广东省深圳市罗湖区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0303民初36468号原告（反诉被告）：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司，住所地深圳市罗湖区深南东路**瑞和大厦，统一社会信用代码914403006188425849。法定代表人：胡正富。委托诉讼代理人：毛书强，男，1993年10月14日出生，汉族，住四川省邻水县。委托诉讼代理人：刘捷，女，1989年9月3日出生，汉族，住广东省深圳市罗湖区。被告（反诉原告）：深圳市墨子文化传播有限公司，住所，住所地深圳市龙岗区南湾街道樟树布社区布沙路**荔景商务****402社会信用代码914403005930120065。法定代表人：黄杰。委托诉讼代理人：洪加静，广东深广律师事务所律师，执业证号14403201711175462。原告深圳瑞和建筑装饰股份有限公司与被告深圳市墨子文化传播有限公司服务合同纠纷一案，本院于2020年8月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告深圳瑞和建筑装饰股份有限公司委托诉讼代理人毛书强、刘捷，被告深圳市墨子文化传播有限公司委托诉讼代理人洪加静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告深圳瑞和建筑装饰股份有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令解除原、被告之间签订的《动画宣传片制作合同》；2.请求判令被告双倍返还原告支付的定金即85800元；3.请求判令被告交还原告所有底片原件；4.本案诉讼费用、保全费用全部由被告承担。事实和理由：原告与被告于2019年11月签订了《动画宣传片制作合同》，约定被告为原告提供包括瑞和大厦、深汕合作区瑞和产业园、江西光伏中心等场地在内的拍摄服务，且被告需于2019年12月31日前交付企业MV，2020年1月16日前交付企业宣传片。合同履行期间原告已多次催促，被告一直拖延约定场地的拍摄工作。原告经多次与被告沟通，被告仍未向原告交付符合合同要求的企业宣传片，被告的行为已构成根本违约，为维护原告合法权益，现提起诉讼，恳请法院支持原告的全部诉讼请求。被告深圳市墨子文化传播有限公司答辩称，一、在签订合同时，原告已知悉被告是制作企业MV成片及企业宣传片的方案，2019年11月11日签订动画宣传片制作合同，根据合同的五条规定，甲方应签订合同后支付首笔款30%的定金，甲方于2019年11月21日支付，属于原告逾期支付。根据合同第三条第二款中，甲方有权就制作的周期与乙方协商安排，有权要求乙方签订合同时提供制作日期的安排，由双方签字确认，根据第四款，因甲方的原因造成制作延期，乙方不承担任何责任。合同签订后，因甲方的董事长、高管，元旦放假期间的人员安排，拍摄时间一直延期，属于甲方的原因；二、乙方配合甲方的日程安排，拍摄完江西及深汕合作区指定地点的拍摄完成后，甲方应按照合同的第五条制作费用和支付方式在两个工作日内向乙方支付中期款的40%的费用，至今乙方一直向甲方催要该笔款项，甲方一直承诺付款，但至今未向乙方支付；三、甲方于2020年4月10日向乙方要求将企业宣传片发送至甲方指定的邮箱，4月28日乙方将宣传片的脚本发送至甲方工作人员处，甲方人员于5月4日、5月7日提出修改意见，修改完毕后，乙方将修改完成的脚本于2020年6月2日发送至甲方工作人员处，乙方已经完成合同约定的全部义务，甲方至今尚未支付全部款项，属于根本违约。综上，以上事实，请法院驳回原告的所有诉讼请求。被告深圳市墨子文化传播有限公司本院提出反诉请求：1.请求判令原告支付被告制作费100100元及逾期利息（自2020年3月24日起算，全国银行间同业拆借利率计算，暂计算至2020年9月16日为2128元）；2.反诉的诉讼费由原告承担。事实和理由：原告与被告于2019年11月11签订了《动画宣传片制作合同》，合同第三条甲方权利与义务中第2款约定，甲方有权就制作周期与乙方进行协商安排，有权要求乙方合同签订时提供制作日程安排，由双方签字确认。第4条约定：在制作过程中，甲方应为乙方提供制作所需的企业专业文字及影视广告所需的企业文字、图片、地址、电话号码等资料，如因甲方原因造成制作延期乙方不承担违约责任。合同第五条制作费用和支付方式中第3款付款方式约定：合同签订后，甲方预付合同总价的30%定金；双方完成资料整理，乙方在规定时间内前往约定地点完成拍摄，二个工作日内甲方支付中期款40%的费用，乙方完成宣传广告制作，如需修改，甲方需提出书面修改意见，乙方按照甲方修改意见完成修改并提交，甲方验收满意，甲方需支付剩下的30%的余额，乙方将去水印的广告作品交给甲方。2019年11月11日双方签订合同，原告于2019年11月21日逾期支付首付款30%。合作期间，被告按照原告时间安排进行制作企业的MV，并将MV成品的交付原告。被告完成合同规定的义务，原告应当按照合同约定支付原告制作费中期款及剩余尾款总计100100元。截止今日，原告尚未支付。综上，被告认为，原告违反合同约定，损害被告利益，被告现根据相关规定，特向法院提起反诉，请求依法判决。原告深圳瑞和建筑装饰股份有限公司答辩称，一、被告没有完成合同约定的宣传片前期镜头拍摄、宣传片制作、修改等合同义务；二、关于被告在反诉状中提及的已向原告交付了企业MV，虽然被告提交了企业MV，但其提交时间严重逾期，且MV的成片也不符合原告的要求，原告与被告之间签订涉案合同的根本目的是为了让被告为原告的年终工作总结会议提供适合企业的MV和企业宣传片作品，因为原告的年终工作总结会议不仅仅是原告内部全体员工参加，还包括有来自全国各地分支机构代表、供应商代表、战略合作伙伴等重要客户参加，被告清楚知道原告要求提供的MV和宣传片对体现原告公司企业文化、品牌形象的重要性，而被告因其自身原因，逾期提交合作合同成果，导致原告没有多余时间同被告进行沟通修改，被告在原告年终工作总结会提议当日凌晨提交给原告，双方在凌晨三点还在进行沟通修改。最后原告迫于无奈，在年终总结会议上使用了被告提交的不合格MV成片。本院经审理查明事实如下：一、2019年11月11日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《动画宣传片制作合同》。合同约定，甲方委托乙方制作瑞和建筑装饰股份有限公司视频宣传片，制作内容为：1.企业宣传片；2.企业MV；企业MV交付时间为12月31日，企业宣传片交付时间为1月16号；甲方对于创作脚本、创意等有权向乙方提出建议，对于制作成品确需修改之处有权要求乙方修改；甲方有权就制作周期与乙方进行协商安排，有权要求乙方合同签订时提供制作日程安排，由双方签字确认；在制作过程中，甲方应为乙方提供制作所需的企业专业文字及影视广告所需的企业文字、图片、地址、电话号码等资料，如因甲方原因造成制作延期乙方不承担违约责任；制作费用为143000元，甲方在合同签订后预付合同总价的30%的定金，双方完成资料整理，乙方在规定时间内前往约定地点完成拍摄，二个工作日内甲方支付中期款40%的费用，乙方完成宣传广告制作，如需修改，甲方需提交书面修改意见，乙方按照甲方修改意见完成作品修改并提交，甲方验收满意，甲方需支付剩下的30%的余额，乙方将去水印的广告作品交给甲方；乙方在约定的时间内将完成品用电子数据或DVD形式交给甲方审查，甲方5个工作日内完成审查，如甲方对该完成品有异议的，应当在审查期间内以书面形式向乙方提出修改意见（该修改意见应负有制作脚本中的内容）；乙方应当在5个工作日内书面确认，由乙方按甲方修改意见完成修改；甲方若需对已签字验收认可的作品进行重新更改，乙方有权根据变更的要求和内容延后交付日期，并收取相应创作变更所需的服务成本。2019年11月21日，原告支付被告费用42900元。二、原告主张被告存在违约行为并提交其与被告的微信聊天记录截图佐证。原告在2019年12月25日9:46分向被告表示“麻烦给我一个拍摄时间表：1.瑞和大厦MV员工不拍时间；2.宣传片补拍时间（包括副总拍摄时间、是否需要绿幕）；3.深汕合作区产业园和信丰光伏场地拍摄时间”，被告在2019年1月26日11:22分回复“好的收到。昨天在外面拍片子。现在马上做一个计划给你”，原告表示“好的”；原告在2019年12月30日表示“眼看着就要到5号了”，被告回复“明天可以拍摄吗？周二周三。周二拍新传篇的内容。周三拍MV的内容”，原告表示“周三元旦了哦。放假了”，被告回复“那明天的拍摄能确认吧。老板儿子的。然后剩下的一些镜头”，原告表示“你明天大概多久来拍。然后是否还会有化妆师”，被告回复“一大早过去。会有化妆师”，原告表示“还有多久去拍产业园那些啊，给我的计划嘞。明天拍不了，元旦后吧”，被告回复“全都拍不了吗”，原告表示“冬阳总拍不了。你要拍员工可以。或者拍办公环境可以。你冬阳总的镜头是要用到宣传片吧？可以晚点啊”，被告回复“嗯。但一定是年前拍完，你们年会啥时候”，原告表示“1月5日”，被告回复“那明天还是拍mv吧”，原告表示“所以说MV挺急的”，被告回复“我记错了十几号”，原告表示“那明天拍mv咯。确定哦。演员不好拉哦，大家挺忙的”，被告回复“嗯”；原告在2020年1月6日表示“MV好了吗？还有我们董事长的祝福视频呢”，被告回复“还在剪辑这两天出来。视频中午发你”，原告表示“多久去产业园和光伏电站拍摄”，被告回复“明后天吧。你有了可以帮我们约一下时间”，原告表示“你直接说你们什么时候去拍，我就告诉他们”，被告回复“后天。把具体地址发一下。明后天。我看一下天气”，原告再次表示“明天还是后天？还有董事长的视频你发到哪里”，被告在2020年1月7日回复“上午发。再转吗。”，原告表示“你发到我微信上吗”，被告回复“网盘”，原告表示“嗯好。你要给我说多久去深汕合作区和江西哦，我好先打招呼”，被告回复“嗯嗯，对了，中期款这边帮我们跟公司再继续往下申请付一下哈，公司这边在问我”，原告表示“我们请款要走法务和财务，现在法务和财务认为中期款无法还没办法给出，因为还没有拍摄产业园和光伏站”，被告表示“嗯好吧，这两个地方我们再分配摄影师”；原告在2020年1月8日表示“mv多久给到我。光伏有拍到照片吗”，被告回复“没吧。可以在视频上截图，提前说一下会好一点”，原告表示“那明天产业园拍一张航拍照片俯瞰的吧”；原告在2020年1月9日表示“mv明天给我了”，被告在2020年1月10日回复“素材全部取完，正在剪辑哈。这周内出来一稿完整的”，原告表示“今天周五了。我们周一就要用到mv了，还不知道这版行不行，你这边多久能给到。按照约定时间已经晚了一周了”，被告回复“周一要用吗”，原告表示“今天本来就要用，因为一些事情挪到了周一，按照约定1月5日要交初稿，1月10日了还没看到东西”，被告回复“明天给你一版吧，可以吗？还差一点”，原告表示“不是可以吗，是必须”；原告在2020年1月11日20:26分表示“还没来吗”，被告在2020年1月12日1:20分回复“现在还在做，快了，稍等一下哈，这几天都在通宵做这个”，原告在2020年1月12日21:21分表示“？？”，被告在2020年1月12日21:28分回复“正在输出，加字幕”，原告在2020年1月12日23:12分表示“导出了吗”，被告在2020年1月13日1：32分向原告发送链接，原告在2020年1月13日1:46分回复“你这画面比上一个还乱。第一个瑞和瑞和的合唱应该放员工画面，高管要放后面”，被告回复“好的，在群里沟通一下吧，没事现在随时调整”，原告表示“拖到现在给到我，然后说画面用不了，调整还能调整成什么样子？我周一就要用，大半夜被迫加班，我领导也发火，我绩效也被扣。画面就算当天check不了第二天有没有问题就该说”，被告回复“不是，我们剪辑的时候发现员工的表情跟动作都太随意了”；原告在2020年3月10日15:25分表示“现在是属于对于你们中期款当时说好的成果我们是不满意的，没有说不付从来都没说，因为对于你们的能力我们也没有看到，MV确实不满意你们承诺可以做好我们也不敢信，现在意思是看宣传片样片也不是完整篇，就是需要给我们一个信心，看一下你们宣传片的效果……”，被告回复“MV是赠送给你们的，我们时间是推迟了，但你们也是要了无水印的成片，我们履行了合同……”，原告在2020年3月18日16:16分表示“你方关于我司宣传片镜头并未拍摄完整，这也有相关沟通截图，鉴于你们这种不配合的态度，我们不会在你们未履行职责之前付款，请知悉”。被告确认原告提交的微信聊天截图的真实性。三、被告主张其已经将宣传ＭＶ、宣传片的脚本发送原告，完成合同约定的义务，并提交手机短信、邮件网页截图佐证，上述短信截图显示原告在2020年4月20日下午2:40分表示“你好，请问照片等资料还没发过来吗？办公室同事说还没收到”，被告回复“哦哦，正在弄，以及这几天就给您发过去”，原告表示“好的，这周内一定要发过来了。谢谢”，被告回复“嗯好的”；原告在2020年4月24日上午10:50分表示“今天周五了还没整理好”，被告回复“嗯嗯，还有几个素材，我们这周内一定发过来。脚本内容比较多”，原告表示“好的”；被告在2020年4月28日下午2:08分表示“参考分镜给您发过去了，请查收”，原告回复“好的，我跟同事说下”。上述2020年1月15日的邮件网页截图显示发件人为墨子客服253×××＠ｑｑ.ｃｏｍ发送深圳瑞和＆ａｍｐ;＃ｘ7851;装饰股份有限公司ＭＶ-2020.01.15（无水印）ｍｐ4给收件人53812976，上述2020年4月28日的邮件网页截图显示发件人为墨子客服253×××＠ｑｑ.ｃｏｍ发送深圳瑞和建筑装饰股份有限公司装饰企业宣传片分镜脚本20×××28（1）ｐｄｆ给收件人ｚｈａｎｇｈｕｉｃｈａｎ，上述2020年6月2日的邮件网页截图显示发件人为墨子客服253×××＠ｑｑ.ｃｏｍ发送深圳瑞和建筑装饰股份有限公司装饰企业宣传片分镜脚本20×××02.ｐｄｆ给收件人ｚｈａｎｇｈｕｉｃｈａｎ，原告对被告提交的证据的真实性予以认可，但主张其收到被告发送的脚本后，其于2020年5月7日提出修改意见，被告未将修改后的脚本发送原告，被告于2020年6月2日发送脚本其不知情。三、原告确认其已使用被告交付的企业MV。原告在庭审中确认要求被告交还所有底片原件包括所有照片的底片及镜头原素材。被告确认其持有镜头的原素材。本院认为，本案为服务合同纠纷。法律规定，依法成立的合同，自成立时生效。当事人应按照约定全面履行自己的义务。原、被告签订的《动画宣传片制作合同》系当事人真实意思表示，其内容未违反法律及行政性法规的强制性规定，合同合法有效。原、被告签订的合同约定企业MV交付时间为2019年12月31日，企业宣传片交付时间为2020年1月16号，但被告实际交付原告企业MV的时间为2020年1月13日，交付企业宣传片的时间为2020年6月2日，已明显迟于双方合同约定的交付时间，被告存在违约行为，应承担违约责任。但原、被告在合同中未约定违约责任的承担，鉴于被告已履行合同的主要义务，符合合同约定的原告支付中期款的条件，故原告应支付被告中期款40%的费用即57200元。原、被告约定的支付余款的条件为被告按照原告修改意见完成作品修改并提交且原告验收满意，现被告虽完成将宣传广告制作并发送原告，但其修改后的作品并未经原告验收满意，故被告要求原告支付其剩余30%款项未达到合同约定的付款条件，本院对被告要求原告剩余款项42900元的反诉请求不予支持。被告确认原其持有镜头的原素材，故原告请求被告交还原告所有镜头原素材有事实依据，本院予以支持。原告要求被告双倍返还定金没有事实及法律依据，本院不予支持。原告以被告存在违约行为为由要求解除其与被告签订的《动画宣传片制作合同》，但被告已向原告发送修改后的企业宣传片，已履行涉案合同的主要义务，解除涉案合同已无必要，故本院对原告解除合同的诉讼请求不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条规定，判决如下：一、原告深圳瑞和建筑装饰股份有限公司应于本判决生效之日起十日内支付被告深圳市墨子文化传播有限公司制作费57200元。二、被告深圳市墨子文化传播有限公司应于本判决生效之日起十日内交还原告深圳瑞和建筑装饰股份有限公司所有镜头原素材。三、驳回原告深圳瑞和建筑装饰股份有限公司的其他诉讼请求。四、驳回被告深圳市墨子文化传播有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件本诉受理费973元，由原告深圳瑞和建筑装饰股份有限公司负担325元，由被告深圳市墨子文化传播有限公司负担648元；上述本诉受理费原告深圳瑞和建筑装饰股份有限公司已预交，被告深圳市墨子文化传播有限公司应在本判决生效之日起十日内迳付原告深圳瑞和建筑装饰股份有限公司648元；反诉费1172元，由原告深圳瑞和建筑装饰股份有限公司负担669元，由被告深圳市墨子文化传播有限公司负担503元；上述反诉受理费被告深圳市墨子文化传播有限公司已预交，原告深圳瑞和建筑装饰股份有限公司应在本判决生效之日起十日内迳付被告深圳市墨子文化传播有限公司。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员  曾燕丽二〇二〇年十一月十三日书记员  高媛媛