安徽省岳西县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖0828民初1475号 原告：余金文，男，1983年出生，汉族，住安徽省岳西县。 原告：汪梅香，女，1986年出生，汉族，住安徽省岳西县。 原告共同委托诉讼代理人：彭德琨，岳西县天堂镇法律服务所法律工作者。 被告：安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司，住所地安徽省岳西县天堂镇。 法定代表人：张杰，该公司董事长。 委托诉讼代理人：王建闽，该公司员工。 委托诉讼代理人：储晓东，安徽明一律师事务所律师。 原告余金文、汪梅香与被告安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司（以下简称盛世天源公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2020年5月25日立案受理。诉讼过程中，本院依当事人申请对外委托进行了评估。本案依法适用普通程序，于2020年10月29日同另十七案合并公开开庭进行了审理。原告余金文、汪梅香的共同委托诉讼代理人彭德琨,被告盛世天源公司委托诉讼代理人王建闽、储晓东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 余金文、汪梅香向本院提出诉讼请求：1、被告立即按照全部房价款的日万分之三赔偿原告逾期交房违约金33996元；2、被告承担本案诉讼费。事实与理由：原、被告签订商品房买卖合同，约定原告购买被告开发的天悦域荣XXX号楼XXX单元XXXX室房屋。合同约定了房屋面积、价款，交房时间、交房条件以及办证事项等。案涉房屋至2020年3月30日才具备交房条件，已构成违约，致使原告受到装修、材料、人工、物品涨价等损失，被告应依据合同第十二条约定支付违约金。双方协商未果，故起诉。 盛世天源公司辩称，对双方签订合同购房的事实及案涉房屋存在迟延交房违约的事实不持异议。一、原告主张的合同违约金约定过高，请求减少。原告未提供证据证明其实际损失数额，被告申请法院就租金损失进行了评估，应当以评估的损失作为依据。合同约定的违约金远远高于实际损失，请求法院予以减少。对于违约时间计算至2020年3月30日没有异议。二、被告违约与疫情有关，新冠××疫情群防期间（2个月）应从逾期交房违约期间中予以扣除。虽然违约发生在新冠疫情发生之前，但违约时间的长短与新冠××疫情有一定关系。逾期交房原因主要是不具备交房条件，如竣工验收涉及的设计、施工、监理、建设单位和住建主管部门正常工作，则逾期交房时间可缩短大约两个月。新冠××疫情属于不可抗力，被告公司在构成违约情况下，积极继续履行合同，并愿意赔偿适当的违约金。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对于原告提交的商品房买卖合同、收款收据复印件等；被告提交的竣工验收备案表、估价报告书、新冠疫情防范文件，以及其庭后补充提交的天悦域荣（一期）房产测绘面积表等，双方当事人对真实性无异议，本院予以确认并在卷佐证。 对被告庭后补充提交的监理公司证明，原告对三性持有异议。经审查，该说明系书证原件，证据形式符合法律规定，但证明内容系监理公司就案涉房屋验收程序受疫情影响的具体方面和影响程度，实质上属于单独证人证言，据此尚不足以认定说明的内容，证明目的不予认定。 根据本院确认的证据，结合当事人陈述，认定事实如下。 一、2017年8月2日，原、被告签订《商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的位于天堂镇XXXX室房屋，建筑面积119.13㎡,每平方XXXX元，房屋总价款XXXXX元。其中，合同第九条：商品房交付时应当已取得建设工程竣工验收备案证明文件、房屋测绘报告。商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》。合同第十一条：（一）出卖人应当在2019年9月30日前向买受人交付该商品房；（二）在该商品房达到第九条、第十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前10日（不少于10日）将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。出卖人不出示证明文件或证明文件不齐全，不能满足第九条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按第十二条处理。合同第十二条：除不可抗力外，出卖人如未按合同约定交付房屋，按照逾期时间，分别处理【（1）和（2）不作累加】。（1）逾期在60日之内，自第十二条约定的交付期限届满之次日至实际交付之日止，按日计算向买受人支付全部房价款万分之二的违约金；（2）逾期超过60日后，买受人有权要求解除合同……，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之三的违约金。 二、合同签订后，原告按照合同约定支付了房款。2020年3月29日，案涉房屋完成竣工验收备案。此前，案涉房屋已完成了面积测绘。 三、诉讼过程中，被告向本院申请对案涉房屋等十八户住宅用房自2019年9月至2020年9月间同地段、同标准房屋的市场租金标准进行评估。本院技术鉴定部门依法委托安徽安和房地产土地评估有限公司（资质一级）进行评估。2020年8月27日，该评估公司向本院出具《估价报告书》，确定案涉小区房屋市场租赁价格为11.6元/㎡·月。各方在报告异议期内未提出书面异议。 此外，2019年底至2020年年初，我国暴发新冠××疫情，全国疫情防控工作形势严峻，各地各部门生产、生活均受到不同程度影响。安徽省、安庆市住建部门根据疫情防控应急指挥部的要求，也就房地产企业的疫情管控工作作出安排。 本院认为，原告向被告购房、双方签订商品房买卖合同，并形成商品房买卖合同关系，被告迟延交房，已构成违约，各方自无异议。本案争议焦点主要在于：被告逾期交房违约金标准、违约时间应如何认定？新冠××疫情期间是否应予以适当扣减？ 其一，违约金标准认定。原告主张依据合同约定计算，被告主张约定过高请求核减。首先，双方合同明确约定了违约金计算标准，一般而言，应当依据《中华人民共和国合同法》第六十条规定，由当事人按约定全面履行自己的义务。但与此同时，《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求予以适当减少。同时，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十七条规定，“当事人通过反诉或者抗辩的方式，请求人民法院依照合同法第一百一十四条第二款的规定调整违约金的，人民法院应予以支持”。故，被告有权在诉讼中以抗辩的方式请求核减约定过高的违约金。其次，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条规定，在认定约定违约金过高时，一般应以造成的损失为基础。就损失的确定，原告未提交证据证明其损失，同时《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条规定，“违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：……，逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。”故，判断约定违约金是否过高可以同地段同类房屋租金标准为依据。再次，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，以及《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定，“过高”，一般应当以是否超过造成损失的30%为标准来进行认定。本案中，案涉房屋在逾期交房期间同地段同类房屋租金标准，经评估为11.6元/㎡·月。考虑原告受损失的实际，兼顾合同履行情况以及当事人过错程度，本院综合认定逾期交房违约金标准为案涉房屋租金损失的130%【房屋建筑面积×11.6元/㎡·月×130%】。对于原告提出的交房迟延造成的材料费、人工费上涨等损失，因其未提交证据证实，且违约时间较短，价格影响不显著，故在上述核定的损失之外不再予以考虑。 其二，违约时间认定。首先，双方购房合同明确约定了交房条件以及交房时间。双方一致确认案涉房屋于2020年3月29日才完成竣工验收备案具备交房条件。其次，考虑双方签订的购房合同中赋予了购房者“不少于10日”的收房准备期。同时鉴于原告主张中并未单独明确违约金计算的截止时间，本院认定案涉房屋逾期交房的违约时间应自合同约定的应当交房之次日起（2019年10月1日）至具备交房条件次日后10日（2020年4月10日），为191天。 其三，新冠××疫情期间是否应予以适当扣减。2019年底至2020年年初，新冠××疫情暴发并在全国蔓延应属众所周知的事实。至于该疫情发生及疫情相关管控措施与逾期交房是否具备法律上的因果关系，应当具体分析认定。被告抗辩要求违约时间扣减两个月，并提供了省、市住建部门的通知以及监理单位的说明。鉴于以下几点考量：1、新冠××疫情属于外来的、突发性的、不可预见、不能避免且不能克服的客观情况。而且对于一般当事人而言，疫情防治行政管控措施，亦是不可预见、不能避免且不能克服的。该疫情发生以及相应的管控措施应属于不可抗力。2、逾期交房行为可能发生于本次疫情之前，但受本次疫情影响，相关单位不能正常办公属于客观事实，从而致使案涉房屋的竣工验收备案手续不能正常的、顺利的进行，进而使得逾期交房的时间在一定程度上延长。疫情对于逾期交房时间具有一定的原因力作用，但该原因力大小无法准确界定。3、双方购房合同在约定相关违约金标准时，明确排除了“不可抗力”之原因的违约赔偿责任。4、《最高人民法院关于依法妥善审理涉新冠××疫情民事案件若干问题的指导意见（二）》第四条规定，“疫情或者疫情防控措施导致出卖人不能按照商品房买卖合同约定的期限交付房屋，……当事人请求变更履行期限的，人民法院应当结合案件的实际情况，根据公平原则进行变更。”本院综合考虑后酌定在违约时间中扣除30天的新冠××疫情影响期间。 综上，被告应赔偿原告逾期交房违约金9641元【119.13㎡×（11.6元/㎡·月÷30天）×130%×161天（191天-30天）】。 案经调解未果，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十条，《中华人民共和国民法通则》第一百零七条、第一百五十三条，《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十七条、第二十九条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下： 一、安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司于本判决生效后十日内赔偿余金文、汪梅香逾期交房违约金9641元。 二、驳回余金文、汪梅香的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费650元，由原告余金文、汪梅香负担600元，被告安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司负担50元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于安徽省安庆市中级人民法院。 审判长  蒋黎明 审判员  严贤柱 审判员  程 雨 二〇二〇年十一月二十四日 书记员  刘丹心