广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书(2020)粤0112民初6132号原告:广州君易能源管理技术服务有限责任公司，住所地广东省广州市黄埔开源大道******（部位：**），统一社会信用代码914401017475722342。法定代表人：孙俊鹏，该公司执行董事。委托诉讼代理人：刘远鸿、马立雄，均系广东广之洲律师事务所律师。被告：东莞市锦轩投资发展有限公司，住所地广东省东莞市，住所地广东省东莞市长安镇咸西社区莲花路**1441900MA4WQLXU8H。法定代表人：冯大贵。原告广州君易能源管理技术服务有限责任公司（以下简称君易公司）与被告东莞市锦轩投资发展有限公司（以下简称锦轩公司）合同纠纷一案，本院于2020年5月26日立案后，依据最高人民法院《民事诉讼程序繁简分流改革试点实施办法》第十六条第二款规定，由审判员李娜适用普通程序独任审理并进行了公开开庭。原告君易公司委托诉讼代理人刘远鸿、马立雄到庭参加诉讼。被告锦轩公司经本院依法公告开庭传票，期限届满未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告君易公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除君易公司、锦轩公司于2019年7月18日签订的《电动汽车充电站建设合同书》；2、判令锦轩公司赔偿君易公司投资损失合计760348.4元；3、判令锦轩公司赔偿君易公司为追索债权所支出的律师费损失合计15000元；4、判令本案诉讼费由锦轩公司承担。事实和理由：原告君易公司与被告锦轩公司于2019年7月18日签订《电动汽车充电站建设合同书》，主要约定有：（一）由锦轩公司向君易公司提供位于东莞市长安镇咸西莲花路8号（锦轩科技园）园区内16个全天停车位用于充电站建设、电动汽车充电服务运营；（二）合作期限自2019年7月18日起至2027年5月30日；（三）锦轩公司应在签订合同之日起10日内提供相关资料给委托人，以便君易公司办理相关经营证照等手续，如有迟延，建设工期相应顺延，如迟延提交资料超过20日，视为锦轩公司方严重违约，君易公司有权单方解除本合同并追究锦轩公司的违约责任；（四）锦轩公司应配合（包括但不限于提供相关资料、证明文件等）君易公司对充电站项目所在地相关部门进行项目备案及补贴申请工作；（五）君易公司在收到锦轩公司开具的电费、租金等值金额的增值税发票后7日内将有关费用支付给锦轩公司，锦轩公司不开或错开有关增值税专用发票的，君易公司有权将付款期限进行相应顺延；（六）由于任何一方违约或不履行合同义务的，经对方书面通知纠正后15日内仍未纠正的，视作根本违约，守约方可单方解除合同并要求违约方赔偿守约方因此遭受的经济损失，损失包括但不限于守约方实际损失、所支付的律师费、诉讼费、仲裁费、调查取证费、差旅费及其他为获得违约赔偿支出的一切费用；（七）锦轩公司方应配合君易公司对充电站运营所需的行政审批和备案工作，如锦轩公司方未能提供行政审批材料和竣工验收、消防验收等备案材料导致充电站无法开始运营的，君易公司方有权单方解除合同，锦轩公司需赔偿君易公司损失，包括但不限于设备费用及建设安装费。合同签订后，君易公司即按合同的约定对合作项目进行投资建设，包括：（一）向北京智充科技有限公司采购8套共享式充电设备（主机及枪头〉及相应配套软件，合计支出467600元；（二）向东莞市雅顺轻钢结构有限公司采购平板箱，合计支出10500元；（三）向广州市阿尔法自动化设备有限公司采购成套室外双层门及透视窗电柜共3套，合计支出15000元；（四）向广州珠江电缆有限公司采购电缆，合计支出119068.4元；（五）委托北京能昂建设建设有限公司进行充电桩的建设、施工及设备安装，合计支出65560元；（六）为合作项目运营进行推广，君易公司还从东莞市新展互动只能自动化有限公司租用指示牌进行广告宣传等，合计支出6000元；（七）建设期间，君易公司向锦轩公司支付了2019年9月至12月的租金及电费合计76620元。君易公司建设完成后，虽经多次催促，锦轩公司拒不按合同约定向君易公司提供产权证明资料以致君易公司至今未能办妥相关行政审批手续，构成严重违约。另外，自2020年1月1日起，锦轩公司无故终止为充电站供电，至今未能恢复，致使充电站建成后无法运营。君易公司认为，原被告双方签订的合同合法有效，锦轩公司的行为已构成严重违约，应依照合同约定向君易公司承担相应的违约责任，故君易公司诉至法院并请求判如所请。被告锦轩公司未到庭应诉，亦未向本院提交证据材料。原告君易公司依法提交了《电动汽车充电站建设合同书》和银行转账凭证及发票、《产品销售合同书》及发票、《集装箱房销售合同》和银行转账凭证及发票、《购销合同》和银行转账凭证及发票、《产品销售合同》和银行转账凭证及发票、《施工合同书》、项目增项报价单和银行转账凭证及发票、《广告位出租协议书》及银行转账凭证、微信聊天记录、《有关沟通锦轩科技云租赁场地问题的函》、律师函及邮寄凭证、《委托代理合同》及发票、《经销合同》及银行付款电子回单作为证据，本院依法予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2019年7月18日，原告君易公司（甲方）与被告锦轩公司（乙方）签订一份《电动汽车充电站建设合同书》（合同编号：JYZC-GZ20190718）。合同第一条约定锦轩公司向君易公司提供位于东莞市长安镇咸西莲花路8号（锦轩科技园）园区内16个全天停车位用于充电站建设、电动汽车充电服务运营，合作模式为以租赁空地模式共同建设，对外开放充电营业时间为全天24个小时。第二条约定合作期限自2019年7月18日起至2027年5月30日。第三条约定自充电竣工验收投运之日起免租建设期完结之日起，电费充电服务费按月结算；君易公司在收到锦轩公司开具符合税务要求的增值税发票后7日内向锦轩公司支付停车位租赁费，君易公司付款如有延迟，需缴纳违约金，君易公司收到锦轩公司开具的电费发票，场地租赁费发票后，如君易公司拖欠应付费用超过30工作日，每日违约金为欠付金额的1‰。第四条约定锦轩公司应配合（包括但不限于提供相关资料、证明文件等）君易公司对充电站项目所在地相关部门进行项目备案及补贴申请工作；锦轩公司应在签订合同之日起10日内提供相关资料给原告君易公司，如有迟延，建设工期相应顺延，如迟延提交资料超过20日，君易公司有权单方解除合同并保留追究锦轩公司因此造成损失的责任。第五条约定由于任何一方违约或不履行合同义务的，经对方书面通知纠正后15日内仍未纠正的，视作根本违约，守约方可单方解除合同并要求违约方赔偿守约方因此遭受的经济损失，损失包括但不限于守约方实际损失、所支付的律师费、诉讼费、仲裁费、调查取证费、差旅费及其他为获得违约赔偿支出的一切费用。第六条约定锦轩公司配合君易公司对充电站运营所需的行政审批和备案工作，如锦轩公司未能提供行政审批材料和竣工验收、消防验收等备案材料导致充电站无法开始运营的，君易公司有权单方解除合同，锦轩公司需赔偿君易公司损失，包括但不限于充电桩等设备的费用、充电站的建设安装费。合同签订后，君易公司按合同的约定对合作项目进行投资建设，实际支付以下费用：1、向北京智充科技有限公司采购8套共享式充电设备（主机及枪头）及相应配套软件，合计支出467600元；2、向东莞市雅顺轻钢结构有限公司采购平板箱一个，于2019年9月28日支付10500元；3、向广州市阿尔法自动化设备有限公司采购成套室外双层门及透视窗电柜共3套，于2019年9月2日、2019年9月11日、2020年1月16日分别支付4500元、9000元、6528元（实际支付1500元），共计15000元；4、向广州珠江电缆有限公司采购电缆，支付119068.4元；5、委托北京能昂建设建设有限公司进行充电桩的建设、施工及设备安装，支付65560元；6、为合作项目运营进行推广，君易公司向东莞市新展互动智能自动化有限公司租用指示牌进行广告宣传等，支付6000元；7、君易公司向锦轩公司支付了2019年9月至12月的充电站场地租金30250元、2019年9月至11月的电费46370元。以上支出费用共计760348.4元。2019年12月案涉充电站投入试运营。2020年1月17日，君易公司通过聊天软件向锦轩公司发送《关于沟通锦轩科技园租赁场地问题的函》，表示锦轩公司经多次催促仍未提供场地产权证明等相关资料，导致未能完成备案工作，且锦轩公司未开具电费发票，君易公司有权暂不支付租金且有权追究锦轩公司的违约责任。2020年3月13日，君易公司委托广东广之洲律师事务所就相关设施恢复正常供电、办理项目登记备案手续及申领补贴等事宜向锦轩公司发出律师函，锦轩公司于2020年3月14日签收该函。君易公司主张，根据《关于印发的通知》（东发改[2018]540号）第十条“对于集中式充换电设施项目，项目投资主体在项目启动前应先在“全国投资项目在线审批监管平台（广东）”上进行项目备案、公示，领取《广东省企业投资项目备案证》。”的规定，案涉充电桩项目需进行行政备案，但由于锦轩公司一直未配合提供土地使用证或者土地所有权人的租赁证明等场地使用权证明资料，导致君易公司无法进行行政备案，且锦轩公司自2020年1月1日起停止供电，案涉《电动汽车充电站建设合同书》的合同目的已无法完成，故君易公司要求解除合同，并要求锦轩公司赔偿君易公司未履行合同产生的投资损失。另查明，君易公司委托广东广之洲律师事务所指派律师处理本案诉讼事宜并因此产生律师代理费15000元。本院认为，锦轩公司经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，也没有提出抗辩或证据反驳君易公司主张的事实，视为其放弃抗辩权，本院通过审核君易公司证据的证明力，结合庭审情况，对本案的法律关系依法进行裁判。君易公司与锦轩公司之间签订的《电动汽车充电站建设合同书》是双方当事人真实意思表示，未违反法律、行政法规强制性规定，应属合法有效，双方当事人应当按照约定全面履行义务。关于案涉合同的解除。根据合同约定，锦轩公司应配合原告君易公司对充电站项目所在地相关部门进行行政备案等工作，若迟延提交资料超过20日的，君易公司有权单方解除合同并保留追究锦轩公司因此造成损失的责任。锦轩公司至今未向君易公司提供场地使用权证明资料并配合君易公司对充电站项目进行备案，已经构成违约，且导致合同目的无法实现，君易公司主张解除案涉合同，具有合同与法律依据，本院予以支持。关于案涉合同解除时间，因载明案涉合同解除的意思表示的诉状于2020年8月14日送达至锦轩公司，故依照《中华人民共和国合同法》第九十六条第一款的规定，案涉《电动汽车充电站建设合同书》自该日起解除。关于君易公司主张的损失赔偿。《电动汽车充电站建设合同书》第六条约定锦轩公司配合君易公司对充电站运营所需的行政审批和备案工作，如锦轩公司未能提供行政审批材料和竣工验收、消防验收等备案材料导致充电站无法开始运营的，君易公司有权单方解除合同，锦轩公司需赔偿君易公司损失，包括但不限于充电桩等设备的费用、充电站的建设安装费。签订合同后，君易公司对案涉充电站项目进行投资建设，确已实际支付了相关费用。现君易公司因为锦轩公司无法配合对充电站项目进行备案等原因，导致项目无法正常运营，锦轩公司的行为违反了合同约定，君易公司主张锦轩公司赔偿因此造成的损失，合同与法律依据充分，本院予以支持。对君易公司主张的损失金额，本院分述如下：1、向北京智充科技有限公司采购8套共享式充电设备（主机及枪头）及相应配套软件而支出467600元；向东莞市雅顺轻钢结构有限公司采购1个平板箱的支出10500元；向广州市阿尔法自动化设备有限公司采购成套室外双层门及透视窗电柜共3套的支出15000元；向广州珠江电缆有限公司采购电缆的支出119068.4元；委托北京能昂建设建设有限公司进行充电桩建设、施工及设备安装的支出65560元；向东莞市新展互动智能自动化有限公司租用指示牌的支出6000元；上述支出均有采购合同、施工合同、广告位出租合同及相应银行转账凭证、发票予以证实，是君易公司为履行《电动汽车充电站建设合同书》购买设备及建设充电站而产生的合理支出，确属君易公司实际损失，且锦轩公司未到庭予以反驳，本院对上述金额予以采信且支持。需要指出的是，对于已安装在项目场地的8套充电设备及配套软件、1个平板箱、3套室外双层门及透视窗电柜、已现场埋设的电缆，在锦轩公司向君易公司进行损失赔偿之后，应归属锦轩公司所有。2、2019年9月至12月的场地租金30250元及2019年9月至11月的电费，有付款凭证及发票可以证实，均系建设充电站期间君易公司投入的建设费用，属于君易公司实际损失，且锦轩公司未到庭予以反驳，本院对上述金额予以采信且支持。因此，君易公司诉请锦轩公司赔偿损失760348.4元，具有事实及法律依据，本院予以支持。关于君易公司主张的律师费。根据案涉合同约定，守约方可单方解除合同并要求违约方赔偿守约方因此遭受的经济损失，损失包括但不限于守约方实际损失、所支付的律师费、诉讼费、仲裁费、调查取证费、差旅费及其他为获得违约赔偿支出的一切费用，故君易公司要求锦轩公司支付律师费有合同依据。君易公司提交了代理合同及代理费发票等证实该费用的产生，且该数额并未超过广东省律师行业收费标准，故君易公司诉请锦轩公司支付律师费15000元，有事实及法律依据，本院予以支持。锦轩公司未到庭，应视为放弃当庭抗辩及质证的权利。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条以及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、原告广州君易能源管理技术服务有限责任公司与被告东莞市锦轩投资发展有限公司签订的《电动汽车充电站建设合同书》（合同编号：JYZC-GZ20190718）自2020年8月14日起解除；二、被告东莞市锦轩投资发展有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广州君易能源管理技术服务有限责任公司赔偿损失760348.4元；三、被告东莞市锦轩投资发展有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广州君易能源管理技术服务有限责任公司支付律师费15000元。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11553元，由被告东莞市锦轩投资发展有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审判员  李娜二〇二〇年十一月三十日书记员  夏婷附一：本判决主要法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。附二：申请执行事项根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条的规定：“申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。”在本判决生效后，一方当事人未按判决履行义务，对方当事人可以在上述期限内向法院申请执行，逾期申请的，法院将不予受理。