广东省东莞市第二人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1972民初11275号原告：东莞市时代嘉品装饰设计工程技术有限公司，住所地广东省东莞市×××××××××××××××××，统一社会信用代码为91441900MA53FG4T7J。法定代表人：王星凌，该公司总经理。委托诉讼代理人：肖文，广东宏尚律师事务所律师。被告：陈颖龙，男，1985年1月2日出生，汉族，住广东省雷州市×××××××××××，公民身份号码为440××××××××××××799。第三人：袁理，女，1983年7月10日出生，汉族，住广东省东莞市南城区×××9×××××××3×商住楼2单元1903房，公民身份号码为452××××××××××××244。委托诉讼代理人：吴锡涛，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。第三人：张文华，男，1981年9月28日出生，汉族，住湖北省天门市皂市××××××××，公民身份号码为429××××××××××××512。原告东莞市时代嘉品装饰设计工程技术有限公司（以下简称“时代嘉品公司”）与被告陈颖龙装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月2日立案受理后，根据原告的申请追加袁理及张文华为本案第三人参加诉讼。本案依法适用简易程序，于2020年10月27日公开开庭进行了审理。原告时代嘉品公司的委托诉讼代理人肖文、被告陈颖龙、第三人袁理的委托诉讼代理人吴锡涛及第三人张文华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告时代嘉品公司向本院提出诉讼请求：1.判决被告向原告支付拖欠的工程款28082.9元及滞纳金（滞纳金以28082.9元为基数，从2020年1月14日开始按照每日万分之五的标准计算至被告付清拖欠的款项为止，暂计至2020年7月25日为2710元）。前述款项暂合计为30792.9元；2.判决被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2019年4月21日，东莞市时代御品装饰设计工程技术有限公司（以下简称时代御品公司）与被告签署《家装工程施工合同》，约定由时代御品公司承包被告位于东莞市××镇海逸豪庭2期44栋105号房屋的室内装修工程，合作方式为部分包工包料，合同价款为105000元。在合同履行过程中，时代御品公司因发展问题，股东会决议注销公司，并依法办理了注销手续。同时，时代御品公司原股东张文华于2019年7月注册成立东莞市时代嘉品装饰设计工程技术有限公司即本案原告，由原告承接时代御品公司未完成的工程项目。被告房屋的装修工程自开工后在后续施工过程中，被告多次要求更改、增加项目，工期也不断延迟，原告与被告就增加工程项目进行了书面确认，工程于2020年1月初才施工完毕。工程施工完毕后，原告即通知被告进行现场验收，而被告多次在与原告约好验收时间后又爽约不到场。2020年1月5日前后，原告发现被告已经将沙发、床等家具物品搬入该房屋内，并且对墙面工程进行了后续墙布覆盖施工。经核算，被告还应支付剩余工程款28082.9元。原告多次向被告催收工程款，且发送了书面的函件，但被告找诸多借口不予支付剩余的工程款。被告陈颖龙辩称，一、被告从未与原告签订装修合同，固不存在与原告之间的装修合同纠纷。二、被告从未与原告签订装修合同义务与权利转让协议，故原告提出的《证据说明（一）》与原告无关。三、被告提供的《证据说明（二）》里阐述的增加项事实是这样的：增加项目施工前是没有经过被告确认。原告先斩后奏的行为导致被告造成了损失。原告是要承担责任的，而且被告一直以为增加项里面的公司是时代御品公司，直到原告威胁起诉被告才注意到不是时代御品公司而是一字之差的时代嘉品公司。原告提出的增加项目有一部分是被告与时代御品公司签订合同约定的项目，而且装修合同约定的义务尚未完成，无法进行尾数结算。但被告从道义出发，依然给原告转账支付了未经核实的增加项费用10000元，所以原告主张的增加项金额不对，因原告施工前没有经过被告的确认，故被告无法考证原告究竟做了哪些项目，增加项目是未经被告确认就施工，是不合理不合法，是违背被告意愿，造成被告损失，原告要担责。四、原告提供的《证据说明（三）》与原告无关。与时代御品公司相关，该公司注销并未通知被告，且服务态度极其恶劣，期间随意安排不专业工人，对与被告提出的质量问题置之不理，对被告的装修单元装修工作疏忽大意，严重不负责，最终导致工程质量出现严重问题，不履行装修合同应尽的义务，致使被告利益遣受重大损失。五、原告提供的《证据说明（四）》里阐述的“原告继续履行御品公司未履行完毕的合同”，大家都知道，项目工程未经过委托与被委托双方同意，是不得擅自更改合同主体，不得擅自转包项目、不得擅自转让合同义务与权利。这严重违反被告的意愿，也违反了合同法。换位思考，如果被告也随意擅自更改合同主体，那会是什么后果。六、2019年4月21日，被告与时代御品公司签署《家装工程施工合同》，同时向张文华转账预付款，合同约定由时代御品公司装修东莞市××镇海逸豪庭2期44栋105房的室内装修工程，合作方式为部分包工包料，工期预计为90天，合同价款为105000元。在合同履行期间，第三人注销了公司并未告知被告，直到原告威胁起诉被告才知道与时代御品公司一字之差的时代嘉品公司的存在。装修合同未经过被告同意，擅自变更合同主体的行为，违背了被告的利益，是法律所禁止的行为，也是第三人违约的事实。第三人也并没有按照我国《公司法》第一百八十四条规定清算组在清算期间行使处理与清算有关的公司未了结的业务的职权。装修期间，第三人疏忽大意管理又不规范、玩忽职守，监工很少在现场，现场一片乱糟糟。第三人有时请不到专业人员，不得外聘不专业的临时工，工人又不严格按照设计图纸施工，造成工程时有返工。被告要求对未完成项目、存在问题的项目进行处理，第三人经常置之不理，总是我行我素。增加项目施工前是没有经过被告确认，第三人先斩后奏的行为，根据合同应该承担责任。在项目还未竣工，且存在众多严重的问题未给予解决的情况下，第三人违反合同逼迫被告结算未经核实且核实困难的尾款，并在2020年1月3日威胁被告停止包含施工在内等一切未履行的义务，最终导致项目再次延期，证据显示2020年5月6日第三人依然未履行完合同约定的义务，最终导致工程至少逾期285天。综上所述，原告及第三人种种恶劣行为以及原告及第三人的违约行为，最终致使被告蒙受严重的损失。第三人袁理陈述，袁理与张文华于2019年5月开始就时代御品公司的清算和注销问题协商，2019年7月17日达成一致意见，决定注销时代御品公司，约定合作期间已履行或正在履行的合同由张文华负责。第三人张文华陈述，同意袁理的意见。本院经审理认定事实如下：一、家装工程施工合同签订情况。2019年4月21日，被告作为甲方与作为乙方的时代御品公司签订一份家装工程施工合同，约定：1.工程名称为东莞市××镇海逸豪庭2期44栋105号（尚都2期44栋105单元），建筑面积为125平方米，工程合作方式为部分包工包料，暂定开工日期为报建通过即开工，2019年4月底，工期预计90天，合同价款为105000元。2.甲方需委托陈颖龙为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督，并办理材料验收、项目变更确认等与工程相关的一切事宜。乙方指派周平为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成相关合同项下的工程内容。为保证双方进行高效沟通，不受距离和时间限制，双方同意以微信群/QQ/邮件/短讯息等实时沟通工具进行工作沟通，上述沟通之依据做为合同附件，具同等法律效力。3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知之日起3日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在接收乙方通知后3天内不组织验收或验收不确认，且3天内又不提出书面异议的，视为甲方验收合同，乙方可自行离场，并解除乙方按合同所应承担的安全保护义务。工程竣工验收前，甲方不得使用该房屋，甲方应在工程竣工验收通过后，才能将房屋投入使用，否则视为甲方验收合格，且乙方不需承担保修责任。4.所有的设计方案变更和工程量增减，甲方必须办理签字确认手续，否则视为无变更，乙方有权按原方案施工或中止施工，乙方中止施工的，甲方需承担乙方的窝工损失，且工期顺延。5.工程价款及结算：双方约定定金21000元，占合同总价20%，需在签订合同时支付，其余工程款按施工进度分3次结算，第一期42000元即40%在水电项目竣工验收后支付，第二期31500元即30%在客、餐厅地砖铺贴完工并通过验收且油漆材料进场后，第三期10500元即10%在竣工验收结算项目增减项一并进行结算。双方约定视施工过程中发生的增减项多少，在第三期款项结算时一并据实结算增减项的相关费用。6.违约责任：合同签订后，任何一方擅自违约或单方面原因导致合同无法履行，违约方应向守约方支付合同总价款20%违约金，以及违约方需支付合同项下房屋设计费用（以合同列明房屋的建筑面积计算，100元每平方米），并赔偿其他连带损失（包括但不限于交通费、窝工费、误工费、行政管理费用等）。甲方未按合同约定期限支付乙方预付款，逾期7天未付，视为甲方违约，乙方有权终止合同并向甲方收取应付款和滞纳金（若甲方逾期付款，则乙方有权自逾期5日之日起，除应收款外，每日按拖欠金额的万分之五向甲方收取滞纳金）。双方还对其他内容进行约定。双方也于当天签订预（结）算半包报价表，于该报价表中，时代御品公司与被告手写约定新增三个项目包括在前述家装工程施工合同约定的工程总款105000元内，该三个项目为：（1）全屋墙皮铲除（天花包含）；（2）墙体局部挂纤维网（约150平方米，限200平方米以内）；（3）客厅沙发背景含甲板打底及不锈钢条（总价约1500元）。二、家装工程施工合同履行情况。原告提交五份施工现场增加项目单拟主张被告在施工过程中的新增工程数量，涉及金额分别为7932.4元、6040元、7011.2元、4563.6元、5587.73元。除金额为6040元的施工现场增加项目单没有任何人员签名外，其余四份现场增加项目均有被告的签名。另，原告提交一份金额为3552元的施工现场减少项目单拟主张其在施工过程中减少施工的具体项目。对此被告持有异议，并向本院提交一份自行制作的项目单拟主张实际减少施工的具体项目，对该份被告自行制作的项目单，原告不予确认。被告向本院提交图片及微信聊天记录拟主张时代御品公司存在偷工减料、疏忽大意造成被告损失。原告对被告该主张不予确认，并主张其对被告提出的整改问题均予以整改完毕。于本案庭审中，原、被告均确认被告已支付工程款数额为104500元，现原告主张被告尚拖欠家装工程施工合同剩余的500元及新增项目7932.4元、6040元、7011.2元、4563.6元、5587.73元，减去现场减少的项目3552元，故被告尚拖欠原告28082.9元尚未支付，并要求按照合同的约定“甲方未按合同约定期限支付乙方预付款，逾期7天未付，视为甲方违约，乙方有权终止合同并向甲方收取应付款和滞纳金（若甲方逾期付款，则乙方有权自逾期5日之日起，除应收款外，每日按拖欠金额的万分之五向甲方收取滞纳金）”，要求被告支付其逾期付款滞纳金。于庭审中，被告确认其已于2020年5月26日入住案涉房屋。对案涉工程已完成工程的造价是否需要申请鉴定问题，原、被告均明确表示不申请鉴定。三、其他需要说明的情况。时代御品公司的股东为第三人袁理及张文华，其于2018年10月25日成立，2019年11月11日核准注销，清算组成员为第三人袁理及张文华，注册资本为200万元，法定代表人为第三人袁理。时代御品公司的全体股东袁理及张文华均确认本案涉及的工程由原告主张。家装工程施工合同的乙方代表周平出庭作证，其表示案涉工程除开关因为被告需要变更为定制智能开关插座外，其余项目均已经于2020年1月完工，但被告没有支付工程余款，且在现场增减项目都是根据被告的要求去完成，具体是被告口头要求，待完工后由被告签字确认。2020年3月25日，原告曾向被告书面催款，但被告对催款数额不予确认。以上事实有原告提交的家装工程施工合同、预（结）算半包报价表、施工现场增加项目单、施工现场减少项目单、客户需求记录单、微信聊天记录、核准注销登记通知书、作废存档的营业执照，被告提交的家装工程施工合同、预结算半包报价表、设计效果图、现场拍摄图片、微信聊天记录、现场图片、微信聊天记录、银行转账电子回单，第三人张文华提交的催款函、营业执照、聊天记录，当事人的陈述及一审庭审笔录等附卷为证。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。本案的争议焦点为：一、原告是否为本案适格主体；二、原告主张的工程款及滞纳金应否支持。对此，本院分析如下：关于焦点一。案涉家装工程施工合同的签订主体为时代御品公司与被告，但时代御品公司于2019年11月11日经核准注销，即时代御品公司已经不存在，其全体股东张文华与袁理均同意案涉家装工程施工合同由原告主张权利。对此本院认为，时代御品公司已经注销，其承继主体张文华及袁理均同意该家装工程施工合同的权利义务由原告承继，并通过诉讼的方式通知被告该情况，对此本院予以确认，即原告可以作为适格的主体主张案涉家装工程施工合同的权利义务，系本案的适格原告。关于焦点二。首先，根据时代御品公司与被告签订的家装工程施工合同显示，案涉工程的总款为105000元，后被告新增了部分项目，涉及的金额为7932.4元+7011.2元+4563.6元+5587.73元=25094.93元。至于原告主张金额为6040元的施工现场增加项目单，因该施工现场增加项目单没有任何人员签名，且被告对此不予确认，故本院对该施工现场增加项目单不予采纳。至于施工现场减少项目单，因原、被告均没有提交有对方签名确认的施工现场减少项目单佐证，本院对双方主张的减少项目均不予采纳，但原告自愿减少3552元，属于原告对于自身合法权益自由处分，本院予以确认。综上，被告尚拖欠原告的工程余款为105000元-104500元+25094.93元-3552元=22042.93元；原告超出部分诉请，本院不予支持。其次，关于原告主张的滞纳金，应为被告逾期付款违约金，根据时代御品公司与被告于家装工程施工合同的约定，被告逾期付款，现原告要求按照每日万分之五的标准计算逾期付款违约金，符合双方的约定，本院予以确认。至于起算时间，原告没有提交有效证据证明案涉工程已于2020年1月14日竣工验收完毕，故本院参照被告于本案中自认的2020年5月26日入住案涉房屋的时间为起算时间，计算至被告付清全部款项之日止。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款及第三款、第一百四十二条的规定，判决如下：一、限被告陈颖龙于本判决发生法律效力之日起五日内支付原告东莞市时代嘉品装饰设计工程技术有限公司工程余款22042.93元；二、限被告陈颖龙于本判决发生法律效力之日起五日内支付原告东莞市时代嘉品装饰设计工程技术有限公司逾期付款违约金，以未付款为基数，按每日万分之五的标准计算至被告陈颖龙付清全部款项之日止；三、驳回原告东莞市时代嘉品装饰设计工程技术有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费285元（原告已预交），由原告承担80元、被告承担205元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。审判员  陈巧勤二〇二〇年十一月二十日书记员  何倩贝强制执行风险提示生效法律文书必须主动及时履行。义务人不履行生效法律文书确定的义务，进入强制执行程序后，可能会面临以下法律风险：一、信用惩戒1.案件一旦进入执行程序，被执行人的信息将在中国执行信息公开网公开，融资信贷将会受到限制。2.被列入失信被执行人名单，影响个人征信。在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒。3.不履行法律文书确定义务的信息被法院通过报纸、广播、电视、互联网等媒体公布。二、损失扩大1.加倍支付迟延履行期间债务利息或迟延履行金。2.承担执行过程中发生的执行费、评估费、拍卖辅助费等费用。三、强制措施1.限制高消费。限制乘坐飞机高铁等交通工具、购买不动产、车辆、旅游、子女就读高收费私立学校等。2.财产将被采取查封、冻结、扣押、划拨、拍卖等措施。3.拒不履行或妨害执行的，可能会被罚款、拘留、限制出境。构成犯罪的，还将承担刑事责任。