面部分没有改好，2019年5月4日我又向被告提出质量问题。2020年6月1日原告发送手机短信，要求被告在二十天内将模具拉去维修，被告未回应。 被告质证意见：对证据一真实性无异议；对证据二，5万元定金付给我是事实；对证据三真实性无异议，2019年4月30日我已经将原告提出的模具问题全部修好了，5月4日原告再次反映的两个问题是产品设计结构引起的，产生晃动是因为原来产品上面没有定位，是我帮忙免费设计定位，不是我的问题，这也是很小的问题，我也可以帮忙去修，但是原告一直没有将模具拿过来。 被告曹伍向本院提供证据如下： 产品三维图一份，证明原告提供的产品图纸存在结构不当，底板和加强板三维图前面是有两个螺丝孔，后面没有螺丝孔，造成了缝隙，后来我给加了两个螺丝孔。 原告质证意见：真实性无异议，后来根据产品需求进行更改，双方都同意了。 双方当事人对对方提供的证据真实性均无异议，本院对以上证据真实性、合法性予以认定，证据关联性，在裁判说理部分进行综合认定。 经审理，本院对本案事实认定如下：被告曹伍系经营永康市开发区神创模具厂（2019年4月1日注销）的个体工商户，专业从事模具加工制造。2018年10月24日，原告鹏宵公司（甲方）与永康市开发区神创模具厂（乙方）签订《神创模具厂模具合同》一份，约定：乙方承揽甲方米高车塑料模具一套（十三副，附产品零件3D图纸），价款计105000元（不含税）；合同生效后，甲方付50%模具款作定金，产品合格送甲方确认后付50%；乙方提供终身维修，模具在合理操作下，如有质量问题，乙方付维修费，如果人为造成维修费由甲方自理，乙方提供人员；定作物制作过程中，甲方有权修改图纸制作内容，乙方有权重新确认交期和议价；合同签字之日起60天内应交给甲方完整样品，如不能及时交货，应赔偿甲方200元/天等等。合同签订当天，原告通过浙江贝弘工贸有限公司支付永康市开发区神创模具厂50000元（定金）。此后，原告法定代表人朱志鹏与被告曹伍经常通过微信方式联系模具制造事宜。在模具加工过程中，因原告要求加装装饰片及存在产品图纸结构不合理等问题，双方协商改进模具，但未重新约定模具交付时限。被告承揽的模具一直到2019年1月初才开始试模，2019年1月18日，被告确认试模后发现四个问题：1、尼龙加强电火花加工转向孔位配合、间隙配合及刹车片配合，和折叠配合定位；2、转向和内杠孔位太紧，转向和轮子间隙加宽8mm；3、手柄和钢管配合间隙过大，手杆头外形倒角与钢管配合间隙过大；4、折叠部分与钢管间隙过大，与装饰塑料片配合定位。此后，被告继续修改模具，2019年4月30日，被告将所有模具交付原告。2019年5月4日，原告（朱志鹏）认为模具仍存在以下问题并向被告发送清单一份：1、折叠头上半部分孔位未通；2、折叠部分会晃动；3、底板和刹车片还是有摩擦；4、刹车片和面板顶到；5、底板和加强板配合有缝隙。2020年5月13日，原告通知被告“模具不知什么时候能出来，不准备等这个车了，还是退款给我吧”，被告不同意，称“我是按照你们的图纸，你们设计的结构去做的…这个模具是有的救的”，并要求针对原告提出的上述问题继续进行修理，原告不同意。2019年11月12日，原告向本院提起诉讼，2020年5月11日，原告以需要补充证据为由申请撤诉，本院裁定予以准许。2020年6月1日，原告向被告发送微信、短信，要求被告对涉案模具继续进行修理，被告未予理会。 本院认为，原告鹏宵公司与永康市开发区神创模具厂于2018年10月24日签订的模具加工合同系双方当事人的真实意思表示，依法确认合法有效。永康市开发区神创模具厂系个体工商户，且已于2019年4月1日注销工商登记，其权利义务由经营者被告曹伍承受。在合同履行过程中，经双方协商，对涉案模具设计进行改进，本院认为，因模具设计变动，承揽方的履行期限可以顺延，双方虽未重新约定交付时间，但被告应当在合理期限内完成模具制造加工。被告于2019年1月18日首次试模后确认模具存在诸多质量问题，原告同意被告进行维修，被告于2019年4月30日将维修后的模具交付原告，原告检验后认为模具仍存在质量问题，且被告对原告主张的部分质量问题也予以认可，本院认为，被告迟迟不能交付合格模具，且无视原告要求修理模具的请求，致使原告的合同目的不能实现，已构成根本违约，原告请求解除合同的诉讼请求，本院予以支持。原告支付被告定金50000元，原告主张按合同总价款的20%即21000元作为定金，其余29000元作为预付款，符合法律规定，原告要求被告双倍返还定金及退回预付款，本院也予支持。合同解除后，原告也应当将收取的模具返还被告。被告认为不构成违约的抗辩意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条、第九十四条第（四）项、第九十七条，第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、解除原告永康市鹏宵工贸有限公司与被告曹伍于2018年10月24日签订的《神创模具厂模具合同》。 二、由被告曹伍退还原告永康市鹏宵工贸有限公司预付款29000元，限判决生效后十日内履行。 三、由被告曹伍双倍返还原告永康市鹏宵工贸有限公司定金42000元，限判决生效后十日内履行。 四、由原告永康市鹏宵工贸有限公司返还被告曹伍米高车塑料模具一套（十三副），限判决生效后十日内履行。 如被告未按本判决确定的期限履行金钱支付义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三的规定，应当加倍支付迟延履行的债务利息。 本案案件受理费788元，由被告曹伍负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审 判 员 朱建明 二〇二〇年十一月二十七日 法官助理 胡 兵 代书记员 周 群