新疆维吾尔自治区霍城县人民法院民 事 判 决 书（2020）新4023民初347号原告（反诉被告）：新疆云鹏消防工程有限公司伊犁分公司，住所地新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市经济合作区浙江路366号大业领地1号楼502房。主要负责人：张学明，公司总经理。委托诉讼代理人：刘波，男，汉族，公司职工，住新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州。被告（反诉原告）：伊犁万成华隆房地产开发有限公司，住所地新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市经济合作区建材路1号中国西部国际建材城D1号楼四楼422、426室。法定代表人：马生华，公司总经理。委托诉讼代理人：马继中，新疆任远律师事务所律师。原告（反诉被告）新疆云鹏消防工程有限公司伊犁分公司（以下简称云鹏消防公司）与被告（反诉原告）伊犁万成华隆房地产开发有限公司（以下简称万成华隆公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年3月31日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。本案当事人和委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。云鹏消防公司向本院提出诉讼请求：1．依法判令被告支付工程款164,161.82元；2．判令被告支付工程款的利息（以164,161.82元为基数，自2017年1月1日起至判决给付之日按银行同期贷款利率计算）；3．判令被告承担违约金（每日按164,161.82元的5‰计算，自2017年1月1日起至判决给付之日止）。事实和理由：2015年5月17日，原、被告签订《消防工程施工合同书》一份，约定被告将位于霍城县清水河镇紫金名门小区21#楼（宾馆）的火灾报警系统、喷淋系统、室内消防栓系统、排烟正压送风系统工程交由原告施工建设，工程价款为1,400,000元。2015年7月7日、7月11日分别达成补充协议增加工程，增加的工程价款分别为7,455元和139,000元。以上合计工程价款为1,546,455元。合同约定被告若无正当理由未按约定付款，应每日支付应付款项5‰的违约金。原告按合同履行了义务，工程竣工并验收合格已交付使用。被告已向原告支付工程款1,382,293.18元，经双方核算后，被告尚欠原告工程款164,161.82元。原告一直索款，至今无果。为维护原告合法权益，诉至法院，请求依法判决。万成华隆公司辩称，双方形成合同关系属实，根据约定被告应在2015年6月20日前完成涉案消防工程，但实际交工是2017年6月18日，迟延完工交付近两年的时间，被告已经向原告支付1,402,293.18元，还有136,706.82元未付，双方约定工程总造价的5%作为质保金，在工程验收后两年内支付，由于原告的工程延误，导致被告的酒店迟延两年后开业造成巨大损失，根据合同约定，被告应该承担违约金564,456.07元，所以折抵被告的应付款本息等之后，被告自愿放弃部分违约金，向原告主张150,000元的违约金。综上，原告本诉部分的起诉无事实及合同依据，请法庭依法驳回。万成华隆公司向本院提出反诉请求：要求判令被告赔偿违约金150,000元。事实和理由：2015年5月17日，反诉原、被告双方签订了《消防工程施工合同》，根据合同约定反诉被告应当于2015年6月20日竣工。但反诉被告施工的消防工程存在问题，直到2017年6月18日才完成竣工验收，整整逾期两年之久，而反诉被告施工的项目为营业性宾馆，由于消防迟迟不能验收通过，致使后续其他工程、工作均无法开展，由此给原告造成了巨大的经济损失，反诉被告应当赔偿该损失并承担违约金。反诉被告主张剩余工程款的数额错误，需要双方进一步核实、核算。现因疫情原因，反诉原告的财务以及工程人员不能及时到岗工作，无法开展该工作。待该部分事实及数额核实无误后反诉原告再进行陈述与主张。综上，反诉原告依法提起反诉，请求法庭公正裁决。云鹏消防公司辩称，我公司承接的被告公司的消防工程，双方签订有合同，约定工期1个月。我公司按期进场，因土建工程尚未完成，消防设备没有办法全部安装调试，所以，延期交工符合约定中因甲方原因工期顺延的条件，建筑工程直至2016年底才通过五方验收，此时被告才能向消防部门申请验收，由于建设方申报资料不全，直到2017年初才申报消防验收，并于当年5月通过消防部门验收。另，从付款时间表中也可以证明建设方知晓并承认是由自己的原因导致了消防工程延期。综上，该项目延期交工责任在被告，被告的反诉请求不能成立。原告（反诉被告）云鹏消防公司就其诉称的事实提供以下证据：1．银行业务回单十份，中国工商银行进账单回单两份，明细单一份。拟证明万成华隆公司未按合同约定付款，也是造成原告延期交工的原因之一。被告（反诉原告）万成华隆公司就其辩称及反诉诉称的事实提供以下证据：1．消防工程施工合同一份（提供原件予以核对），拟证明涉案工程造价1,400,000元，双方约定开工后1个月竣工，完工当年年底应付至工程款的95%，剩余5%在交工后两年内付清，原告向被告提供全部的工程资料，原告逾期交工应承担每日千分之0.5的违约金。2．新疆消防工程施工合同一份（提供原件予以核对），拟证明涉案工程开工时间为2015年5月20日，合同约定竣工时间为2015年6月20日。3．付款凭据一份，拟证明除原告认可的1,382,293.18元之外，我公司于2017年6月19日向被告支付20,000元的事实。4．建设工程竣工验收消防备案凭证一份（提供原件予以核对），拟证明涉案消防工程于2017年6月18日经过霍城县公安消防大队的消防验收的事实。法院调取以下证据：1．询问笔录一份，拟证明涉案消防工程是否需要在土建工程完工后才能完工，及涉案房屋土建工程的完工时间。经过开庭举证、质证，本院对原告（反诉被告）提供的证据认定如下：对原告提供的证据1，因被告对其真实性没有异议，予以采信。对被告（反诉原告）提供的证据认定如下：对被告提供的证据1、3、4，因原告对其真实性没有异议，真实性予以确认，证据予以采信；对被告提供的证据2，原告虽不认可，但该合同确属原、被告签订，且为消防部门备案的合同，予以采信。对本院调取的证据1，根据法律规定，予以采信。本院经审理认定事实如下：2015年5月17日，原、被告双方签订《消防工程施工合同》，被告万成华隆公司为合同甲方（发包人），原告云鹏消防公司为合同乙方（承包人），合同约定由原告云鹏消防公司承建被告万成华隆公司的位于清水河镇紫金名门小区21#楼（宾馆）的消防工程。合同有如下约定：“第二条施工内容：火灾报警系统，喷淋系统，室内消火栓系统，排烟正压送风系统。附件：预算。不含以下内容：预埋预留，桥架，强电电缆，配电箱控制箱，室外消防水池，土方砌井。含以下内容：材料送检费，竣工检测费，三化标识费。第三条工程承包方式：包工包料。第四条合同工期开工日期：甲方通知后第三天开工，开工后一个月竣工，由于甲方原因工期顺延。第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价：1,400,000元（壹佰肆拾万元整）包干价付款方式：进场至交工分批次付至85%，年底付到总工程款的95%，余5%在交工后二年内分批次付清。甲方用紫金名门小区多层住宅三套（小户型，1-3层，门市价基础上优惠170元）抵工程款。价格调整：如有变更，适当增减工程费。第六条工程质量及验收标准1．本工程以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准，由甲乙双方、监理及政府消防主管部门共同验收……第十一条违约责任、索赔1．甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的0.5%的违约金。2．工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。3．工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的0.5%的违约金……”另、被告双方签订《新疆消防工程施工合同》，该合同为格式合同，系消防部门备案合同，仅填选工程名称地点、工程范围、承包方式、合同工期及工程价款部分合同内容，剩余部分未填选，未作详细约定。另查，经原、被告双方协商，增加了139,000元的工程量，双方认可涉案总工程款为1,539,000元。根据云鹏公司提供的付款明细，万成华隆公司于2015年6月8日付款150,000元，6月24日付款100,000元，10月20日付款60,000元、10月26日付款120,000元、12月11日付款100,000元、2016年1月26日付款50,000元、4月18日付款200,000元、4月19日付款200,000元、4月21日付款202,293.18元、11月11日付款100,000元、11月29日付款50,000元、12月8日付款50,000元。根据万成华隆公司提供的付款凭据，2017年6月19日向云鹏消防公司付款20,000元，万成华隆公司共付工程款合计1,402,293.18元，余136,706.82元未付。再查，涉案房屋的消防工程于2015年5月20日开工，2017年6月18日经霍城县公安消防大队验收。涉案房屋的土建工程于2016年10月6日竣工验收。根据本院向霍城县公安消防大队所作调查，消防工程涉及的消防设施不同，施工顺序有所不同，有一些隐蔽工程，需要在土建施工方配合下按照施工进度进行施工，有一部分设施需要在土建施工完毕后，消防工程施工方才能进场施工。本案合同约定的火灾报警系统（应为火灾自动报警系统）及喷淋系统的部分工程需在土建施工完毕后才能进行。本院认为，本案争议焦点为：一、云鹏消防公司主张的工程款及利息、违约金是否有事实和法律依据。二、万成华隆公司的反诉请求是否有事实和法律依据。关于争议焦点一：（一）原、被告签订的《消防工程施工合同》系双方真实意思表示，不违反法律规定，合法有效，受法律保护，双方应按合同约定履行各自的义务。云鹏消防公司承建的消防工程已完工交付，并于2017年6月18日经过霍城县公安消防大队验收，万成华隆公司应当继续履行付款义务。根据本案查明的事实，万成华隆公司尚有136,706.82元未付，约定的最后付款时间已过，云鹏消防公司要求其支付该部分工程款有事实法律依据，予以支持，云鹏消防公司主张超出部分，不予确认。（二）关于原告主张的利息。本案双方对涉案消防工程交工时间未能达成一致，云鹏消防公司未提供交工时间的证据，依照合同第六条第1项的约定“本工程以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准由甲乙双方、监理及政府消防主管部门共同验收”，确认霍城县公安消防大队验收日期为交工日期即2017年6月18日。合同第五条约定“进场至交工分批次付至85%，年底付到总工程款的95%，余5%在交工后二年内分批次付清……如有变更，适当增减工程费。”依据该约定，万成华隆公司应于2017年6月18日前付至1,308,150元（1,539,000×85%），2017年12月30日前付至1,462,050元（1,539,000×95%），余76,950元（1,539,000×5%）在2017年6月19日至2019年6月18日期间分批付清。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条，利息从应付工程价款之日计付……故本案未付工程款中76,950元应从2019年6月19日开始计息，剩余59,756.82元应从2018年1月1日开始计息。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。故本案利率按中国人民银行同期同类贷款基准利率和全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。（三）关于原告主张的违约金，合同第十一条约定“1．甲方（万成华隆公司）无正当理由未按合同约定付款，收到乙方（云鹏消防公司）的书面催告通知书后十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的0.5%的违约金”。本案云鹏消防公司认可未向万成华隆公司作出书面催告通知书，故其主张的违约金没有事实和法律依据，不予支持。关于争议焦点二：万成华隆公司反诉称云鹏消防公司应于2015年6月20日前竣工，但涉案工程直至2017年6月18日才竣工验收，逾期完工两年之久，给其造成了巨大损失，扣除未付工程款后，要求云鹏公司支付违约金150,000元。首先，涉案工程存在增加工程量的情况；其次，根据本院查明的事实，本案涉及的部分消防工程需要在土建工程完工后才能施工，万成华隆公司自认涉案房屋的土建工程于2016年10月6日竣工验收，又根据双方签订的《消防工程施工合同》第四条：“竣工日期：开工后一个月竣工，由于甲方原因工期顺延。”本案符合约定的工期顺延情形。再次，万成华隆公司认可消防工程的开工时间为2015年5月20日，按照双方约定的付款时间，到一个月的交工日期即6月20日，工程款要付至总工程款的85%即1,308,150元，而其仅支付了150,000元，万成华隆公司亦未按约定履行付款义务。综上，万成华隆公司对逾期完工负有责任，其主张云鹏消防公司支付逾期完工违约金150,000元，没有事实和法律依据，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十九条第一款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定判决如下：一、伊犁万成华隆房地产开发有限公司于本判决生效后十日内向新疆云鹏消防工程有限公司伊犁分公司支付工程款136,706.82元。二、伊犁万成华隆房地产开发有限公司于本判决生效后十日内向新疆云鹏消防工程有限公司伊犁分公司支付利息（其中以76,950元为基数，自2019年6月19日至2019年8月19日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算；自2019年8月20日起至付款日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；其中以59,756.82元为基数，自2018年1月1日至2019年8月19日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算；自2019年8月20日起至付款日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。三、驳回新疆云鹏消防工程有限公司伊犁分公司的其他诉讼请求。四、驳回伊犁万成华隆房地产开发有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3,584元，减半收取计1,792元，由新疆云鹏消防工程有限公司伊犁分公司负担305元，由伊犁万成华隆房地产开发有限公司负担1,487元。反诉费2,300元，减半收取计1,150元，由伊犁万成华隆房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院。审判员 马 丽二〇二〇年十一月五日书记员 董天亮