江苏省连云港市海州区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0706民初3804号原告:王来好，男，1967年9月28日生，汉族，住连云港市海州区。委托诉讼代理人：房之勇，江苏润国律师事务所律师。被告：江苏舟飞装饰工程有限公司，住所地连云港市海州区海连东路**金茂花园**门面。法定代表人：刘广州，总经理。被告：刘广州，男，1982年9月12日生，汉族，住连云港市海州区。原告王来好与被告江苏舟飞装饰工程有限公司（以下简称舟飞公司）、刘广州装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月17日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告王来好及其委托诉讼代理人房之勇到庭参加诉讼。被告舟飞公司、刘广州经本院公告送达传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告王来好向本院提起诉讼请求：1.解除合同；2.判令被告返还多收的工程款11345元；3.支付违约金（自2020年6月1日至判决解除合同之日止，日支付标准按工程总价款的1%计算，即每日900元违约金）；4.判令被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2019年11月29日，原、被告双方签订一份《整装装修工程施工合同》，原告将位于海州区广贤路1号广贤苑3-1-301号房屋交给被告进行室内装饰装修。工程承包方式采取乙方包工，部分包料，甲方提供部分材料。工程期限120天，竣工日期2020年4月6日。合同价款为90000元，首款54000元，中款27000元，尾款9000元。2019年11月29日签约的当日，原告就将首款54000元交给刘广州，由舟飞公司出具收条。2020年5月4日，原告又将中款27000元付给刘广州，同样由舟飞公司出具收条。同日，双方将原竣工日期2020年4月6日改延至2020年5月31日。但自从被告进场施工以后，始终采取不守诚信和不负责任的态度，水电、油漆、木工等各项工程不但质量有问题，而且干干停停，多次停工拖延。从6月1日起，被告直接采取不告而别的方式，将工程撂下不干了，还解散了施工微信工作群。6月4日，原告到被告办公室要求复工无果后，原告又多次联系要求复工，都不见回音。经原告调查舟飞公司注册资本为1000万元，至今实缴注册资本仍然为零，所以将舟飞公司控股股东刘广州列为被告。鉴于被告违约行为，原告别无选择，只得向法院提起诉讼，恳请法院依法判决。被告舟飞公司、刘广州未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状。本案当事人围绕诉讼请求，原告提交了施工合同、施工清单、主材报价单、收据、工程延期单、微信通话记录、照片、被告工商登记信息、多收取工程一览表、视频。本院依法组织当事人进行举证与质证。本院经审理认定事实如下：2019年11月29日，原告王来好（发包方，甲方）与被告舟飞公司（承包方，乙方）签订《整装装修工程施工合同》，约定原告王来好将广贤苑3-1-301室发包给被告舟飞公司装修，承包方式为乙方包工部分包料，甲方提供部分材料。工程施工期限120天，开工日期2019年12月6日，竣工日期2020年4月6日。本工程造价为90000元，首款54000元，中款27000元，尾款9000元。合同还约定，由于乙方原因致使工期延误，每延误一天按工程款的1%向对方支付违约金。合同还就其他内容进行了约定。施工合同还附整装施工清单（家庭基础工程报价单）一份以及整装施工主材报价清单一份。其中，整装施工清单（家庭基础工程报价单）列明了施工项目、数量、单价、分项小价及施工工艺，直接费用总价为84628.84元，工程管理费（5%）4231.44元，总价共计88860.28元。整装施工主材报价清单列明了八项主材名称、数量、单价、分项小价以及品牌要求，合计总价为8780元。合同签订当日，原告向被告支付了首款54000元，随后被告进场施工。因新冠××疫情影响，疫情期间装修工程未能正常施工。2020年5月4日双方达成协议，签订《装饰工程延期单》，约定将原定工期顺延55天，原竣工日期2020年4月6日顺延为2020年5月31日。同时备注说明：因疫情和其他因素作一次性延期，竣工日期以后不再延期。同日，原告向被告支付了中期款项27000元。施工过程中，装修工程存在1000元的增加项目。2020年5月31日，被告舟飞公司要求原告支付剩余尾款，原告认为按合同约定尾款应在工程竣工验收合格后才支付，拒绝支付尾款，随后被告舟飞公司退出场地，拒绝施工并将原告踢出微信装修工作群。被告退场施工时，尚有部分工程未完工：乳胶漆（墙顶面）尚未施工；乳胶漆基层处理（墙顶面）施工部分内容，施工的部分存在表面不平整、打磨不到位情况，原告陈述工程量尚有1/3未完成；厨房、卫生间吊顶、浴霸、集成灯具、开关插座未施工，材料未提供；卫生间壁龛处理未施工；垃圾未清理。另外，被告施工的水电线路存在部分错项漏项，部分灯线未装、厨房吊顶处没有线路，部分位置多出线路、部分线路存在短路、墙面打孔位置错误。另查明，2020年8月16日，原告王来好重新找人对房屋进行了装修。还查明，被告舟飞公司为有限责任公司，注册资本为1000万元，刘广州为被告舟飞公司法定代表人，其认缴出资额为700万元，缴付出资时间为2040年7月20日。本院认为，原告王来好与被告舟飞公司签订的《整装装修工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方均应按合同约定全面履行各自义务。合同虽约定工期至2020年4月6日，但因新冠疫情影响，双方签订补充协议约定工期顺延至2020年5月31日，在原告已按约支付装修首期款、中期款后，被告应在双方约定的工期前完成装修工程。被告在未全部完成装修工程时即要求原告支付剩余尾款，在被拒绝后即退出工地，拒不完成装修工程，有违双方合同约定，已构成违约。原告要求解除装修工程施工合同，并要求承担违约责任，符合合同约定和法律规定，本院予以支持。因原告后期已重新委托他人对房屋进行了后期装修，利用了被告施工的部分，被告施工的工程价款应按其实际施工量进行计算。按照整装施工清单以及整装施工主材报价清单价格计算并结合原告陈述，被告未施工部分的价款为：乳胶漆项目为5003元（1100元+474元+474元+529元+817元+216元+343元+车库1050元）、乳胶漆基层处理部分为4762元（1305.5+2996+385+1274+385+1274+444.5+1407+864.5+1995+126+630+220.5+980）×1/3、壁龛处理500元、开关插座面板安装费700元、垃圾清运费200元以及吊顶、浴霸、集成灯具、开关插座的材料费6280元，上述共计17445元。因按照整装施工清单以及整装施工主材报价清单计算总价款为97640.28元，合同约定的9万元总价与该价款相比存在7.82%的下浮，故在按照整装施工清单以及整装施工主材报价清单上的价格计算被告未施工部分的工程价款时，应按上述同等比例进行下浮。被告上述未施工部分按同等比例下浮后价款为16080.8元。另外，鉴于被告施工的水电线路存在部分错项漏项以及墙面打孔错误等情形，本院酌情扣减被告工程款2000元。再增加工程增加项1000元，被告舟飞公司实际施工的工程总价款为72919.2元（90000元-16080.8元-2000元+1000元），原告已支付被告工程款81000元，被告舟飞公司应退还原告多付的工程款8080.8元。对于原告庭审中陈述被告未施工墙固地固，因墙固地固为装饰装修工程的第一道工序，在合同约定进行分段验收的情况下，若被告未施工墙固地固，则不可能进行后续工程施工。而且原告提供的被告多收取工程款计算一览表中也未将墙固地固作为未施工项目，故不应将墙固地固作为未施工项目进行扣减。对于原告主张的违约金，因合同约定2020年5月31日前竣工，被告未按期竣工，违约金应自2020年6月1日起计算。2020年8月16日，原告已另行委托他人进行扫尾工程施工，违约金应计算至该日。原告主张按每日900元计算违约金明显过高，本院参照同地段的租金标准，酌情确定违约金为10000元。被告刘广州为舟飞公司法定代表人、股东，其认缴注册资本为700万元，认缴期限为2040年7月20日，目前尚未到认缴期限，在注册资本认缴制情况下，刘广州享有期限利益，原告要求刘广州承担责任，没有法律依据，本院不予支持。综上，被告舟飞公司应退还原告装修款8080.8元，并赔偿原告违约金10000元。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告王来好与被告江苏舟飞装饰工程有限公司签订的《整装装修工程施工合同》；二、被告江苏舟飞装饰工程有限公司于本判决发生法律效力后十日内返还原告王来好装修款8080.8元，并赔偿原告王来好违约金10000元；三、驳回原告王来好的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费84元（原告已预交），由被告江苏舟飞装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向江苏省连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费（根据中华人民共和国国务院《诉讼费用交纳办法》规定，按照上诉请求金额计算）。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请执行期限为二年。审 判 长  钱永人民陪审员  杨靖人民陪审员  贺君二〇二〇年十一月三十日书 记 员  张冉附件：相关法律条文和上诉须知相关法律条文:一、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。上诉须知根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。应自上诉人递交上诉状之日起7日内交纳上诉案件受理费、同时将缴费凭证提交本院，逾期未交纳或未将缴纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本“上诉须知”与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。