成都市双流区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0116民初5884号 原告：成都高度国际工程装饰设计有限公司，住所地中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉瑞路三段**********。 法定代表人：闫奇，总经理。 委托诉讼代理人：张亮，北京裕仁律师事务所律师。 委托诉讼代理人：单越，北京裕仁律师事务所实习律师。 被告：罗莲，女，1977年10月3日出生，汉族，住成都市青羊区。 委托诉讼代理人：周志宇，四川天与律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵世莲，四川天与律师事务所律师。 第三人：吴成中，男，1984年8月1日出生，汉族，住四川省大英县。 原告成都高度国际工程装饰设计有限公司（以下简称“高度公司”）与被告罗莲、第三人吴成中装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告高度公司的委托诉讼代理人张亮、被告罗莲及其委托诉讼代理人周志宇、第三人吴成中到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 高度公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除高度公司与罗莲签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》；2.判令罗莲支付工程欠款250060.97元；3.判令罗莲支付逾期付款违约金（以欠付工程款250060.97元为本金，以2‰/天计算违约金，自2020年4月22日起计算至实际支付日止）；4.判令罗莲支付高度公司合同解除违约金62515.24元。本案在审理过程中，高度公司撤回了前述第一项、第四项诉讼请求。事实和理由：高度公司与罗莲于2016年11月12日签订了《成都市家庭装饰装修工程施工合同》《成都市家庭装饰装修工程施工合同补充条款》《装饰工程报价单》。合同约定由高度公司承包罗莲位于成都市双流区牧马山蔚蓝卡地亚136-2的室内装饰装修工程，工程总价款625152.42元。合同签订后，高度公司如约履行合同义务，工程进度已经过半，罗莲无故终止合同并拒付工程款。罗莲已付工程款项686316.83元（含水电改造款342483元），欠付工程款250060.97元。为维护高度公司合法权益，故诉至法院。 罗莲辩称，1.高度公司在合同签订之后，将两笔款项收取之后至今未履行合同的约定，没有按照双方签订的合同履行施工义务，而是由实际施工人，即本案的第三人吴成中予以施工，且罗莲已将250000元支付给了施工的吴成中，吴成中支付给了下面的各个班组，高度公司要求解除合同并承担违约金并无法律依据，罗莲并不存在违约责任，相反是高度公司存在严重的违约行为，致使罗莲的合同目的至今都没有实现；2.高度公司无任何证据证明其履行了合同且主张的付款条件已经成就，因此应当依法予以驳回高度公司的诉请；3.双方之间关于合同约定的逾期付款的违约金标准极高，应当予以调减；4.高度公司在合同签订之后，按照合同约定的工期应该是2017年11月完工，至今高度公司都没有履行合同，装修的工程至今仍未完工，逾期的时间已经接近3年之久，且高度公司在2017年9月收取了水电改造工程款之后就失去了联系，高度公司没有履行合同义务已经给罗莲造成了严重的损失，罗莲保留追究高度公司逾期完工和拒不履行合同义务的违约责任。综上所述，请求依法驳回高度公司的诉讼请求。 吴成中述称，2016年11月12日进场，但没有施工，过完年3月左右施工，施工到水电改造，要求高度公司支付水电款的时候，高度公司没有派人出面，我催促多次后才找人去和客户收钱，后来没办法我去找到业主收钱，业主交了水电改造费，公司变动太大主要人员换了好几次，因此工程干完了拿不到钱，我们只能停工，因为活在我们手上所以我们只能找客户，我们找公司去收这个钱，但是公司没有人去管，客户也把钱支付给我们了，我们把钱也支付给了工人和材料，现在的工地也还没有完工。 本院经审理认定事实如下：2016年11月12日，罗莲（甲方）与高度公司（乙方）签订《成都市家庭装饰装修工程施工合同》，约定：“第一条工程概况1.1工程地点及面积：牧马山蔚蓝卡地亚136-2，600平方米；1.2工程造价：625152.42元，大写人民币陆拾贰万伍仟壹佰伍拾贰元肆角贰分……1.4工程有效期限365天，开工日期2016年11月21日，竣工日期2017年11月21日……第八条工期延误……8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延……第十一条工程款支付方式11.1第一次合同签订之日付55%即343833.83元；第二次工程进度过半付40%即250060.97元；第三次竣工验收合格后4日内付5%，即31257.62元（余款结清）……11.3甲方应将工程款直接交乙方财务部，工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票，若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员造成损失，责任由甲方自负。第十二条违约责任……12.3甲方未按期支付第二（三）期工程款的，乙方有权停工，每延误一日向乙方支付工程总造价2‰的违约金……”同日，双方签订《成都市家庭装饰装修工程施工合同补充条款》，约定：“……第六条工程款支付1、甲方支付工程款55%后，具备入场施工条件时，通知乙方安排施工工人进场施工。2、工程进度过半，指工程中水、电管线全部铺设完成，木工吊顶及现场木制作基础施工完成，厨房、卫生间墙砖铺贴完成，油工墙顶面石膏找平，批刮一遍腻子为界定工程过半的标准。在工程进度过半或油工进场，乙方将向甲方提交工程中期预、决算单，甲方应在收到该单据的两日内将相应款项交到乙方公司财务部，以便工程顺利进行……4、公司只接受客户到公司交款或汇款至公司指定账号，如客户直接将款项支付给项目经理、带班工长、主案设计师等相关工作人员，公司不予承认客户已经付款”。 合同签订后，吴成中作为高度公司施工现场带班工长，组织工人对案涉房屋进行了施工。高度公司自认罗莲在签订合同后向公司支付了水电改造款342483元，第一期工程款343833.83元。装修过程中，因罗莲无法联系上高度公司工作人员，遂向带班工长吴成中支付了工程进度款250000元。2020年4月25日，吴成中向罗莲出具了《借条》载明，“今借到罗莲个人现金贰拾伍万元用于支付牧马山蔚蓝卡地亚136-2工程款，支付木工、拆除小工、建墙瓦工、铺砖瓦工工资……” 以上事实，有当事人陈述、《成都市家庭装饰装修工程施工合同》《成都市家庭装饰装修工程施工合同补充条款》《借条》、银行转账凭证等在卷为证，本院予以采信。 本院认为，罗莲与高度公司签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》及《成都市家庭装饰装修工程施工合同补充条款》是当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律、法规的禁止性规定，合法有效。合同签订后，罗莲向高度公司的公司支付了第一期装修工程款343833.83元，水电改造款342483元，吴成中作为高度公司施工现场带班工长，组织工人对案涉房屋进行了装修，罗莲将第二次工程进度款250000元支付给了吴成中。虽然依照合同约定，罗莲将工程进度款向吴成中支付的行为不能视为向高度公司的支付行为，但根据查明的事实及当事人的陈述，首先，合同未约定高度公司接收工程款的银行账号，罗莲无法通过汇款方式直接支付工程进度款；其次，因高度公司的内部原因，罗莲无法联系上除吴成中以外的高度公司其他工作人员，基于吴成中作为高度公司施工现场带班工长的身份，罗莲及时将工程进度款支付给吴成中，存在合理性，应属于诚实信用的表现。高度公司未提交证据证明在合同约定支付相应款项期间，曾向罗莲主张支付相应款项，罗莲在无法依照约定的“乙方只接受甲方到乙方公司交款或汇款至乙方指定银行账号”履行支付义务时，将工程进度款付给带班工长吴成中，应视为已向高度公司支付才显示公平，故罗莲已经完成了第二期进度款250000元的支付义务，还应向高度公司支付工程进度款60.97元，对超过该部分的诉讼请求，本院不予支持。罗莲已经按照合同约定支付了250000元工程进度款，对于剩余60.97元因金额过小，对高度公司没有实质性影响，也并非罗莲拒不支付，罗莲不存在违约行为，故对高度公司主张的逾期付款违约金，本院不予支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告罗莲于本判决生效之日起七日内向成都高度国际工程装饰设计有限公司支付第二期工程进度款60.97元； 二、驳回原告成都高度国际工程装饰设计有限公司的其他诉讼请求。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2994元，由原告成都高度国际工程装饰设计有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 本案判决生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 员 邱盛林 二〇二〇年十一月十二日 法官助理 陈 妮 书 记 员 何 湘