陕西省西安市中级人民法院 民  事  判  决  书 （2020）陕01民终13502号 上诉人（原审被告）：陕西华龙建工集团有限公司，住所地：西安市碑林区。法定代表人：白光磊，该公司副董事长。委托诉讼代理人：丁锦安，陕西博硕律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵蓓，陕西博硕律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：柳夏云，女，1985年4月25日出生，汉族，住陕西省西安市。委托诉讼代理人：王漠，北京市盈科（西安）律师事务所律师。委托诉讼代理人：韩丽，北京市盈科（西安）律师事务所实习律师。上诉人陕西华龙建工集团有限公司（以下简称:华龙公司）因与柳夏云房屋买卖合同纠纷一案，不服西安市碑林区人民法院（2020）陕0103民初1104号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。原审法院经审理查明，柳夏云与华龙公司签订《商品房买卖合同》，约定柳夏云购买华龙公司开发的位于西安市碑林区XX路立交西南角【暂定名：碑林区XX城中村改造项目DK-3（华龙·太乙城）】第4幢2单元15层21502号商品房，该商品房建筑面积94.20平方米，房屋总价624923元。华龙公司应当在2014年12月31日前将经验收合格的商品房交付柳夏云使用。同时，合同第十五条关于产权登记的约定部分载明：华龙公司应当在商品房交付使用后720个工作日内，将办理权属登记需要由其提供的资料报产权登记机关备案。如因华龙公司的责任，柳夏云不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第3项处理，即柳夏云不退房，每逾期一日，华龙公司按照已付房价款的万分之一向柳夏云支付违约金。合同签订后，柳夏云按照合同约定向华龙公司交纳购房款624923元。2015年5月5日，华龙公司向柳夏云交付了涉案房屋。其后，华龙公司向柳夏云出具涉案房产的销售发票。柳夏云与华龙公司一致认可依据合同约定涉案房产最后办理房产证的时间为2018年3月20日。因华龙公司至今未将办理权属登记的相关资料报产权登记机关备案，未能协助柳夏云取得房屋所有权证，柳夏云提起本案诉讼。柳夏云诉至原审法院称，其与华龙公司签订《商品房买卖合同》，约定其购买华龙公司建设开发的预售商品房一套，位于西安市碑林区XX路立交西南角【碑林区XX城中村改造项目DK-3（华龙·太乙城）】第4幢2单元15层21502号商品房。其依约支付了购房款，且已办理完收房手续，但华龙公司至今未能办妥涉案房产权属证书，华龙公司拖延办理房屋产权证的行为，严重侵犯了其的合法权益，故其提起本案诉讼。综上，请求：1、依法判令华龙公司将办理权属登记需要由其提供的资料报产权登记机关备案，并协助其办妥位于西安市碑林区XX路立交西南角[碑林区XX城中村改造项目DK-3（华龙.太乙城）]第4幢2单元15层21502号房屋产权证书；2、依法判令华龙公司支付逾期办理房屋产权证书的违约金（违约金以已付房款624923元为基数自逾期办证之日起按照日万分之一的标准计算至华龙公司将办理权属登记需要由其提供的资料报产权登记机关备案，并协助其办妥房屋产权证书之日止）；3、依法判令本案诉讼费由华龙公司承担。华龙公司辩称，一、其公司未能在合同约定期限内向产权登记机关提交相应资料备案，系因政府行为造成DK-3项目设计方案变更，致使项目验收手续无法办理，并非其公司违约，柳夏云要求其公司支付违约金没有合同依据，应予驳回。二、关于办理房屋产权证书一节，配合柳夏云办理并提交相应的资料备案，是其公司的合同义务，其公司在取得行政机关批准的各项补办手续之后，将按照合同约定配合柳夏云办理房屋产权证书。原审法院认为，柳夏云与华龙公司签订的《商品房买卖合同》系双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效，双方均应依约履行合同义务。柳夏云已依约履行交付房款的合同义务，华龙公司于2015年5月5日向柳夏云交付了涉案房屋。根据合同约定，华龙公司应当在商品房交付使用后720个工作日内，将办理权属登记需要由华龙公司提供的资料报产权登记机关备案。如因华龙公司的责任，柳夏云不能在规定期限内取得房地产权属证书的，每逾期一日，华龙公司按照已付房价款的万分之一向柳夏云支付违约金。华龙公司至今未履行合同约定的上述备案义务，构成违约。现柳夏云要求华龙公司继续履行合同约定的上述备案义务，并要求华龙公司支付以已付房款624923元为基数，自逾期办证之日即2018年3月21日起按照每日万分之一的标准计算至华龙公司将涉案房产办理权属登记需要由其提供的资料报产权登记机关备案，并协助柳夏云办理房产证书之日止的违约金之诉讼请求均符合合同约定及法律规定，原审法院予以支持。对于华龙公司认为其未能履行办证义务系因政府行为造成，其不应承担违约责任的抗辩理由，首先，涉案房产项目规划变更始于2012年，华龙公司与柳夏云签订商品房买卖合同之时，理应充分考虑项目规划变更这一情节，与柳夏云约定合理的办证时间，约定后，即应守约履行。其次，根据华龙公司提交证据之会议纪要中提及的“……由开发企业按照市政府2016年第18次专项问题会议纪要‘能够通过消防审核和建筑质量检验、日照风险可控、未占压红线和绿线、配套设施完善的项目，市规划局可补办相关规划手续’的要求进行整改，并结合碑林区政府向市政府专题报告结论，由规划处补办相关手续……”可知，华龙公司所交证据，并不能充分证明政府行为是造成其违约的唯一、根本原因，且华龙公司亦未能就相关部门要求其进行整改的内容及结果进行举证或作出合理说明，完全排除其自身因素。故华龙公司之抗辩意见，原审法院不予采纳。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，原审法院遂判决：一、被告陕西华龙建工集团有限公司于本判决生效之日起六十日内将原告柳夏云购买的位于西安市碑林区XX路立交西南角【暂定名：碑林区XX城中村改造项目DK-3（华龙·太乙城）】第4幢2单元15层21502号房屋办理权属登记需要由被告陕西华龙建工集团有限公司提供的资料报产权登记机关备案,并协助原告柳夏云取得房屋权属证书；二、被告陕西华龙建工集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告柳夏云违约金（以624923元为基数，自2018年3月21日起按照每日万分之一的标准计算至被告陕西华龙建工集团有限公司将涉案房产办理权属登记需要由被告陕西华龙建工集团有限公司提供的资料报产权登记机关备案，并协助原告柳夏云取得房屋权属证书之日止）。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费768元，由被告陕西华龙建工集团有限公司负担（此款原告柳夏云已预交，由被告陕西华龙建工集团有限公司在支付上述款项时一并支付原告柳夏云）宣判后，华龙公司不服，向本院提起上诉称，一、西安市碑林区城改办对涉案DK-3项目规划进行变更是其公司未能将办理房产证所需材料报产权登记机关备案的根本原因，一审法院以规划变更不是根本原因，进而认定其公司承担责任属于事实认定错误。二、按照房屋买卖合同的约定，因出卖人的责任导致买受人未能按期取得房产证的，承担相应的违约责任，按照本案中已经查明的事实显示责任不在其公司，不应判决其公司支付违约金。三、即使法院认为其公司应当承担责任，也不应按照合同约定的违约责任判决，应对违约金予以下调。四、一审法院在明知目前规划手续仍未补办完毕，以及规划手续办理完毕仍需进行各项验收、竣工备案等程序的情形下，判决其公司于判决生效之日起60日内提交资料不具备可操作性，请二审法院据实调整为规划手续补办完毕六个月之内提交。综上，请求：一、将（2020）陕0103民初1104号民事判决第一项改判为：“被告陕西华龙建工集团有限公司于西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中补办完毕XX城中村改造项目DK-3规划手续之日起六个月内，将原告柳夏云购买的位于西安市碑林区XX路XX幢XX单元XX层XX号房屋办理权属登记需要由被告陕西华龙建工集团有限公司提供的资料报产权登记机关备案”；二、撤销（2020）陕0103民初1104号民事判决第二项；三、本案一、二审诉讼费由柳夏云承担。柳夏云辩称，一、华龙公司与其签订的《商品房买卖合同》是双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应全面履行合同约定的义务，当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。二、华龙公司的上诉理由系其与第三人之间的纠纷，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条之规定，华龙公司的上诉理由不能免除其按合同约定应承担的违约责任。三、华龙公司要求提交资料的时间改判为规划手续补办完毕后6个月内无事实及法律依据。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。请求驳回上诉请求，维持原判。本院经审理查明，一审判决认定事实属实。华龙公司与柳夏云签订商品房买卖合同的具体时间双方已无法确定，但均认可是于2014年、2015年左右签订的。西安市碑林区城中村（棚户区）改造办公室的文件显示，涉案DK-3地块3号楼变更规划，是因为政府团购房房源紧张、不能满足分房要求。本院认为，华龙公司与柳夏云签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。案涉合同虽未标注有签约时间，但双方均认可是2014年、2015年左右签约，而西安市碑林区城改办在2011年就已要求华龙公司变更规划，也即在华龙公司与柳夏云签订合同时，华龙公司就已明知其公司实际建设的房屋与规划不符。在此背景下，双方在签约时作出了关于华龙公司于交房后720个工作日提交备案资料的约定，为华龙公司留出了较长的合理履约期限。因此，华龙公司在未能依约提交备案资料的情况下，应依法承担相应违约责任。另一方面，根据西安市碑林区城中村（棚户区）改造办公室的文件，涉案DK-3地块3号楼之所以变更规划，是因为政府团购房房源紧张、不能满足分房要求所致，而西安市碑林区城改办要求变更规划是向开发商提出的要求，不应归属于政府的行政行为。因此，华龙公司关于其公司不能完成备案登记系因政府行政行为所导致故不应承担违约责任的理由，显然不能成立。关于违约金的给付标准问题。涉案房屋已交付由柳夏云居住使用，且柳夏云也未能提交华龙公司逾期提交资料给其造成损失的相关证据，故本院本着以实际损失为基础，兼顾合同履行的情况、当事人过错程度以及预期利益等相关因素综合衡平的原则，酌情认定华龙公司承担的违约金标准下调按已付房价款日万分之零点六计付为宜。此外，依据合同的全面履行原则，华龙公司仍应继续履行其将备案资料提交产权登记机关的合同义务。综上所述。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第二项之规定，判决如下：一、维持西安市碑林区人民法院（2020）陕0103民初1104号民事判决第一项；二、变更西安市碑林区人民法院（2020）陕0103民初1104号民事判决第二项为：陕西华龙建工集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付柳夏云违约金（以624923元为基数，自2018年3月21日起按照每日万分之0.6的标准计算至陕西华龙建工集团有限公司将涉案房产办理权属登记需要由陕西华龙建工集团有限公司提供的资料报产权登记机关备案，并协助柳夏云取得房屋权属证书之日止。）；三、驳回柳夏云其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费按照一审判决执行；陕西华龙建工集团有限公司预交的768元二审案件受理费，由陕西华龙建工集团有限公司负担。本判决为终审判决。  审 判 长  董   凡审 判 员  肖 晓 通审 判 员  辛   娟 二〇二〇年十一月二十日  书 记 员  刘 燕 子  1