河南省安阳市文峰区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0502民初3404号原告：赵天保，男，1971年2月23日出生，汉族，住河南省安阳县。委托诉讼代理人：赵鹏，男，1986年4月7日出生，汉族，住河南省安阳县，系该村委会推荐。被告：安阳交换空间装饰有限公司，住所地安阳市高新区文昌大道平原路交叉口向东100米路南（水暖建材市场东临）。法定代表人：黄霄。委托诉讼代理人：李志峰，河南商歌律师事务所律师。委托诉讼代理人：张赛闯，河南商歌律师事务所实习律师原告赵天保诉被告安阳交换空间装饰有限公司（以下简称交换空间公司）装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告赵天保及其委托诉讼代理人赵鹏到庭参加了诉讼，被告安阳交换空间装饰有限公司委托诉讼代理人李志峰、张赛闯到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告赵天保向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付工期延误违约金15290.59元；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告与被告于2019年7月7日在被告住所签订《家庭居室装饰装修工程施工合同条款》。合同第一条约定由被告承包原告位于开发区佳田未来城13号楼2单元28层中户的装饰装修工程，工程期限为75个工作日，开工日期为原告首期款到被告账户后第四日，如物业部门开工手续完备时间晚于前述时间或其他原因耽误开工，则以《现场交底单》时间为开工时间。合同第二条约定工程总价款135315元。合同第八条“工期延误”约定“8.1对以下原因造成竣工日期延误，工期相应顺延：……8.1.2本合同所指“工期”指符合物管部门及国家有关规定的准许施工的有效期（如静音施工工期属非有效工期，应相应顺延）。遇国家法定节假日及国家、物管部门禁止施工则工期顺延。……8.2因乙方（被告）责任不能按期完工，工期不顺延”。合同第十四条“有关责任”中约定“14.1合同双方当事人任何一方违约（或部分违约）均须向对方支付约定的违约金，并赔偿因违约给对方造成的损失……14.5由于乙方（被告）原因致使工期延误，每耽误一天向甲方（原告）支付工程款的1%违约金（但不承担其他“租房”、“单位罚款”等各种任何名目的“损失”）。”原告于2019年9月4日支付给被告首期工程款，被告于2019年9月8日在合同约定的房屋内开工装修，按照合同关于工期的约定理应在开工后的第75个工作日（2019年12月26日）后一天（即2019年12月27日）交工，因被告责任造成工期延误，在原告的再三催促下至6月10日仍没有交工，致使原告长时间无法正常居住使用该房屋。为维护原告合法权益诉至法院，请求法院判令被告支付工期延误违约金15290.59元（违约金=135315×1%×113，延误工期的时间是2019年12月27日起至2020年6月10日止（167天），其中2020年1月1日、2020年1月24日-1月26日（春节放假3天）、2020年4月4日（清明节）、2020年5月1日（劳动节），共计6天法定节假日，新冠疫情从2020年1月25日-3月14日（不包括春节1月25日、26日）共计48天，实际被告延误工期时间为113天（167天-6天-48天）。被告交换空间公司辩称，一、被告违约天数计算，1.合同约定工程期限为75个工作日，应除去休息日及法定节假日；2.收到首期款为2019年9月6日，开工日期为9月8日，完工日期2020年4月28日，共计施工118天（已经减过周六日及节假日），正常施工天数为2019年9月14天、10月18天、11月21天、12月22天，2020年1月15日放假，因疫情3月16日上班，其中正常工作时间1月10天，3月12天，4月19天；3.因原告原因，延误21天。2019年9月27日发现地漏不通至10月6日物业修好延误3天，2019年末11月8日橱柜出图至11月22日签字确认延误8天，2019年12月1日发出定制衣柜效果图至12月10日签字确认延误7天，2019年12月12日定制卡座发图至12月17日签字确认延误2天，2019年12月20日衣柜施工图发出至12月22日签字确认延误1天；4.计算延误天数118-75-21=22天。二、原告违约天数计算，2020年4月28日被告通知原告交尾款，原告2020年6月10回复交纳，违约28天。三、原被告违约天数相当，应依法驳回原告诉请。原告赵天保围绕诉讼请求依法提交：装饰装修施工合同、2019年7月6日定金1000元收据、2019年7月7日收款29000元收据、2019年9月4日中期工程款64720.5元收据、2019年12月7日中期工程款35544.75元、2020年6月10日工程尾款6765.7元收据一张及POS签购单、质量保修卡、.工程尾期验收单、《全国年节及纪念日放假办法》、《国务院关于工作时间的规定》。被告交换空间公司提交记账凭证、尾款交款通知书复印件、微信截屏照片13张。本院对证据进行了审查。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年7月7日，原告赵天保（甲方）与被告交换空间公司（乙方）就佳田未来城13号楼2单元28层中户房屋的装饰装修签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，工程总造价为135315元。合同1.6约定开工期限为75工作日，开工日期为甲方首期款到乙方账户后第四日，如物业部门开工手续完备时间晚于前述时间或其他原因耽误开工，则以《现场交底单》时间为开工时间。合同8.1约定以下原因造成竣工日期延误，工期相应顺延：1、工程量变化或设计变更；2、本合同所指“工期”指符合物管部门及国家有关规定的准许施工的有效期（如静音施工期属非有效工期，应相应顺延）。遇国家法定节假日及国家、物管部门禁止施工则工期顺延。3、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延；4、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。8.2约定因乙方责任不能按期完工，工期不顺延。合同14.5约定:由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付工程款的1‰违约金（但不承担其他“租房”、“单位罚款”等各种名目的“损失”）。合同第十一条约定工程款分4次支付，分别为1、定金款30000元；2、首期款（合同价×70%-定金款）64720.5元；3、中期款（合同价×25%+变更全款）33828.75元；4、尾款（合同价×5%+后期变更）6765.75元。原告于2019年7月6日支付定金1000元，7月7日支付29000元，2019年9月4日支付合同款64720.5元，2019年12月7日支付合同款35544.75元，2020年6月10日支付合同尾款6765.75元。房屋装修工程于2019年9月8日开工，2020年6月10日，被告交换空间公司出具工程尾期验收报告通知单，原告赵天保之子赵煜在该通知单上签字确认。本院认为，原告赵天保与被告交换空间公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》意思表示真实,内容合法,未违反法律、行政法规的强制性规定,应属合法有效。双方均应按照约定全面履行合同义务。案涉装修工程于2019年9月8日开工，双方合同约定工期为75个工作日，我国普遍实行每周工作日为5日，扣除国家法定节假日，则装修工程应于2019年12月27日结束，应于2019年12月28交付。被告辩称工程于2020年4月28日完工，并于当日向原告出具尾期交款通知书。根据被告提交的尾期交款通知书回执，原告赵天保之子赵煜于2020年6月10日在收讫人处签字，且原、被告于2020年6月10日才签署工程尾期验收报告通知单，故对被告称工程于2020年4月28日完工的答辩理由，本院不予采纳。案涉装修工程于2020年6月10日交付显然存在逾期完工交付的事实，被告应按合同约定支付工期延误违约金。关于工期延误的时间，双方签订合同约定：“由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付工程款的1‰违约金”，故工期延误时间应从2019年12月27日应完工交付之日起计算至实际完工交付之日2020年6月10日，扣除法定节假日及新冠肺炎疫情防控期间，共计113天。根据本院查明事实，在合同履行过程中，亦存在原、被告双方因沟通设计方案等多种原因造成的工期延误，根据装修实际情况，按照公平、诚实信用原则,本院依法酌情扣除工期延误期间15天。综上，案涉装修工程工期延误期间为98天，被告交换空间公司应支付原告赵天保工期延误违约金13260.87元（135315元×1‰×98天=13260.87元）。综上,依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一百四十二条、第一百六十二条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定,判决如下:一、被告安阳交换空间装饰有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告赵天保工期延误违约金13260.87元；二、驳回原告赵天保的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费186元，减半收取93元，由原告赵天保负担13元，由被告安阳交换空间装饰有限公司负担80元。本判决为终审判决。审 判 员  郭晨曦二〇二〇年十一月二十日代理书记员  李浩宇