安徽省临泉县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖1221民初8967号 原告（反诉被告）：卢向前，男，1984年6月25日出生，汉族，住安徽省临泉县。 委托诉讼代理人：梅竹，安徽安泰达律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王梦菊，安徽安泰达律师事务所律师。 被告（反诉原告）：临泉佳源房地产开发有限公司，统一社会信用代码91341221MA2NLQFQ5A，住所地临泉县兴全大道******。 法定代表人：戴富强，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：郭磊，安徽春源律师事务所律师。 委托诉讼代理人：郭俊杰，安徽春源律师事务所律师。 原告（反诉被告）卢向前与被告（反诉原告）临泉佳源房地产开发有限公司（以下简称佳源公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年9月17日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）的委托诉讼代理人梅竹、王梦菊，被告（反诉原告）佳源公司的委托诉讼代理人郭俊杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付逾期交房的违约金162334元（以总房价款3559952.7元为基数按照日万分之二的标准，从2019年11月1日起暂计算至2020年6月16日，计228天）；2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年6月2日，原告与被告销售代表李纪君签订《佳源东方都市购房确认单》，协议约定：由原告购买位于临泉县经济开发区北侧的《佳源东方都市》物业，房号为：Ｂ-20栋118室，合同价款3463320元.当日，原告支付购房定金700000元。2018年10月3日，原被告双方签订《佳源东方都市认购协议书》，当日，原告支付购房定金1089952.7元。截至2018年10月3日，原告共支付购房定金1789952.7元。2018年11月5日，原被告签订《商品房买卖合同》，协议约定：由原告购买位于临泉县经济开发区北侧的《佳源东方都市》物业，房号为：Ｂ-20栋103室，合同价款3559952.7元。原告已经支付的购房定金抵作购房款，剩余1770000元房款原告依约以银行贷款的方式支付。此后，经原被告双方协议一致，由原告再支付270000元购房款，剩余1500000元房款由原告通过贷款方式支付。2018年12月17日，原被告双方重新签订《商品房买卖合同》，合同约定，由原告购买位于临泉县经济开发区北侧的《佳源东方都市》物业，房号为：Ｂ-20栋103室，合同价款3559952.7元。原告于2018年12月17日依约履行了270000元房款支付义务，截至2018年12月17日，原告依约支付首付款房款共计2059952.7元。2019年2月3日，原告完成贷款办理。 依据《商品房买卖合同》第十一条规定，被告应当于2019年10月31日前，将已验收合格的房屋交付给原告。但直至2020年6月16日，原告才收到被告的收房通知，原告于当日办理收房手续。原告认为，被告未在《商品房买卖合同》约定的交房日期前将已验收合格的房屋交付给原告的行为已经构成违约，为维护原告的合法权益，特向贵院起诉，望判如所请。 被告（反诉原告）佳源公司辩称，答辩人没有延迟交房，不应承担违约责任：一、关于案涉房屋交付时间的认定；答辩人认为应当认定涉案商品房于2020年1月10日验收合格，达到《商品房买卖合同》第9条约定的交房条件；涉案房屋2020年1月10日经临泉县住宅小区综合查验领导小组综合查验合格，达到《商品房买卖合同》第9条约定的交房条件。二、案涉房屋的交付期限应当顺延至“2020年元月23日”；案涉房屋在建设的过程中，安徽省和阜阳市政府相关部门因大气污染及中、高考要求建设工程停止施工；2017年底至2019年在案涉房屋的施工过程中，安徽省重污染天气应急领导小组办公室及阜阳市重污染大气应急领导小组办公室因天气重污染预警以行政命令的方式下达全省范围内企业停工通知，通知造成停工69天，施工期间历经两次中、高考停工14天，房屋建设过程中共停工83天；省、市文件下发是针对不特定的主体，系政府为了社会管理、维护社会公共利益的需要，要求辖区范围内的施工企业停止施工的政策性停工，并非施工企业施工过程中存在过错导致；答辩人响应停工的文件也是为了保障生态环境、公众健康等社会公共利益，积极配合政府部门环保工作予以停工，是作为企业履行社会责任的表现，该停工期间应当从逾期交房的期间中予以扣除。依据双方签订的《商品房买卖合同》，该房屋的交房时间应当顺延至2020年1月23日。另外小区中间的道路（原名安居路现名农丰路）和小区西边的于王沟东路属于市政工程，2020年春节前未修建，也影响到了工程施工的进度；三、案涉商品房达到交房条件后答辩人在售楼部张贴公告、2020年1月15日在《农民日报》发布交房公告，通知被答辩人收房，履行了合同约定告知义务。原告收到通知后没有及时收房，直到2020年6月16日收房，应当承担逾期收房的违约责任；四、答辩人向被答辩人交房不违反合同的约定，因此不应承担逾期交房的违约责任；《商品房买卖合同》第九条约定：商品房的交付条件为“该商品房经分期综合验收合格”且提供“《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》”；答辩人销售的商品房综合验收时间力2020年1月10日，《住宅使用说明书》《住宅质量保证书》的提供时间也为2020年1月10日。因此，被答辩人要求答辩人承担逾期交房违约金没有事实依据。综上，请法庭查明事实，依法驳回被答辩人的全部诉讼请求。 被告（反诉原告）佳源公司向本院提出反诉请求：1、判决被反诉人向反诉人支付逾期收房违约金91094元；2、判决被反诉人向反诉人支付逾期付款的违约金40800元；3、判决本案本诉与反诉的诉讼费用由被反诉人承担。事实与理由：2018年11月5日反诉人与被反诉人签订了《商品房买卖合同》，被反诉人购买反诉人开发的商品房。《商品房买卖合同》第十一条第三款约定“买受人接到出卖人书面通知、电话或公告通知后，15日内前来办理相关手续，逾期15日以上30日以内，买受人需要向出卖人按每月5元/平方米支付房屋代管费，逾期超过30日（含）以上的，出卖人有权解除合同，买受人按合同总价款的10%承担违约责任。”《商品房买卖合同》补充协议第四条约定“如买受人自规定之日起30天内没有交房，出卖人有权收取每日总房款万分之二违约金（自第31天起计算）”，反诉人通知被反诉人于2020年1月10日收房，被反诉人于2020年6月16日收房，被反诉人已逾期收房127天，被反诉人应向反诉人支付逾期收房的违约金。《商品房买卖合同》第八条约定逾期付款责任：除不可抗力外，买受人未按照约定时间付款的，逾期在30日之内，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之二的违约金，逾期超过30日后，出卖人有权解除合同，出卖人不解除合同的，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之二的违约金。附件十一，补充协议第二项规定“买受人在签订本合同之日起15日内，未与银行签署《贷款合同》并提供符合银行要求的贷款资料的，自签订本合同之日的第二天起，视为买受人逾期付款，按照合同第八条约定处理”。被反诉人没有按照合同约定的时间与银行签订贷款合同，直到2019年3月22日被反诉人与银行签订贷款合同，逾期136天，被反诉人应当向反诉人支付逾期付款的违约金。为了维护反诉人的合法权益，现提起反诉，请法院依法判决，支持反诉人的诉讼请求。 原告（反诉被告）辩称，1.答辩人没有逾期收房，事实是反诉原告开发商逾期交房，其主张的交房通知日期2020年1月10日并未满足交房条件。2.答辩人没有逾期付款，首先答辩人基本上都是在与反诉原告签订正式的房屋买卖合同前已支付完毕全部首付款，这在答辩人举证的房屋买卖合同和房款收据及商品房认购单上都可以反映出来；其次，在签订正式的房屋买卖合同并备案后，答辩人就积极向贷款银行也就是建设银行提出贷款申请，这里需要说明的是，临泉佳源主张在补充协议中约定了签订合同15日内签订《贷款合同》，这是不合理的压缩买房人的权利加重买房人的责任的格式条款，当属无效。15日的期限从时间上来说不符合通常的贷款所需时间，从流程上来说，建行的贷款需要先申请、审核、待通过后才能签订正式的《贷款合同》，在答辩人提交的证据中也可以看出，建行是在发放首期贷款后才与贷款人签订了正式的《贷款合同》。从本案中房屋买卖合同备案到签订贷款合同收到贷款，也仅耗时一个月左右的实际情况来说，这已经是非常短的时间了，也说明答辩人在签订合同15日内就向银行提出了贷款申请并提交各项资料。而银行何时通过贷款审批、何时与答辩人签订《贷款合同》并不是答辩人可以掌控的。请求法院驳回反诉原告的全部诉请。 根据以上当事人陈述、辩解及本院依法认定的证据，本院经审理认定的事实如下：2018年11月5日，原告（反诉被告）与被告（反诉原告）佳源公司签订《商品房买卖合同（预售）》及补充协议，约定原告购买被告开发建设的临泉县佳源·东方都市项目B-20幢1层103号房屋，该商品房单价每平方米人民币26547元，预测建筑面积134.1平方米，总价款为人民币3559952.7元。付款方式为首付款+商业贷款，买受人应当于2018年11月5日前支付首期房价款2059952.7元，余款1500000元向银行申请贷款支付。合同第八条约定逾期付款责任：除不可抗力外，买受人未按照约定时间付款的，逾期在30日之内，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之二的违约金，逾期超过30日后，出卖人有权解除合同，出卖人不解除合同的，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之二的违约金。附件十一，补充协议第二项规定“买受人在签订本合同之日起15日内，未与银行签署《贷款合同》并提供符合银行要求的贷款资料的，自签订本合同之日的第二天起，视为买受人逾期付款，按照合同第八条约定处理”。第九条约定商品房交付条件：该商品房交付时应当经分期综合验收合格。该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。第十一条约定交付时间和手续：（一）出卖人应当自2019年10月31日前向买受人交付该商品房；（二）商品房达到第九条、第十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前10日（不少于10日）将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交接手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。本合同所指的交付是指买受人所购买的商品房的交付，非整个小区和（或）整个项目的交付。…（三）查验房屋…3、查验该商品房后，双方应当签署商品房交接单。由于买受人原因导致该商品房未能按期交付的，双方同意按照以下方式处理：（1）买受人未能按期办理交付手续，视为同意出卖人按交房条件交付房屋；（2）买受人接到出卖人书面、电话或者公告通知后，15日内前来办理相关手续，逾期15日以上30日以内，买受人需要向出卖人按每月5月/平方米支付房屋代管费，逾期超过30日（含）以上的，出卖人有权解除合同，买受人按合同总价款的10%承担违约责任。《商品房买卖合同》补充协议第四条约定“如买受人自规定之日起30天内没有交房，出卖人有权收取每日总房款万分之二违约金（自第31天起计算）”。第十二条约定逾期交付责任：除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意逾期时间，分别处理：（1）逾期在30日之内，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之二的违约金。（2）逾期超过30日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的…买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之二的违约金。第二十五条约定：出卖人和买受人保证在本合同中记载的通讯方式、联系电话均真实有效。任何根据本合同发出的文件，均应采用书面形式，以邮政快递方式送达对方。任何一方变更通讯地址、联系电话的，应在变更之日起7日内书面通知对方。变更一方未履行通知义务导致送达不能的，应承担相应法律责任。补充协议第三条约定：在商品房达到交付使用条件后，买受人同意出卖人通过挂号信邮递、电话通知媒体公告交房。 原告于2018年12月17日向被告支付首付款人民币2059952.7元，余款1500000元原告于2019年3月22日与中国建设银行股份有限公司临泉支行签订《个人住房（商业用房）借款合同》，办理抵押贷款。2020年1月15日，被告在《农民日报》刊登公告，通知业主“临泉佳源·东方都市”项目已经通过政府有关部门综合验收合格，达到合同约定交房条件，请及时办理收房手续。2020年6月16日，原告接收房屋。2020年10月20日，被告佳源公司向法庭提交《声明》，表示为平息矛盾解决纷争，在本案中，双方互付违约金折抵后，如原告仍需赔偿被告逾期收房或逾期付款违约金的，被告自愿调低违约金计算标准至双方互付违约金抵销，但另外提出该《声明》仅针对本次诉讼，本次诉讼外的诉讼主张不再放弃。 另查明：2020年1月10日，临泉县住宅小区综合查验领导小组办公室组织相关职能部门对“临泉佳源•东方都市”项目进行现场查验，经查验合格，予以综合查验备案。 本院认为，依法成立的合同，受法律保护，当事人应当按照约定全面履行自己的合同义务。本案原、被告签订的《商品房买卖合同（预售）》及补充协议系双方真实意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，系有效合同。双方应按照合同约定，全面忠实地履行合同义务。原告已履行支付购房款的义务，被告应当在合同约定时间内向原告交付符合合同约定的房屋。被告辩称涉案房屋于2020年1月10日验收合格，达到合同第九条约定的交房条件；后被告通过公告通知原告收房，全部履行了合同约定告知义务。本院认为，涉案房屋于2020年1月10日通过临泉县住宅小区综合查验领导小组查验合格，房屋具备交付条件。后被告于2020年1月15日通过公告确认涉案房屋达到交房条件，通知业主前来收房。佳源公司不经其他方式通知而直接刊登公告交房虽然存在一定瑕疵，但不影响被告通过该方式向原告交付房屋的效力。被告违反合同约定未在2019年10月31日前交付涉案房屋，故对于原告要求被告支付逾期交房违约金的合理诉讼请求，本院予以支持。被告应支付原告逾期交房违约金为54111.28元（3559952.7元×0.2‰/天×76天=54111.28元，自合同约定最后交房时间之次日2019年11月1日计算至被告通知原告涉案房屋交付条件之日2020年1月15日，逾期76天）。 被告辩称，2018年至2019年在涉案房屋的施工过程中，安徽省重污染天气应急领导小组办公室及阜阳市重污染天气应急领导小组办公室因天气重污染预警以行政命令的方式下达全省范围内企业停工通知，通知造成停工69天，施工期间历经两次中、高考停工14天，房屋建设过程中共停工83天；依据双方签订的《商品房买卖合同》，该房屋的交房时间应当顺延至2020年1月23日。为证明停工69天的事实，本次诉讼被告除证人证言外，还向本院提交了案涉小区建设单位安徽三三建设工程有限公司和监理单位安徽金泉工程造价咨询有限公司出具的停工证明。本院认为，安徽省首次因大气污染防治下发停工通知的时间为2017年12月27日，在此之前并未以此为由要求相关企业停工，被告因此类行政行为而实际停工，属于不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，系不可抗力。但本案商品房买卖合同签订时间系于2017年12月27日后签订，政府部门关于重污染天气治理防治而通知停工不为首次，佳源公司作为阜阳本地开发企业，在接到政府停工通知后，理应在签订合同时对上述情形所导致的交房迟延有所预见，故被告不得据此顺延交房期限。施工期间历经两次中、高考停工14天，亦不属于在施工前不可预见的停工日期，不属于不可抗力的范畴。综上，本院对于被告上述辩解意见不予采信。 被告反诉要求原告支付逾期收房违约金及逾期付款违约金。原告辩称，被告没有达到交付条件，交房通知不符合合同约定，被告无权要求原告支付收房违约金；补充协议中约定的签订合同15日内签订《贷款合同》，这是不合理的压缩买房人的权利加重买房人的责任的格式，当属无效，被告要求原告支付逾期付款违约金没有任何合同依据。本院认为，关于送达形式的条款虽是被告单方制定，但从该条款的字面上理解，采取各种送达方式的用语是“或者”，因此被告选择任何一种形式进行交房通知，就应视为被告已经按照合同约定履行了交房通知义务。对于原告关于公告送达交房通知不符合约定的辩解，本院不予采信。依据合同第十一条第三款第二项约定，原告应于公告通知的2020年1月15日起15日内,即在2020年1月31日前至被告处办理案涉商品房交接的相关手续,但自2020年1月24日始,因农历新年的法定节假日的正常顺延及新冠疫情的不可抗力的影响,原告无法办理相关手续，交接房屋的时间应予中止，待不可抗力的情形消除后自行恢复。2020年2月10日，临泉县下发了《临泉县新型冠状病毒感染的××疫情防控应急指挥部通告（第16号）》，要求实行企业分类、分时有序审批复工，服务业企业原则上不早于2月17日，建筑业企业原则上不早于2月24日，但对居民出行等仍严格要求，出行受限。2020年3月6日，临泉县下发了《临泉县新型冠状病毒感染的××疫情防控应急指挥部通告（第24号）》全面恢复正常生产生活秩序，全面恢复道路交通，调整社区（村）管控措施。本案原告应于2020年3月13日前至被告处办理交接房屋手续。《商品房买卖合同》补充协议第四条对买受人逾期收房违约金的约定明确且与主合同第十一条互相衔接，双方应按照合同约定，全面忠实地履行合同义务。该条款虽书写为“交房”，但根据合同文本上下文的意思表示及合同约定的权利义务约定，该款中文本书写为“买受人交房”系笔误，实际应为“买受人收房”。故原告应自通知交房第31日起向被告支付逾期收房违约金，即自2020年3月29日计算至2020年6月16日，逾期收房天数为80天。原告贷款办理延迟，理应支付相应的逾期付款违约金。根据补充协议第二条第二项约定，原告应于签订购房合同之日起15日内与银行签订贷款合同并提供符合银行要求的贷款资料，但约定自签订商品房买卖合同之次日即视为原告违约，明显加重了原告的责任，按照交易习惯，买受人至贷款银行提供签订贷款合同所需的资料及签订贷款合同文本需要合理期限予以准备，该条约定并未采取合理的方式提示买受人注意明显加重了买受人责任的内容，参照该款期限及商品房买卖的一般交易习惯，签订商品房买卖合同后15日应为提交资料签订贷款合同的合理期限，该期限应在逾期付款期限中予以扣除，自《商品房买卖合同》签订次日2018年11月6日计算至2019年3月22日原告贷款合同签订之日，扣除15天合理期限后，逾期付款天数为122天。 按照合同及补充协议约定，原告应付被告的逾期收房违约金及逾期付款违约金为：3559952.7元×0.2‰/天×80天+1500000元×122天×0.2‰=93559.24元，为平纷止争，本院多次对原被告进行调解，2020年10月20日，被告佳源公司向法庭提交《声明》，表示为平息矛盾解决纷争，双方互付违约金折抵后，如原告仍需赔偿被告逾期收房或逾期付款违约金的，被告自愿调低违约金计算标准至双方互付违约金抵销。基于被告声明自愿调低违约金计算标准至双方互付违约金抵销，该声明系当事人对自身权利的处分，不违反法律规定，且调整后违约金明显低于合同约定，本院予以确认。故本院对原告应付被告的逾期收房、逾期付款违约金予以调整，调整后原告应支付被告逾期收房、逾期付款违约金为54111.28元。 依照《中华人民共和国民法总则》第一百三十九条、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第六十一条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第一百二十一条的规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）临泉佳源房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）支付逾期交房违约金54111.28元； 二、原告（反诉被告）于本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）临泉佳源房地产开发有限公司支付逾期收房、逾期付款违约金54111.28元； 三、驳回原告（反诉被告）的其他诉讼请求； 四、驳回被告（反诉原告）临泉佳源房地产开发有限公司其他反诉请求。 如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1773元，由原告（反诉被告）承担；反诉费1469元，由被告（反诉原告）临泉佳源房地产开发有限公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。 审判员 宋 梅 二〇二〇年十一月二十六日 书记员 王蓬业 附判决所依据的有关法律条文 《中华人民共和国民法总则》第一百三十九条以公告方式作出的意思表示，公告发布时生效。 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。