河南省孟津县人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0322民初2239号原告：大自然家居（中国）有限公司，住所地：广东省佛山市顺德区大良街道办事处逢沙村民委员会智城路，统一社会信用代码91440606698156057C。法定代表人:佘学彬，任董事长。委托代理人:姜红文，郭志刚,江苏鹿鼎律师事务所律师，特别授权。被告：孟津东辰置业有限公司，住所地：洛阳市孟津县城关镇小浪底大道与瀍河大道交叉口东北角，统一社会信用代码914103220713967190。法定代表人:陈纯青，任总经理。委托代理人:张迪生，孟津东辰置业有限公司员工，特别授权。第三人：郭建军，男，成年。住河南省三门峡市湖滨区。原告大自然家居（中国）有限公司（以下简称大自然家居）诉被告孟津东辰置业有限公司（以下简称东辰置业）买卖合同纠纷一案，本院经审理后作出（2019）豫0322民初2800号民事判决书，大自然家居不服该判决提起上诉，洛阳市中级人民法院作出（2020）豫03民终4239号民事裁定书认为一审违反法定程序，撤销（2019）豫0322民初2800号民事判决书发回本院重审，本院依法重新组成合议庭审理本案。本案在原审中，被告东辰置业曾向本院递交追加第三人申请书，申请追加郭建军为本案第三人。本案在重审时依法追加郭建军为本案第三人，但无法通知到郭建军到庭参加本案诉讼。本院依法重新组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人姜红文、郭志刚，被告委托代理人张迪生到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告大自然家居向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告货款1362299.40元；2、判令被告支付违约金暂计267824.28元［按同期银行贷款利率的2倍（利率按每天4.75%÷360），从2017年10月1日计算至2019年10月16日，判决至被告实际给付之日］；3、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2016年原告与被告签订了“采购安装合同”一份，双方约定原告为被告汤街小镇别墅项目提供入户实木门396樘并负责安装，总价款为1946142元。另合同第七条第8项约定，每延期一天支付货款，被告应赔偿原告1000元。合同签订后，原告按约定为被告汤街小镇别墅项目提供了实木门及安装服务，但被告仅支付货款583842.60元，后虽经原告多次催要，被告总以各种理由推脱，时至今日汤街小镇别墅项目早已完工并交付业主使用，而被告尚欠货款1362299.40元拒不支付。为维护原告的合法权益，特提起诉讼。被告东辰置业辩称：一、被答辩人第1项诉求判令答辩人支付货款1362299.4元没有事实和法律依据。具体原因如下：1、答辩人已向被答辩人支付1683451.9元。2、因被答辩人未施工完毕便中途退场，拒不履行安装和维修义务，导致答辩人因此支出入户门打胶，锁具安装费用及其他维修费等共计30846元应从结算款中扣除。3、被答辩人逾期完工达740天，按照合同约定，被答辩人应向答辩人支付赔偿款740000元。应从工程款中扣除。4、被答辩人严重违反合同约定，应向答辩人支付681149.7元的违约金。应从工程款中扣除。5、截止到2020年1月16日，被答辩人未向答辩人提交任何安装验收资料，足以说明是被答辩人原因导致本项工程未能结算。二、被答辩人的第2、第3诉求，即要求答辩人支付违约金并承担本案诉讼费的诉求没有事实和法律依据，在本合同纠纷中，实际上是被答辩人严重违约，根本违约。被答辩人未完工前中途退场、拒不整改、拒不履行安装义务，拒不履行质量维修义务，在一定程度上导致涉案房屋逾期交付，截止到2020年1月16日，已经导致答辩人承担了220万的逾期交房违约金。同时也对答辩人的声誉造成了恶劣影响。三、综上所述，请求人民法院驳回被答辩人的全部诉讼请求，同时支持我司反诉请求，本案全部诉讼费用由被答辩人承担。事实和理由：一、合同主要条款：2016年，原被告双方签订了《汤街小镇别墅入户实木（原木）采购安装合同》（以下称《合同》，合同中甲方为答辩人，乙方为被答辩人），《合同》主要条款如下：《合同》第一条货物及合同价格约定单价为4914.5元，暂定总价为1946142元。《合同》第二条供货安装期约定制作工期65天，安装工期30天。该条第3款明确约定：“因施工现场不具备施工条件，确需延长工期的，须经甲方书面同意后方可延长。乙方不得以施工条件为由拖延工期。”《合同》3.3条明确约定：“本合同项下全部商品安装完工并做到工完场清后，甲方应在收到乙方全部安装验收资料起7个工作日内组织验收，经甲方验收合格后14个工作日内，甲方向乙方支付至合同总款的90%，结算完成付至结算价的97%，剩余3%作为质保金，质保期贰年，质保期满且无质量问题，14个工作日内，甲方无息支付。每个付款节点14日前，乙方需向甲方现场管理人员提出付款申请，甲方在接到有现场管理人员签字认可的付款申请表14日内完成审查并提出批复意见，审查合格后14日内向乙方支付相应款项，乙方须向甲方出具合规的足额发票（税费由乙方承担），且在甲方支付至97%结算款时，乙方应提供包含质保金在内的所有合规的足额发票，否则甲方有权拒付相应合同款。”合同第五条第5款约定：“竣工验收合格前所有货物的保护责任由乙方承担。”该条第9款明确约定：“乙方授权郭建军为全权委托代理人，联系电话：153××******，邮箱：105×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。全权委托代理人负责乙方涉及本工程范围的所有事务。”《合同》第六条约定了明确的质保范围和质保条款，同时约定质保期自竣工验收合格之日起算，质保期两年，若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现的，乙方将负全部责任，并向甲方支付合同总价5%的违约金，该费用可从质量保修金中扣除。《合同》第七条违约责任明确约定：1、合同签订后，乙方不按合同履行，经甲方催告后三十日内未改正的，视为乙方违约，甲方有权单方解除合同，乙方应承担合同总价款20%违约责任，并赔偿甲方一切损失。2、因乙方产品质量、安装问题造成安全事故或影响甲方正常使用，由乙方赔偿甲方损失，同时承担该部分货物总价款10%违约责任。3、凡经质量检查不合格，乙方应按甲方要求无条件返工，直至质量合格为止，所有返工费用由乙方承担，如果乙方不按甲方要求返工，甲方有权请第三方完成，所需费用由乙方承担并可从合同款中扣除。4、因乙方原因导致工期延误，每延迟一天，赔偿甲方人民币1000元，延误超过15天，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方的一切损失，甲方可从合同款中直接扣除。二、工程施工情况：双方签订合同后，双方确认样品后，答辩人于2016年10月21日向被答辩人发出书面开工令，载明已具备施工条件，要求从2016年10月21日开始施工，合同约定工期为95天，但被答辩人逾期完工甚至中途撤场，经答辩人多次通知，拒不改正。被答辩人的行为已经构成合同违约，应当按照合同约定承担违约责任。无奈之下，答辩人只能自行组织施工，才得以完成安装工程。时至今日，被答辩人依然未按照合同约定提供安装验收资料，未按照合同约定提出付款申请。该工程至今未经双方验收。在一定程度上导致涉案工程于2019年2月3日方才取得竣工验收备案证书。按照合同第七条第4条，被答辩人应按照每天1000元的标准向答辩人支付赔偿款。被答辩人逾期完工天数为740天（2016年10月21日至2019年2月3日为835天，扣除工期95天为740天）。三、付款情况说明：答辩人于2016年9月1日向大自然家居支付第一笔货款人民币583,843.00元。2017年1月26日答辩人收到郭建军提交的大自然家居委托郭建军为其合法委托代理人的委托书，并授权郭建军代表大自然家居进行代收货款活动，委托答辩人将与该合同相关的货款支付至其委托账户。答辩人收到委托书后，陆续向该账户支付6次货款，共计人民币1,099,608.90。目前答辩人已支付大自然家居1,683,451.9元。因此，答辩人认为合同明确约定乙方授权郭建军为全权委托代理人，负责乙方涉及本工程范围的所有事务。且有被答辩人的项目总负责人郭建军亲自提供的委托收款文件，委托收款单位三门峡开发区大自然德森堡木门经营部明显是被答辩人的授权经销商，且三门峡开发区大自然德森堡木门经营部的负责人为郭建军。再者，上述委托收款文件和被答辩人的监事马留成手里的文件一致。足以说明，被答辩人本着民法中的诚实信用的原则有足够的理由相信本次委托付款的真实性，我司按照该委托收款文件进行付款的法律效力就是向被答辩人付款。在支付上述款项的过程中大自然家具公司始终知情，并没有提出任何异议。应视为对答辩人依据委托付款的行为视为同意，综上所述，答辩人不仅仅已经足额支付了工程款，被答辩人无权要求我司支付工程款，反而应当赔偿我司的经济和名誉损失。请求驳回其对答辩人的诉讼请求。审理查明，原告为支持其诉讼请求，提交以下证据:1、《采购安装合同》一份；2、发票2张；3、收款凭证一份。4、单位工程质量竣工验收记录。又补充提交:佛山市德顺区公安局对于公章收缴使用的证明。被告为支持其答辩意见，提交以下证据：第一组：《采购安装合同》一份。2、第二组：1、支付凭证7张；2、委托收款书照片2张；3、微信截图3张；4、大自然家居企查报告一份；5、三门峡开发区大自然德森堡木门经营部营业信息截图一份。第三组：开工令和发文登记表、涉案工程竣工验收备案证书、工程联系通知单、工程维修通知书等证据。通过原被告双方的举证、质证、辩论，本院认定以下事实：甲方东辰置业与乙方大自然家居于2016年签订汤街小镇别墅入户实木（原木）门《采购安装合同》一份，约定乙方大自然家居为甲方东辰置业开发的汤街小镇别墅项目提供入户木门396樘并负责安装，总价款为1946142元。合同第五条第9项约定，乙方授权郭建军为全权委托代理人，负责乙方涉及本工程范围的所有事务。另合同第七条第八项约定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方有权暂停供货、安装直至拖欠款项付清之日止，且每延迟一天，甲方应赔偿乙方人民币1000元。合同经甲方东辰置业盖章确认，乙方大自然家居盖章并有郭建军签名。合同履行中，被告于2016年9月1日向原告支付货款583843元。被告还分别于2017年1月26日向三门峡开发区大自然德森堡木门经营部付款50000元、于2017年3月10日付款350000元、于2017年4月30日付款378457元、于2017年8月22日付款150000元、于2017年10月18日付款71151.90元、2018年2月13日付款100000元，以上共计向三门峡开发区大自然德森堡木门经营部付款1099608.9元。被告提供2017年4月17交付大自然木门入户原木门工程378457收据，三张收据都有经办人郭建军签字，并盖有三门峡开发区大自然德森堡木门经营部的公章。另原告于2017年9月19日向被告出具1946142元的增值税发票另查明：被告提交委托收款书（复印件）一张，显示主要内容为：大自然家居因公司业务需要，委托郭建军，职位：三门峡开发区大自然德森堡木门经营部法人，作为我公司合法委托代理人，授权其代表我公司进行代收货款，授权范围为：代表大自然家居与东辰置业进行代收货款活动有关的事务。该委托书上有大自然家居印章，其印章上无编码，且该委托书无落款时间。原告提交的顺德市公安局证明显示大自然家居经备案的原印章在2017年11月27日被收缴，印章编号为：4406061615011。本院认为，本案争议的焦点为郭建军是否有代表原告大自然家居收取被告货款的权限。虽然根据《采购安装合同》第五条“原告授权郭建军为全权委托代理人，负责乙方涉及本工程范围的所有事务。”但从合同内容看，郭建军作为代理人，其负责涉案工程的所有事务，应该是指代表大自然家居负责处理交货、安装、验收等工程上的事务，并不是指郭建军有代表大自然家居收取货款的权利。被告以持有原告出具的委托收款书为由进行抗辩不成立，理由是：第一，被告始终未能提交委托收款书原件，而且经对比《采购安装合同》上的印章，该委托收款书上的大自然家居印章没有编码，而合同上的大自然家居骑缝章、页底的印章上均有编码，两枚印章存在明显差别。被告在收到该委托付款书后未经核实，即径行向郭建军（三门峡开发区大自然德森堡木门经营部）支付1099608.9元工程款，不符合常理。第二，根据《采购安装合同》约定，东辰置业付款的条件是要有大自然家居的付款申请、且提供足额发票，但被告东辰置业向郭建军（三门峡开发区大自然德森堡木门经营部）付款时并不具备合同约定的上述两个付款条件。综上，被告付给郭建军（三门峡开发区大自然德森堡木门经营部）的1099608.9元不能认定为向原告付款，那么用总价款1946142元扣除被告已向原告支付的货款583843元后，被告还应支付原告剩余货款1362299元。被告与郭建军之间的纠纷可另行通过其他途径解决。关于违约金的问题，合同约定的违约金计算方法过高，依法应予减少。从原告起诉之日2019年11月24日起按照全国银行业同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至被告实际履行完毕之日止为宜。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告孟津东辰置业有限公司于本判决书生效后十日内支付原告大自然家居（中国）有限公司货款人民币1362299元及利息（利息以1362299元为基数，从2019年11月24日起按照全国银行业同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至被告实际履行完毕之日止）。二、驳回原告大自然家居（中国）有限公司的其他诉讼请求。如被告未按判决书限定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费9800元，由原告承担1500元，被告承担8300元。被告承担的诉讼费在本判决生效后7日内向本院缴纳，逾期不缴纳本院移交执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于洛阳市中级人民法院。审 判 长  朱聚才人民陪审员  杨景良人民陪审员  宋章元二〇二〇年十一月十九日书 记 员  李亚静