陕西省西安市中级人民法院 民  事  判  决  书 （2020）陕01民终12438号 上诉人（原审被告）：陕西华龙建工集团有限公司，住所地：西安市碑林区。法定代表人：白光磊，该公司副董事长。委托诉讼代理人：丁锦安，陕西博硕律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵蓓，陕西博硕律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：杨生炯，男，1984年7月7日出生，汉族，住西安市碑林区。委托诉讼代理人：王漠，北京市盈科（西安）律师事务所律师。委托诉讼代理人：韩丽，北京市盈科（西安）律师事务所实习律师。上诉人陕西华龙建工集团有限公司（以下简称:华龙公司）因与杨生炯房屋买卖合同纠纷一案，不服西安市碑林区人民法院（2020）陕0103民初1148号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。原审法院经审理查明，杨生炯与华龙公司签订《商品房买卖合同》，约定杨生炯购买华龙公司开发的位于西安市碑林区XX路立交西南角【暂定名：碑林区XX城中村改造项目DK-3（华龙·太乙城）】第6幢3单元24层32404号商品房，该商品房建筑面积96.25平方米，房屋总价723954元。华龙公司应当在2015年12月31日前向买受人交付该商品房。同时，合同第二十条关于房屋登记的约定部分载明：因出卖人的原因，买受人未能在该商品房交付之日起730日内取得该商品房的房屋所有权证书的，双方同意按照下列第2种方式处理，即买受人不解除合同的，自买受人应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，出卖人按总房款的千分之一（含已付贷款部分）支付违约金。合同签订后，杨生炯按照合同约定向华龙公司交纳购房款723954元。2015年9月20日，华龙公司向杨生炯交付了涉案房屋。其后，华龙公司向杨生炯出具涉案房产的销售发票。因华龙公司至今未将办理权属登记的相关资料报产权登记机关备案，未能协助杨生炯取得房屋所有权证，杨生炯提起本案诉讼。杨生炯诉至原审法院称，其与华龙公司签订《商品房买卖合同》，约定其购买华龙公司建设开发的预售商品房一套，位于西安市碑林区XX路立交西南角【碑林区XX城中村改造项目DK-3（华龙·太乙城）】第6幢3单元24层32404号商品房。其依约支付了购房款，且已办理完收房手续，但华龙公司至今未能按合同约定办妥涉案房产权属证书，华龙公司拖延办理房屋产权证的行为，严重侵犯了其的合法权益，故其提起本案诉讼。综上，请求：1、依法判令华龙公司将办理权属登记需要由其提供的资料报产权登记机关备案，并协助其办妥位于西安市碑林区XX路立交西南角[碑林区XX城中村改造项目DK-3（华龙.太乙城）]第6幢3单元24层32404号房屋产权证书；2、依法判令华龙公司支付逾期办理房屋产权证书的违约金共计723.95元；3、依法判令本案诉讼费由华龙公司承担。华龙公司辩称，一、其公司未能在合同约定期限内向产权登记机关提交相应资料备案，系因政府行为造成DK-3项目设计方案变更，致使项目验收手续无法办理，并非其公司违约，杨生炯要求其公司支付违约金没有合同依据，应予驳回。二、关于办理房屋产权证书一节，配合杨生炯办理并提交相应的资料备案，是其公司的合同义务，其公司在取得行政机关批准的各项补办手续之后，将按照合同约定配合杨生炯办理房屋产权证书。原审法院认为，杨生炯与华龙公司签订的《商品房买卖合同》系双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效，双方均应依约履行合同义务。杨生炯已依约履行交付房款的合同义务，华龙公司于2015年9月20日向杨生炯交付了涉案房屋。根据合同约定，因华龙公司原因，杨生炯未能在该商品房交付之日起730日内取得该商品房的房屋所有权证书的，杨生炯不解除合同的，自杨生炯应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，华龙公司按总房款的千分之一（含已付贷款部分）支付违约金。华龙公司至今未履行合同约定的上述备案义务，构成违约。现杨生炯要求华龙公司继续履行合同约定的上述备案义务，并要求华龙公司按总房款的千分之一即723.95元支付违约金之诉讼请求均符合合同约定及法律规定，原审法院予以支持。对于华龙公司认为其未能履行办证义务系因政府行为造成，其不应承担违约责任的抗辩理由，首先，涉案房产项目规划变更始于2012年，华龙公司与杨生炯签订商品房买卖合同之时，理应充分考虑项目规划变更这一情节，与杨生炯约定合理的办证时间，约定后，即应守约履行。其次，根据华龙公司提交证据之会议纪要中提及的“……由开发企业按照市政府2016年第18次专项问题会议纪要‘能够通过消防审核和建筑质量检验、日照风险可控、未占压红线和绿线、配套设施完善的项目，市规划局可补办相关规划手续’的要求进行整改，并结合碑林区政府向市政府专题报告结论，由规划处补办相关手续……”可知，华龙公司所交证据，并不能充分证明政府行为是造成其违约的唯一、根本原因，且华龙公司亦未能就相关部门要求其进行整改的内容及结果进行举证或作出合理说明，完全排除其自身因素。故华龙公司之抗辩意见，原审法院不予采纳。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，原审法院遂判决：一、被告陕西华龙建工集团有限公司于本判决生效之日起六十日内将原告杨生炯购买的位于西安市碑林区XX路立交西南角【暂定名：碑林区XX城中村改造项目DK-3（华龙·太乙城）】第6幢3单元24层32404号房屋办理权属登记需要由被告陕西华龙建工集团有限公司提供的资料报产权登记机关备案,并协助原告杨生炯取得房屋权属证书；二、被告陕西华龙建工集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告杨生炯逾期办理房屋产权证书的违约金723.95元。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，由被告陕西华龙建工集团有限公司负担（此款原告杨生炯已预交，由被告陕西华龙建工集团有限公司在支付上述款项时一并支付原告杨生炯）。宣判后，华龙公司不服，向本院提起上诉称，一、西安市碑林区城改办对涉案DK-3项目规划进行变更是其公司未能将办理房产证所需材料报产权登记机关备案的根本原因，一审法院以规划变更不是根本原因，进而认定其公司承担责任属于事实认定错误。二、按照房屋买卖合同的约定，因出卖人的责任导致买受人未能按期取得房产证的，承担相应的违约责任，按照本案中已经查明的事实显示责任不在其公司，不应判决其公司支付违约金。三、即使法院认为其公司应当承担责任，也不应按照合同约定的违约责任判决，应对违约金予以下调。四、一审法院在明知目前规划手续仍未补办完毕，以及规划手续办理完毕仍需进行各项验收、竣工备案等程序的情形下，判决其公司于判决生效之日起60日内提交资料不具备可操作性，请二审法院据实调整为规划手续补办完毕六个月之内提交。综上，请求：一、将（2020）陕0103民初1148号民事判决第一项改判为：“被告陕西华龙建工集团有限公司于西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中补办完毕XX城中村改造项目DK-3规划手续之日起六个月内，将原告杨生炯购买的位于西安市碑林区XX路XX幢XX单元XX层XX号房屋办理权属登记需要由被告陕西华龙建工集团有限公司提供的资料报产权登记机关备案”；二、撤销（2020）陕0103民初1148号民事判决第二项；三、本案一、二审诉讼费由杨生炯承担。杨生炯辩称，一、华龙公司与其签订的《商品房买卖合同》是双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应全面履行合同约定的义务，当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。二、华龙公司的上诉理由系其与第三人之间的纠纷，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条之规定，华龙公司的上诉理由不能免除其按合同约定应承担的违约责任。三、华龙公司要求提交资料的时间改判为规划手续补办完毕后6个月内无事实及法律依据。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。请求驳回上诉请求，维持原判。本院经审理查明，一审判决认定事实属实。华龙公司与杨生炯签订商品房买卖合同的具体时间双方已无法确定，但均认可是于2014年、2015年左右签订的。西安市碑林区城中村（棚户区）改造办公室的文件显示，涉案DK-3地块3号楼变更规划，是因为政府团购房房源紧张、不能满足分房要求。本院认为，华龙公司与杨生炯签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。案涉合同虽未标注有签约时间，但双方均认可是2014年、2015年左右签约，而西安市碑林区城改办在2011年就已要求华龙公司变更规划，也即在华龙公司与杨生炯签订合同时，华龙公司就已明知其公司实际建设的房屋与规划不符。在此背景下，双方在签约时作出了关于华龙公司于交房后730个工作日提交备案资料的约定，为华龙公司留出了较长的合理履约期限。因此，华龙公司在未能依约提交备案资料的情况下，应依法承担相应违约责任。另一方面，根据西安市碑林区城中村（棚户区）改造办公室的文件，涉案DK-3地块3号楼之所以变更规划，是因为政府团购房房源紧张、不能满足分房要求所致，而西安市碑林区城改办要求变更规划是向开发商提出的要求，不应归属于政府的行政行为。因此，华龙公司关于其公司不能完成备案登记系因政府行政行为所导致故不应承担违约责任的理由，显然不能成立。关于违约金的给付标准问题。案涉商品房买卖合同约定的逾期备案违约金为总房款的千分之一，即723.95元，与华龙公司至今未能完成备案登记相比，该违约金数额并不倚高，故华龙公司上诉要求下调违约金之请求，本院不予支持。此外，依据合同的全面履行原则，华龙公司仍应继续履行其将备案资料提交产权登记机关的合同义务。综上，华龙公司的上诉理由不成立，上诉请求不予支持。据此，一审判决正确，应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。陕西华龙建工集团有限公司预交的50元二审案件受理费，由陕西华龙建工集团有限公司负担。本判决为终审判决。  审 判 长  董   凡审 判 员  肖 晓 通审 判 员  辛   娟 二〇二〇年十一月二十日  书 记 员  刘 燕 子  1